山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书(2020)鲁01民终12694号上诉人（原审被告）：绿地集团济南西河置业有限公司，住所地济南市。法定代表人：黄平，总经理。委托诉讼代理人：王晖，山东齐鲁律师事务所律师。委托诉讼代理人：王姗姗，山东齐鲁律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：王**，男，1989年6月17日出生，汉族，住山东省淄博市。委托诉讼代理人：刘彪，山东舜天律师事务所律师。委托诉讼代理人：张常会，山东舜天律师事务所律师。上诉人绿地集团济南西河置业有限公司（以下简称绿地西河置业公司）因与被上诉人王**商品房预售合同纠纷一案，不服济南市市中区人民法院(2020)鲁0103民初6285号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年11月11日立案后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用第二审程序，由审判员独任审理了本案。本案现已审理终结。绿地西河置业公司上诉请求：1.撤销一审民事判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；2.本案的诉讼费用由被上诉人承担。事实和理由：一、原审法院认定事实错误，亦无法律依据。（一）原审法院认为，上诉人建设的房屋尚未取得开发项目《分期综合验收备案证明》，涉案房屋尚未达到合同约定的交付条件，故上诉人通知被上诉人收房且上诉人实际已收房的行为不能成为免责的合法理由，据此认定上诉人构成逾期交房，应承担逾期交房违约责任的观点是错误的。1、在涉案房屋未取得分期综合验收备案证明的前提下，上诉人发出通知收房的行为确实不能成为免责的合法理由，且被上诉人亦有权拒绝收房，但本案的事实是，被上诉人并未拒绝收房，而是被上诉人已于2018年5月19日办理了住宅、车位的收房手续。2、司法实践中，交房的认定标准通常为涉案房屋钥匙是否交付。本案中，被上诉人已办理收房手续，上诉人已向被上诉人移交涉案房屋钥匙，即涉案房屋已由被上诉人占有。双方在《济南市商品房买卖合同》约定交付房屋的条件为取得分期综合验收备案证明，但被上诉人在明知房屋未取得分期综合验收备案证明的前提下未拒绝收房。这说明，双方在事实上已变更了房屋交付条件，即被上诉人已认可了涉案房屋的交付条件。3、根据《合同法》的相关规定，违约金是建立在产生实际损失之上的，逾期交房的损失，通常以同地段同类房屋租金标准确定，是被上诉人未在约定期限内占有房屋的预期利益，本案中，被上诉人已实际占有涉案房屋，在被上诉人实际占有房屋后，被上诉人就无任何损失。故，被上诉人主张上诉人承担逾期交房的违约金已无任何事实基础。4、涉案房屋虽未取得分期综合验收备案证明，但交付房屋的事实客观存在，本案的客观事实是，涉案房屋存在瑕疵交付的情形，但不能据此认定上诉人未向被上诉人交付房屋。《商品房买卖合同》中仅约定了未取得分期综合验收备案证明逾期交付房屋的违约责任，但未约定虽未取得综合验收备案证明，房屋已交付的违约责任。综上，原审法院判决存在认定事实错误，未以客观事实为基础。原审法院以上诉人发出通知收房且被上诉人已实际收房的行为不能成为免责的合法理由，据此认定上诉人构成逾期交房，与事实严重不符。原审法院以此判定上诉人应承担逾期交房的违约金，既无合同依据亦无法律依据。二、上诉人的观点（一）上诉人向被上诉人交房后，上诉人就不应承担任何违约责任，相关理由前面已陈述，在此不再赘述。（二）自上诉人向被上诉人下发交房通知之日（2018年5月9日）起至被上诉人收房之日（2018年5月19日）止，该涉案房屋已经具备法律规定的交付条件，因被上诉人自身原因未办理收房手续，上诉人不应承担任何违约责任。