河南省郑州航空港经济综合实验区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0192民初3622号原告（反诉被告）：杨尧业，男，1982年10月12日出生，汉族，住河南省上蔡县。委托诉讼代理人：周虎，河南豫龙律师事务所律师。被告（反诉原告）：河南省艺墅人家装饰工程有限公司，住所地河南省郑州市新郑市龙湖镇纬三街南侧、郑新路西侧梧桐郡**楼**104。法定代表人：孙俊杰，该公司总经理。委托诉讼代理人：卢凯，河南国基律师事务所律师。委托诉讼代理人：杨中华，河南国基律师事务所实习律师。被告：孙俊杰，男，1981年5月23日出生，汉族，住河南省郑州市金水区。委托诉讼代理人：卢凯，河南国基律师事务所律师。委托诉讼代理人：杨中华，河南国基律师事务所实习律师。原告（反诉被告）杨尧业与被告（反诉原告）河南省艺墅人家装饰工程有限公司（以下简称艺墅公司）、被告孙俊杰装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年10月12日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）杨尧业及其委托诉讼代理人周虎、被告（反诉原告）艺墅公司及被告孙俊杰的共同委托诉讼代理人卢凯到庭参加诉讼。本案现已审理终结。杨尧业向本院提出诉讼请求：1.依法确认杨尧业与艺墅公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》及《协议书》于2020年8月3日解除；2.依法判令艺墅公司向杨尧业支付逾期完工违约金41038.8元（按照补充协议约定的如艺墅公司未按期完工，自协议截止日期即2020年7月30日起往后每延期一天，向杨尧业支付合同款102597元10%的违约金，艺墅公司一共逾期了四天，第四天双方合同解除）；3.依法判令艺墅公司赔偿杨尧业因合同解除造成的损失20000元（系艺墅公司未完工部分杨尧业交由第三方施工的费用）；4.依法判令孙俊杰对上述第2、3项下的债务承担连带清偿责任；5.本案诉讼费由二被告承担。事实和理由：2020年4月6日，杨尧业作为甲方与艺墅公司作为乙方签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》一份，约定杨尧业将自己位于新郑市白鹭源小区5楼02号四室两厅住宅的室内装饰工程以全包形式交给艺墅公司承做，工期为90日，自2020年4月11日起至2020年7月11日止。工程总造价为102597元，工程款分三次付清，第一次签合同之日付款70%即71820元，第二次工程日期过半时付款25%即25650元，第三次验收合格三日内付款5%即5127元，甲方代表为杨尧业，乙方代表为李菲，合同同时对其他内容进行了约定。合同签订后杨尧业依约履行了付款义务，已向艺墅公司支付95%的工程款即97470元，但艺墅公司未在合同约定的2020年7月11日完工。2020年7月12日，杨尧业与艺墅公司达成《补充协议》一份，约定由于艺墅公司造成工期延期，杨尧业现不予追究艺墅公司的责任，艺墅公司应当于2020年7月30日将杨尧业房屋内的工地门、橱柜、洁具卫浴及所包含主材项目全部安装施工完毕，如艺墅公司超出协议时间未完工，自协议截至日期往后每延期一天向杨尧业支付合同价款10%的违约金。艺墅公司仍未在延期后的交工日期2020年7月30日完工，且从2020年7月29日起未再安排工人施工，杨尧业多次催告艺墅公司施工，艺墅公司未进行任何施工，杨尧业于2020年8月3日向艺墅公司发出通知，解除双方于2020年4月6日签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》及补充《协议书》。因艺墅公司的严重违约行为导致本案合同解除，艺墅公司应支付逾期完工违约金，并赔偿杨尧业因合同解除造成的实际损失。艺墅公司为一人公司，股东为孙俊杰，故孙俊杰依法应当对本案债务承担连带责任。杨尧业为维护其合法权益，故诉至本院，请求判令如诉。