湖南省岳阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）湘06民终3759号上诉人（原审原告）：蒋帮自，男，汉族，1990年6月29日出生，住湖南省岳阳县。上诉人（原审原告）：戴婷，女，汉族，1990年7月2日出生，住湖南省岳阳县。两上诉人共同委托诉讼代理人：刘律宏、高少博，湖南岳州律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：湖南和立东升实业集团有限公司，住所地长沙市雨花区万家丽路南二段**管理服务中心办公楼**。法定代表人：冯杨辉，总经理。委托诉讼代理人：刘立华，湖南立华律师事务所律师。委托诉讼代理人：王朗，湖南立华律师事务所律师。上诉人戴婷、蒋帮自因与被上诉人湖南和立东升实业集团有限公司（以下简称“东升公司”）商品房预售合同纠纷一案，不服湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院（2020）湘0602民初448号民事判决，向本院提起上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，通过阅卷、调查和询问当事人对本案进行了审理。本案现已审理终结。戴婷、蒋帮自上诉请求：撤销一审判决，改判支持戴婷、蒋帮自的诉讼请求，并由东升公司承担本案全部诉讼费用。事实和理由：一、东升公司交付的房屋不符合《商品房买卖合同》约定的交付条件，构成实质违约，一审判决对该事实的认定错误。1、东升公司在合同的约定期限内，未按照合同第十条约定的条件完成基础设施设备的建设，截止2019年5月31日，路灯、部分电梯过道灯、各大厅灯、体建设施、小区门禁、通气等基础设施并未完成，应依约承担违约责任；2、东升公司在约定的交付房屋期限内，未按照合同第九条约定向戴婷、蒋帮自出示商品房验收合格备案的证明文件和房屋测绘报告。二、东升公司未按照《商品房买卖合同》交付经竣工验收合格、取得消防验收合同的商品房，违反法定的交房条件，不构成有效交付，一审判决适用法律不准确，认定双方已经通过实际行动变更了合同约定的交付条件，明显违反《建筑法》、《消防法》的相关规定。三、《商品房买卖合同》第十条第一款第二项约定“出卖人于180日内完成整改，达到交付标准，整改期间不视为延期交房”的条款，明显加重了戴婷、蒋帮自所要承担的相关义务，同时也免除了东升公司的违约责任，属无效格式条款。综上，一审判决认定事实不清，适用法律错误，请求支持戴婷、蒋帮自的上诉请求。东升公司答辩称：一、部分被答辩人存在逾期付款的违约责任，根据双方签订的《商品房买卖合同》第八条及附件四之规定，答辩人可不承担相应的违约责任。二、部分被答辩人已经交房入住又主张违约责任，明显无任何事实、法律及合同依据。首先，答辩人在合同约定的交付日之前已完成“五方”验收，并于2019年10月14日取得竣工验收备案，甚至在2019年11月8日已经办理了房屋产权总证，所以答辩人开发的房屋在约定的期限内达到了交房标准，也于2018年12月20日通知了全体业主收房，依约不应当承担相应的违约责任，被答辩人诉请无事实依据；其次，已收房的被答辩人与答辩人签署了《交房验收单》，根据双方合同第十一条第三款的约定，应视为案涉商品房符合交付条件，被答辩人诉请无合同及法律依据。三、就算答辩人存在部分违约行为，本案所涉违约金也应当根据以下标准予以调整。1、存在逾期付款的被答辩人，应根据实际逾期付款天数核减答辩人承担的违约责任；2、已经办理房屋交付手续并实际占有、使用房屋的被答辩人，答辩人不应再支付违约金；3、违约金截止时间最多计算至2019年10月14日；4、根据《商品房买卖合同》第十条的规定，答辩人享有180天整改交房免责期。四、被答辩人诉称的格式条款无效，没有事实和法律依据。