国务院于2018年3月19日下发了《关于修改和废止部分行政法规的决定》（中华人民共和国国务院令第698号），将《城市房地产开发经营管理条例》原来要求的住宅小区等群体房地产开发项目竣工后进行综合验收的条款删除。依据该决定以及现行《城市房地产开发经营管理条例》第十七条的规定，房地产开发项目竣工，依照《建设工程质量管理条例》的规定验收合格后，方可交付使用。而《建设工程质量管理条例》第十六条规定，建设单位收到建设工程工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程经验收合格的，方可交付使用。而建设工程竣工验收中最主要的材料是有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。本案中，涉案楼宇已经取得了建筑工程竣工验收报告，济南城建档案馆于2018年4月4日接收了涉案楼宇的建设工程档案，且涉案楼宇已通过了水电气暖等市政配套设施验收，涉案房屋已具备居住条件。《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》于2018年3月19日施行，上诉人通知被上诉人办理收房的时间为2018年5月9日，也就说，上诉人通知被上诉人收房之时，涉案房屋交付条件已符合现行法律规定，在被上诉人收到该通知后，因自身原因未能收房的，上置诉人不应承担自上诉人向被上诉人下发交房通知之日（2018年5月9日）起至被上诉人收房之日（2018年5月19日）止的违约责任。（三）自合同约定的房屋交付之日起至上诉人通知被上诉人收房之日止，上诉人亦不应承担违约责任。1、依据《济南市商品房买卖合同》的约定，本案存在可据实顺延交房日期的情形，上诉人无需向被上诉人支付违约金。涉案楼宇所在项目存在高压线未落地而且斜穿绿地新都会项目上空的情形，这导致高压线下的楼栋无法开工建设；涉案项目同时存在教育用地地块未拆迁问题，教育用地的拆迁，是政府及相关职能部门的责任，并非作为土地使用权受让方的上诉人所能左右。因政府部门的行为造成教育用地的拆迁迟迟未能完成，才导致了已完工的楼盘未能进行综合验收备案。上诉人与被上诉人签订的《商品房买卖合同》第八条约定，因政府有关部门机构的行为，以及为遵守、配合政府有关法规及规范性文件、政策而导致的延误；补充协议第三条第5款约定，因政府部门、市政能源部门进行与该房屋所在项目相关联的市政干线工程或采取临时措施而引起的房屋延期交付，出卖人可据实顺延交房日期，无需承担违约责任。本案中恰恰出现了与该房屋所在项目相关联的工程干线（高压线未落地）未完工，以及政府作为不及时（教育用地拆迁不及时）的情形，符合合同约定的可实顺延交房日期的情形。也就是说，合同约定的交房期限并未成就，上诉人有权利顺延交房日期至政府将教育用地拆迁完毕之时，上诉人亦无需向被上诉人支付违约金。2、依据《济南市商品房买卖合同》的约定，非上诉人自身原因造成的逾期交房的情形，上诉人亦无需向被上诉人支付违约金。依据《济南市商品房买卖合同》补充协议第三条第7款约定，上诉人自身原因造成未在本合同约定期限内将涉案房屋交付被上诉人的，上诉人应按日向被上诉人支付已交房款万分之一的违约金。即，只有上诉人因自身原因未能按照合同约定交付房屋的，上诉人才应按照合同约定支付违约金。否则，上诉人不应承担任何违约责任。本案中，涉案房屋所在楼宇未能办理《分期综合验收备案证明》主要是因为高压线及教育用地拆迁问题。高压线落地问题，是济南市电力等市政能源部门的职责范围；教育用地地块未拆迁问题，是政府相关职能部门的职责范围，前述事项均非上诉人能左右，也就是说均非上诉人自身原因所致，按照合同约定，上诉人不应承担任何违约责任。综上，上诉人认为，原审判决认定事实错误，适用法律不当，原审法院判决上诉人应自2018年5月15日起至判决生效之日止承担逾期交付住宅的违约责任，对上诉人既不公平也不公正。王**辩称，绿地西河置业公司在涉案房屋未取得《分期综合验收备案证明》而交付的，系无效交付，而非瑕疵交付，绿地西河置业公司应当按照合同约定承担逾期交房的违约责任。