艺墅公司、孙俊杰共同辩称，艺墅公司并没有任何违约行为，装修工程未按期全部完工的责任是在杨尧业并非艺墅公司，因为杨尧业在未通知艺墅公司的情况下，将入户门密码更改导致实际施工人在门外无法进入、无法施工，并且杨尧业拖欠工程款一直未支付，经多次催告依然未付，故不应由艺墅公司承担责任。孙俊杰只是艺墅公司的法定代表人，其与本案无实际关系，依法不应承担责任。艺墅公司提出反诉：1.判令杨尧业向艺墅公司支付拖欠装修款15712元；2.判令杨尧业向艺墅公司支付滞纳金（以工程总价款102597元为基数，按合同第二条第9项第（1）款约定杨尧业不按合同的约定付款，每拖延一天按工程总价款1‰支付滞纳金，自补充协议到期之日即2020年7月30日起计算至实际支付之日止）；3.判令杨尧业承担反诉费用。事实和理由：2020年4月6日，杨尧业与艺墅公司签订了《家庭居室装饰装修施工合同》，合同签订后，艺墅公司按照合同约定进入杨尧业的住宅进行室内装饰工程，工程采用全包形式由艺墅公司承做，工程总造价为102597元，2020年7月12日，杨尧业与艺墅公司签订《协议书》，约定艺墅公司的交工日期为2020年7月30日。2020年7月28日，杨尧业在未通知艺墅公司的情况下，将密码门锁的密码改变，致使艺墅公司不能正常施工。截止2020年7月28日，剩余工程仅剩安装电源插座等收尾工程，所需工期不足1天即可全部完工。杨尧业在工程即将全部完工之际拒绝并阻止艺墅公司施工，使艺墅公司无法按照合同约定顺利完工。且杨尧业一直拖欠艺墅公司第三次工程款5127元、水电增项8500元、安装地暖费用2000元，艺墅公司为维护其合法权益故提出反诉，请求判令如诉。杨尧业辩称，艺墅公司反诉要求支付拖欠装修款的请求不应支持，依据本案合同，第三次尾款应在验收合格3日内支付，本案中艺墅公司并未完成案涉房屋的装饰装修工程，更没有经过杨尧业验收合格，故艺墅公司无权要求杨尧业支付剩余工程款。对于艺墅公司要求杨尧业支付滞纳金的请求依法也不应支持，本案的违约责任在于艺墅公司，艺墅公司在补充协议约定的期限内未完成施工构成违约，依法应当向杨尧业支付逾期完工的违约金。至于艺墅公司在反诉中称，原告未将修改密码的事情告知艺墅公司与事实不符，杨尧业在2020年7月28日电话通知了艺墅公司代表李菲及监理高培亮，同时告知二人先对厨房之外部分进行施工，不存在修改密码未告知及阻止工人施工的情形。至于艺墅公司要求支付增项款的请求也与合同约定不符。综上，艺墅公司的反诉请求没有事实和法律依据，依法不应支持。本院经审理认定事实如下：杨尧业与艺墅公司于2020年4月6日签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》,约定杨尧业将自己位于新郑白鹭源小区住宅的室内装饰工程以全包形式交给艺墅公司承做，总造价为102597元，工期90天，自2020年4月11日起至2020年7月11日止，工程款分三次付清，分别为签合同之日付款70%即71820元，工程日期过半付款25%即25650元，验收合格三日内付款5%即5127元。在该合同尾页有补充协议一张写明合同中如发生增减项目单价按优惠后单价计算，管理费不做增减……下方手写“送全屋窗帘，送全屋美缝”。合同签订后，艺墅公司对案涉房屋进行施工，后双方又签订《协议书》一份，将工期延至2020年7月30日，并约定如艺墅公司违约超出协议时间未完工，自协议截至日期始往后每延期一天向杨尧业支付合同款10%的违约金。2020年7月28日前后，双方因橱柜及集成灶的安装产生矛盾，艺墅公司称其按照杨尧业提供的集成灶尺寸定制了橱柜进行安装，杨尧业称艺墅公司承诺在安装橱柜时将集成灶高度调低但并未调低，安装当日，双方未达成一致意见，杨尧业遂让艺墅公司工人离场，将门锁密码更换。2020年7月28日下午，艺墅公司向杨尧业发送微信称：因您家密码更换，我司施工人员无法入户施工，因此造成误工延期与我司无关，关于您家橱柜尺寸问题与我司无关，橱柜尺寸是按照您提供的尺寸定作，有您发的尺寸记录，贵府水电增项款8500元，地，地暖增项款2000元您在三个工作日缴纳，工程款未缴纳造成停工与我司无关，若有异议可协商，如未协商成功可向新郑市人民法院诉讼……杨尧业收到该微信后回复语音一条，并回复文字称：那就走法律程序吧，共同结束；又回复：我改密码告知你了，集成灶的问题，当时我给安装的工人提出太高，你说会和橱柜师傅解决，今天橱柜快完工还没有改过来，我让工人停工，可以先做其他工种，缴纳10500元没在合同内……明天上午我在小区，去把你的工具拿走，不来就当垃圾清理。