综上，答辩人认为一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。戴婷、蒋帮自在一审提出的诉讼请求：1、判令东升公司向戴婷、蒋帮自支付逾期交房违约金16693.67元；2、由东升公司承担本案诉讼费。一审法院认定的事实：2017年6月20日，蒋帮自、戴婷与东升公司签订了《商品房买卖合同》一份。约定，戴婷、蒋帮自购买东升公司开发的位于岳阳市经济开发区××路××栋××号商品房，建筑面积122.79平方米，单价为4737.04元／平方米，购房总金额为581661元。戴婷、蒋帮自应于2017年6月20日前交纳首付房款151661元，剩余房款430000元向银行申请贷款。戴婷、蒋帮自未按照约定时间付款的，按照逾期时间分别处理：1、戴婷、蒋帮自逾期付款在60日内，戴婷、蒋帮自按日计算向东升公司支付逾期应付款万分之一的违约金。2、逾期超过60日后，东升公司有权解除合同。东升公司解除合同的，应当书面通知戴婷、蒋帮自。戴婷、蒋帮自应当自解除合同通知送达之日起30日内按照累计应付款的1%向东升公司支付违约金，同时，东升公司退还戴婷、蒋帮自已付全部房款（含已付贷款部分）。东升公司不解除合同的，戴婷、蒋帮自按日计算向东升公司支付逾期应付款万分之一的违约金。商品房交付条件为：1、商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件；2、商品房已取得房屋测绘报告。如在约定期限内基础设施设备未达到交付使用条件，由东升公司在180天内完成整改，达到交付标准，整改期间不视为延期交房。东升公司应当在2018年12月31日前向戴婷、蒋帮自交付商品房。商品房达到约定的交付条件后，东升公司应当在交付日期届满前10日将查验房屋的时间、办理交付手续的时间地点以及应当携带的证件材料的通知书送达戴婷、蒋帮自。戴婷、蒋帮自未收到交付通知书的，以本合同约定的交付日期届满之日为办理交付手续的时间，以该商品房所在地为办理交付手续的地点。交付该商品房时，东升公司应当出示满足的证明文件。东升公司不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全，不能满足约定条件的，戴婷、蒋帮自有权拒绝接收，由此产生的逾期交付责任由东升公司承担，并按照第十二条处理。合同第十二条逾期交付责任约定，东升公司未按照约定的时间将商品房交付戴婷、蒋帮自的，按照逾期时间，分别处理（1、2项不作累加）：1、逾期在60日之内，自约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，东升公司按日计算向戴婷、蒋帮自支付全部房价款万分之一的违约金；2、逾期超过60日后，戴婷、蒋帮自有权解除合同。戴婷、蒋帮自解除合同的，应当书面通知东升公司。东升公司应当自解除合同通知送达之日起15日内退还戴婷、蒋帮自已付全部房款（含已付贷款部分），并自戴婷、蒋帮自付款之日起，按照4.9%计算给付利息。同时东升公司按照全部房价款的1%向戴婷、蒋帮自支付违约金。戴婷、蒋帮自要求继续履行合同的，合同继续履行，东升公司按日计算向戴婷、蒋帮自支付全部房价款万分之一的违约金。当天，双方还签订了一份《商品房买卖合同》补充协议。在补充协议第二条第九项约定，除《商品房买卖合同》规定的延期交付商品房的情形外，若出现下列情形之一的，东升公司也有权据实延期且不承担相应的违约责任：1、戴婷、蒋帮自延期交付按揭贷款资料、未配合东升公司办理按揭相关手续、未在约定时间内付清房款或未按时办理入伙手续，戴婷、蒋帮自延期缴纳相关税费。2、因政府等相关部门对项目施工进行调整造成工期顺延的，或市政配套设施的批准与安装的延误（因东升公司过失除外）等导致东升公司延期交房的，或遇国家政策调整变化或政府行为导致东升公司延期交房，东升公司在发生之日起60日内通知戴婷、蒋帮自。