《商品房销售管理办法》第三十条第一款规定：“房地产开发企业应当按照合同约定，将符合交付使用条件的商品房按期交付给买受人。未能按期交付的，房地产开发企业应当承担违约责任。”根据该条规定，商品房的有效交付包括两个方面，一是符合约定或者法定的交付条件，二是在约定的期限内交付。商品房的瑕疵交付是指开发商按期交付的房屋具备合同约定的交付使用条件，但不具备约定的其他情形，如房屋质量不合格，房屋质量问题影响正常使用，凶宅，装饰、设备标准不符合合同约定等，瑕疵交付不构成逾期交房，应承担瑕疵交付违约责任，而非逾期交房违约责任。涉案商品房买卖合同约定，绿地西河置业公司应当在2017年6月30日前将取得《分期综合验收备案证明》的房屋交付王**使用，否则，绿地西河置业公司按照已付购房款日万分之一的标准向王**支付违约金。截至今日，绿地西河置业公司交付的涉案房屋仍未取得《分期综合验收备案证明》，系无效交付，而非瑕疵交付，因此，绿地西河置业公司应当按照合同的约定支付违约金。二、取得竣工验收备案单系涉案房屋交付的法定条件，在绿地西河置业公司并未告知王**，王**也不知道涉案房屋未取得竣工验收备案单而收房的情形下，绿地西河置业公司应当按照合同的约定继续承担逾期交房的违约责任。“竣工验收”系指建设单位收到工程竣工报告后，由建设单位项目负责人组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。“竣工验收”系施工人向发包人交付建筑工程的法定交付条件，而非开发商向业主交付商品房的法定交付条件。如果将竣工验收作为商品房交付的法定条件，相当于开发商自己验收后即可向业主交付房屋，建筑质量势必无法得到有效的安全保障。同时，根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（四）项：“有下列情形之一的，合同无效：（四）损害社会公共利益”和《中华人民共和国民法总则》第一百五十三条第二款：“违背公序良俗的民事法律行为无效”的规定，只进行了“竣工验收”而未经过建设行政主管部门或者其他有关部门监督的建筑工程，即使向业主进行了交付，也会因违反社会公共利益、违背公序良俗而无效。《建设工程质量管理条例》第四十九条：“建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收。”《住房和城乡建设部关于进一步加强房地产市场监管完善商品房住房预售制度有关问题的通知》第十一条的规定,交付使用的商品房应当经过竣工验收合格并已在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案，此即为建设工程竣工验收备案制度，该制度是加强政府监督管理，防止不合格工程流向社会的一个重要手段，也是房地产开发企业向购房人交付商品房所应达到的法定条件。江西省高级人民法院于2020年6月9日发布的《江西省高级人民法院开发商逾期交房、办证违约责任纠纷案件审判指引》第三条规定：“开发商交付的房屋未完成建设工程竣工验收备案登记的，购房人有权拒绝接收。开发商以购房人已接收房屋为由主张不承担逾期交房违约责任的，不予支持，但购房人明知或应当知道房屋尚未取得竣工验收备案登记的事实且同意接收房屋的除外。对购房人是否明知或应当知道上述事实的举证责任，由开发商承担。”虽然王**已接收涉案房屋，但绿地西河置业公司至今未取得《竣工验收备案单》，绿地西河置业公司也未将涉案房屋交付时其未取得《竣工验收备案单》的事实告知王**，王**也不知道涉案房屋未取得《竣工验收备案单》，因此，绿地西河置业公司应当继续承担涉案房屋交付之后的违约责任。三、在合同已经约定违约责任的前提下，绿地西河置业公司认为王**不存在损失，根据举证规则，其应当举证证明王**的损失。综上所述，绿地西河置业公司的主张无事实和法律依据，请求二审法院驳回上诉，维持原判。王**向一审法院起诉请求：1.请求法院判令绿地西河置业公司赔偿王**逾期交房违约金82080.87元（房屋自2018年5月15日，车位自2018年1月1日，至2019年12月31日）；2.