艺墅公司回复称：您的通知我司已收到，我们目前无法把装修工具撤场，目前施工项目还有开关插座、卧室窗台石未安装完成，乳胶漆和房屋踢脚线未修复完成，我司认为现在还在施工期间还未完工无法交付客户使用此房屋，如需要我司撤场，需要甲乙双方友好协商达成一致或法院下裁决书（双方再做定夺）。之后几天，杨尧业催促艺墅公司施工，艺墅公司回复系你方把工人撵走并修改密码导致无法施工，并催要增项款项，8月3日杨尧业向艺墅公司发微信表示解除合同。履行合同期间，杨尧业按合同约定支付了95%的工程款即97470元，剩余尾款5127元未付。装修过程中，艺墅公司出具单子显示总报价基础上加上地暖费，由客户出2000元，杨尧业在该单子上签名；艺墅公司出具水电路改造费用表及水电测量记录单，显示水电金额优惠后9090.54元，杨尧业在该单子上签名，在此后艺墅公司向杨尧业催要款项的微信中显示水电增项8500元、安装地暖费用2000元，该款项杨尧业至今未向艺墅公司支付。在杨尧业向艺墅公司发送解除通知后，杨尧业就剩余未施工项目找第三方进行施工，杨尧业称其花费窗帘制作安装费5200元，卫生间、厨房推拉门及隔断制作安装费5900元，石材、橱柜台面、集成灶安装、墙漆修补、美缝、补胶6050元。本院认为，杨尧业、艺墅公司签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》及《协议书》一份，双方均应当按照约定履行自己的义务，合同履行期间双方发生矛盾，艺墅公司自2020年7月29日始未再派工人进行施工，而杨尧业经艺墅公司多次催告未补交水电及地暖增项款，杨尧业于2020年8月3日通过微信向艺墅公司发出解除双方签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》及《协议书》的通知，艺墅公司回复称因杨尧业未补交水电及地暖增项款故未安排工人施工，希望杨尧业尽快交款商量施工事宜。杨尧业于2020年10月12日诉至本院要求解除双方签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》及《协议书》，艺墅公司于2020年10月16日签收诉状未提出异议且杨尧业已将未施工部分交由案外人施工完毕，故《家庭居室装饰装修工程施工合同》及《协议书》于2020年10月16日解除。杨尧业还要求艺墅公司承担违约金及第三方施工产生的费用损失，艺墅公司同时要求杨尧业承担拖欠的装修增项款及滞纳金，本院认为，案涉工程未能按时完工双方均有过错，合同外增加的款项系杨尧业签字确认，杨尧业应当支付，但艺墅公司未全部装修完毕，其未干部分杨尧业交由案外人进行施工，所花费用与未支付的款项基本相当，故杨尧业不能向艺墅公司索要该费用，艺墅公司也不能向杨尧业索要增项装修款，双方也不能再要求对方承担违约责任，故对本案本诉及反诉，本院均不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下：一、杨尧业与河南省艺墅人家装饰工程有限公司于2020年4月6日签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》及2020年7月12日签订的《协议书》于2020年10月16日解除；二、驳回杨尧业的其他诉讼请求；三、驳回河南省艺墅人家装饰工程有限公司的反诉请求。本诉案件受理费1325元，减半收取计662元，由杨尧业负担；反诉案件受理费218元，减半收取计109元，由被告河南省艺墅人家装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省郑州市中级人民法院。上诉人应于收到交纳上诉费通知之日起七日内，向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费，并将交费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。审判员  周小洁二〇二〇年十一月十七日书记员  张 岩