请求法院判令绿地西河置业公司赔偿王**逾期交房违约金（自2020年1月1日至本判决生效之日止）；3.判令本案全部的诉讼费、保全费等费用均由绿地西河置业公司承担。一审法院认定事实：2016年1月26日，王**作为买受人与作为出卖人的绿地西河置业公司签订《济南市商品房买卖合同》，合同约定，买受人购买绿地西河置业公司开发的位于济南市市中区二环南路北侧、英雄山路西侧的绿地西河片区C1地块2号楼2单元3001室商品房一套；商品房的用途为住宅，建筑面积139.22平方米；按建筑面积计算，该商品房总价款1363421元；出卖人应当在2017年6月30日前依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备取得开发项目《分期综合验收备案证明》并符合本合同约定的商品房交付买受人使用，但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1.遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起30日内告知买受人的；2.因出卖人无法预见和控制的客观原因，包括但不限于交通管制、市政工程（如停水停电等)、政府指令暂停施工、规划发生变化、公共卫生（如爆发流行性传染病等)、恶劣天气因素（如施工期间高温、暴雨、狂风、雾霾等）造成工期延误的；3.因政府有关部门机构的行为以及为遵守、配合政府有关法规及规范性文件、政策而导致的延误；4.详见本合同附件五《合同补充协议》。王**与被告签订上述商品房买卖合同的同时，签订了合同附件五《商品房买卖合同补充协议》（甲方为出卖人，乙方为买受人），该协议第三条第5款约定：如发生本合同约定的不可抗力或以下情形之一的，甲方可据实顺延交房日期，无需承担违约责任.....（2）因政府部门、市政能源部门进行与该房屋所在项目相关联的市政干线工程或采取临时措施而引起房屋延期交付；第三条第6款约定：如发生本条第5款[第（5）小项除外]所述延期交房情况之一，甲方应在发生该情形后30日内通知乙方，并向乙方提供有关政策文件或政府部门出具的证明文件。如甲方未履行本款所述通知及提交文件义务，甲方不得以此为由免除延期交房责任，但不可抗力等客观原因或乙方原因导致甲方无法通知的情形除外；第三条第7款约定：甲方自身原因造成未在合同约定期限内将该房屋交付乙方，则自本合同约定的交付期限届满后次日起至达到合同约定的交付条件之日止，甲方应按日向乙方支付已交房价款万分之一的违约金，合同继续履行。2017年2月19日，王**作为乙方与作为甲方的绿地西河置业公司签订《绿地新都会C1地块车位购买协议》，约定乙方因自行泊车需要资源向被告申请受让其建设的绿地新都会广场项目C1地块1-1171号车位，车位使用权转让的总价款为138000元，车位交付时间为2017年12月31日。被告在该车位达到交付条件后向乙方发出车位交付通知（通知形式包括但不限于电话、短信、传真、信函、报纸公告），乙方应在车位交付通知明确的交付日期到被告指定地点办理车位交接手续。因乙方原因逾期未办理车位交接手续的，视为被告已支付；如因被告原因未按本协议规定的期限内将该车位交付乙方的，每逾期一日，被告向乙方支付已交付车位价款万分之一的违约金，但本协议应继续履行。上述合同及协议签订后，王**依约支付住宅房屋购房款1364890元、车位款138000元。但绿地西河置业公司未按约交付符合合同约定的商品房（住宅房屋）及车位。2018年5月9日，绿地西河置业公司向王**发出《通知书》，其中载明：我司开发的绿地西河片区C1地块2号楼的房屋已通过质检、消防验收，具备入住条件。但因高压线迁移及教育用地拆迁问题暂不能办理规划核实手续，又因供电外线暂未接入，小区无法进行供电验收，综上原因未取得综合验收备案。我司现通知您可于2018年5月15日至5月17日自愿办理收房手续。另查明，绿地西河置业公司于2015年5月20日取得涉案2号楼的商品房预售许可证。2018年4月4日，济南市城建档案馆接收了被告移交的涉案2号楼建设工程档案。涉案2号楼于2017年8月14日取得建设工程消防验收合格的验收意见书，于2017年取得济南建筑节能专项验收认可，于2018年5月31日取得基本符合水务配套设施综合验收备案条件，于2018年6月6日取得燃气设施工程竣工验收备案，于2018年6月8日取得供热设施工程竣工验收备案。再查明，2018年5月14日前的住宅房屋的逾期交房违约金，绿地西河置业公司已支付给王**。2018年5月19日，王**已经办理了涉案住宅及车位的收房手续。一审法院认为，王**与被告签订的商品房买卖合同（住宅房屋）及车位购买协议均系当事人真实意思表示，且不违反法律法规的效力性强制性规定，为合法有效合同，双方均应按约全面履行。在履行合同过程中，双方当事人并未协商变更住宅房屋的商品房交付条件，绿地西河置业公司关于《城市房地产开发经营管理条例》修订后、关于住宅房屋的商品房买卖合同中约定的商品房交付条件的条款不再适用的抗辩理由，无事实和法律依据，一审法院不予采纳。绿地西河置业公司主张涉案住宅房屋及地下室至今未取得《分期综合验收备案证明》系因高压线未落地、教育用地未拆迁等非其自身原因造成，故其无需承担逾期交房的违约责任，该主张于法无据，一审法院不予采信。根据绿地西河置业公司发给王**的收房通知书可以看出，涉案房屋未取分期综合验收备案的原因是多方面的，即使存在被告所述的其不可控制的高压线落地及教育用地拆迁等原因，但也包括未进行供电验收的原因，绿地西河置业公司关于其有权顺延交房交付期限而无需承担违约责任的抗辩理由亦不能成立，一审法院不予采纳。根据双方签订的商品房买卖合同（住宅房屋），出卖人应当在2017年6月30日前依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备取得开发项目《分期综合验收备案证明》并符合本合同约定的商品房交付买受人使用，但至今为止，绿地西河置业公司建设的涉案房屋尚未取得《分期综合验收备案证明》。在涉案住宅房屋尚未达到合同约定的交付条件的情况下，王**有权拒绝办理住宅房屋的收房手续，故绿地西河置业公司向王**通知收房的行为并不能成为其免责的合法理由。绿地西河置业公司未按约交付涉案住宅房屋应承担相应的逾期责任。因绿地西河置业公司已将涉案住宅房屋的逾期交房违约金向王**支付至2018年5月14日，且考虑到实现正常交房需要出卖人和买受人双方行为才能完成，故本案中绿地西河置业公司应承担的住宅房屋的逾期交房违约金以1364890元为基数，按照日万分之一的标准计算，自2018年5月15日暂时计算至2019年12月31日，596天共81347.45元，2020年1月1日起每日按购房款1364890元（住宅）的万分之一的标准支付至本判决生效之日止。双方关于车位的交付时间约定为2017年12月31日，但绿地西河置业公司已通知王**于2018年5月17日前办理收房手续，故本案中绿地西河置业公司应承担的车位的逾期交房违约金为自2018年1月1日起，每日按购房款138000元的万分之一的标准，支付至2018年5月17日。一审判决：一、被告绿地集团济南西河置业有限公司于判决生效之日起十日内支付原告王**逾期交房（住宅房屋）违约金81347.45元（2018年5月15日暂时计算至2019年12月31日），自2020年1月1日起，每日按购房款1364890元的万分之一的标准，支付至本判决生效之日；二、被告绿地集团济南西河置业有限公司于判决生效之日起十日内支付原告王**逾期交房（车位）违约金（自2018年1月1日起，每日按购房款138000元的万分之一的标准，支付至2018年5月17日）；三、驳回原告王**的其他诉讼请求。案件受理费1850元，减半收取925元，由被告绿地集团济南西河置业有限公司负担。本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。绿地西河置业公司提交证据一、（2020）鲁民申4023号民事裁定书，证明山东省高院对与本案相同情形案件已作出明确的裁判意见，认为购房人知道涉案房屋没有达到合同约定的交房条件，仍自愿同意接收涉案房屋，接受房屋之后又以涉案房屋不符合交付条件为由主张逾期交房违约金，不予支持。证据二、《江西省高级人民法院关于开发商逾期交房、办证违约责任纠纷案件审判指引》、《北京市高级人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件若干疑难问题的会议纪要》，证明江西高院、北京高院均明确对于购房人明知房屋不具备交付条件仍同意接受房屋后，又以房屋不具备交付条件为由主张逾期交房违约金的，不予支持，被上诉人主张实际接收房屋及储藏室后的逾期交房违约金没有法律依据。补充说明：通知书、EMS快递单底联、EMS快递回执单、EMS快递查询跟踪单、绿地新都会业主入住流转单，各一份，通知书中明确载明“因高压线迁移及教育地块拆迁问题暂不能办理规划核实手续，又因供电外线暂未接入小区无法进行供电验收，综上原因暂未取得综合验收备案。……通知可于2018年5月15日至2018年5月17日自愿办理收房手续”。证明被上诉人已经收到了通知书，其在一审中也对此已经予以确认，上诉人明确告知了涉案房屋相关情况，并且示明可自愿选择是否收房，被上诉人是在知道涉案房屋不具备约定交付条件的情况下，自愿选择于2018年5月19日接收了房屋及储藏室。王**对证据一的真实性予以认可，对证明目的不予认可，左鲁鸣、李军平案也系舜天律师事务所律师代理，现该案正在济南中院再审过程中，首先，该案中裁定认定的左鲁鸣知道涉案房屋没有达到约定的交付条件没有事实根据，因为在一审、二审、再审过程当中开发商并没有提交其通知左鲁鸣收房的证据，并且再审是书面审，左鲁鸣没有答辩的权利，即使开发商在再审中提交的通知的证据，也没有经过左鲁鸣的质证，因此该再审裁定中直接认定左鲁鸣知道涉案房屋没有达到交付条件系事实认定错误；其次，对于左鲁鸣收房后的损失问题应当由开发商举证，并且在再审过程中法院也没有给左鲁鸣举证的机会。对证据二的真实性予以认可，对证明目的不予认可，江西高院的审判指引中第三条明确的规定，开发商交付的房屋最低条件系竣工验收备案单，在业主已收房的前提下，如果开发商仍然没有取得竣工验收备案单，其不承担违约责任的唯一的情况系业主知道或应当知道未取得竣工验收备单的事实，并且开发商应当对此承担举证责任，而本案中绿地公司并未举证证明被上诉人知道涉案房屋未取得竣工验收备案单。对补充说明，对于该通知，其载明了未取得综合验收备案，其另外又载明了未取得规划核实和供电验收，由此可知其完全可以告知业主未取得竣工验收备案单，但该通知并为载明涉案房屋未取得综合验收备案单的事实，因此，其应当继续承担交付之后的违约责任。二审查明，涉案房屋所在同一小区的其他业主李军平、左鲁鸣向绿地西河置业公司主张逾期交房违约金一案，济南市市中区人民法院作出（2019）鲁0103民初5495号民事判决，判决：一、绿地西河置业公司支付李军平、左鲁鸣逾期交房违约金59427.64元（自2018年4月1日至2019年6月1日）；二、绿地集团济南西河置业有限公司于交房之日支付给李军平、左鲁鸣剩余逾期交房违约金，自2019年6月2日起至判决生效之日止，以1326479元为基数，按每日万分之一计。绿地西河置业公司不服上诉至本院，本院作出（2019）鲁01民终11762号民事判决，判决驳回上诉，维持原判。绿地西河置业公司申请再审，山东省高级人民法院作出（2020）鲁民申4023号民事裁定书，裁定认为：国务院《关于修改和废止部分行政法规的决定》【中华人民共和国国务院令（第698号）】已经将《城市房地产开发经营条例》第十八条要求住宅小区等群体房地产开发项目在竣工后进行综合验收的条款删除，综合验收备案证明不再是交房的法定条件。本案中，虽然双方将取得《分期综合验收备案证明》约定为交房的条件，但是李军平、左鲁鸣知道涉案房屋没有达到合同约定的交房条件，仍然同意接收涉案房屋，涉案房屋已于2018年5月31日通过了建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位和施工单位五方的竣工验收、消防工程验收以及水电暖燃气等方面的验收并验收合格，已经具备居住使用的基本条件。李军平、左鲁鸣实际享受了房屋的使用收益，也没有提供证据证明其存在经济损失，其在2019年6月17日接收房屋之后又以涉案房屋不符合交付条件为由主张逾期交房违约金，不予支持。本院对一审查明的事实予以确认。本院认为，王**与绿地西河置业公司签订的《济南市商品房买卖合同》、《绿地新都会C1地块车位购买协议》系当事人真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效，双方均应按约全面履行。涉案商品房买卖合同约定，出卖人应当在2017年6月30日前依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备取得开发项目《分期综合验收备案证明》并符合本合同约定的商品房交付买受人使用，至今为止，绿地西河置业公司尚未取得涉案房屋所在项目的《分期综合验收备案证明》，在涉案房屋尚未达到合同约定的交付条件的情况下，王**有权拒绝收房。本案中，涉案2号楼建设工程在发出收房通知书前已经过建设单位、建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位和施工单位五方的竣工验收、消防工程等方面的验收并验收合格，涉案房屋已经具备居住使用的基本条件。绿地西河置业公司向王**发出的收房通知书明确载明涉案房屋所在项目因高压线迁移及教育用地等原因暂未取得综合验收备案，告知王**可自愿收房。根据该通知书的内容，王**可以选择接收房屋，亦可拒收房屋，王**具有自主选择权。王**认可收到该通知书且知晓通知书的内容，并于2018年5月19日自愿办理了涉案房屋的收房手续，在王**明知涉案房屋尚未取得综合验收备案登记且自愿接收房屋情形下，其已经实际享有涉案房屋占有、使用等的权益，其接收房屋并享有权益的事实行为与其收房后再行向绿地西河置业公司主张逾期交房违约责任的请求相悖，对绿地西河置业公司亦有失公允。故王**以涉案房屋未取得开发项目《分期综合验收备案证明》为由要求绿地西河置业公司承担收房后的违约金，无事实依据，本院不予支持。如绿地西河置业公司在交付房屋过程中存在不符合合同约定的单项瑕疵交付情形，当事人可就相关单项交付瑕疵另行主张权利。本案中，绿地西河置业公司已向王**支付涉案房屋的逾期交房违约金至2018年5月17日，王**已于2018年5月19日实际收房，逾期1天，违约金为136.5元，其主张2018年5月19日收房之后的违约金无事实和法律依据，本院不予支持。逾期交付车位违约金一审法院计算并无不当，本院予以维持。综上所述，上诉人绿地西河置业公司的上诉请求部分成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：一、维持济南市市中区人民法院(2020)鲁0103民初6285号民事判决第二项；二、撤销济南市市中区人民法院(2020)鲁0103民初6285号民事判决第三项；三、变更济南市市中区人民法院(2020)鲁0103民初6285号民事判决第一项为上诉人绿地集团济南西河置业有限公司于本判决生效之日起十日内支付被上诉人王**逾期交房违约金136.5元；四、驳回被上诉人王**的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费925元，由上诉人绿地集团济南西河置业有限公司负担22.5元，被上诉人王**负担902.5元；二审案件受理费1850元，由上诉人绿地集团济南西河置业有限公司负担45元，被上诉人王**负担1805元。本判决为终审判决。审判员  焦玉兴二〇二〇年十一月二十四日书记员  李璐瑶