3、交房通知无法送达的。4、发生对整个社会的工作、生活秩序有全面、根本性、持续性影响之重大事件，致使本合同项目开发被迫停止的。5、出现其他非东升公司因素导致延迟交付房屋的情形。合同签订后，戴婷、蒋帮自于当日向东升公司交纳首付购房款，于2017年8月2日支付了剩余购房款。2018年12月23日，东升公司向戴婷、蒋帮自邮寄送达《入伙通知书》，通知戴婷、蒋帮自于2018年12月31日起30日内收取商品房，但戴婷、蒋帮自认为东升公司未出示合同约定的建设工程竣工验收备案证明文件及房屋测绘报告，存在违约行为，故未按通知日期办理商品房交接手续。2019年2月23日双方办理了商品房交接手续。另查明，2019年4月29日尚东家园业主代表与东升公司进行协商，业主代表在向东升公司提交的《关于要求湖南和立东升集团有限公司尚东家园项目工程部解决问题第二次交谈》书面材料中第一条第三项中确认，尚东家园项目供水是2019年1月20日后才开通，天然气截止提交材料时仍未开通。2019年10月14日，尚东家园项目在建设部门办理了竣工验收备案登记。一审法院认为，蒋帮自、戴婷与东升公司签订的《商品房买卖合同》及《补充协议》，系双方的真实意思表示，合法有效，双方均应按合同的约定，履行自己的义务。戴婷、蒋帮自按约定交纳全部房款后，东升公司应按约定按时交付房屋。关于东升公司是否存在逾期交房的问题。合同约定的交房日期为2018年12月31日。根据本案查明的事实，至2019年4月29日止，尚东家园项目仍存在天然气未开通的情形，依照合同约定，应另加180天的整改期，故东升公司的交房日期可延期至2019年6月30日前。本案中东升公司实际交房日期为2019年2月23日，并未延期交房。双方约定：交付该商品房时，东升公司应当出示建设工程竣工验收备案证明文件及房屋测绘报告。东升公司不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全，不能满足约定条件的，戴婷、蒋帮自有权拒绝接收，由此产生的逾期交付责任由东升公司承担，故戴婷、蒋帮自有权在东升公司提供建设工程竣工验收备案证明文件及房屋测绘报告前拒绝收取商品房。但根据本案查明的情况，戴婷、蒋帮自已于2019年2月23日收取商品房，该情形可视为双方已通过双方的实际行为变更了合同约定的交付条件，且戴婷、蒋帮自收房后即无租金损失，也无任何证据证实已交付房屋影响正常使用。故自2019年2月23日收房之日起东升公司不应向戴婷、蒋帮自承担逾期交房违约责任。戴婷、蒋帮自的诉讼请求没有事实及法律依据，不予支持。据此，依照《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：驳回蒋帮自、戴婷的全部诉讼请求。案件受理费218元，减半收取109元，由蒋帮自、戴婷负担。二审期间，双方当事人均未提交新证据。本案二审查明的事实与一审查明的一致。本院认为，本案争议的焦点问题是：一、东升公司是否存在逾期交房的情形，东升公司交房的期限能否顺延180天后至2019年6月30日；二、戴婷、蒋帮自主张违约金的诉求应否予以支持？违约金的数额如何认定？关于焦点一，戴婷、蒋帮自与东升公司在《商品房买卖合同》中约定的交房日期为2018年12月31日，虽然东升公司在2018年12月31日前向戴婷、蒋帮自发出入住通知书，要求戴婷、蒋帮自在2018年12月31日起30日内办理交房手续，但东升公司未在合同约定的交房日期前取得案涉商品房竣工验收备案证明文件及取得房屋测绘报告，业主有权拒收房屋，东升公司存在逾期交房的情形。戴婷、蒋帮自与东升公司在《商品房买卖合同》第十条第一款第二项约定，出卖人于180日内完成整改，达到交付标准，整改期间不视为延期交房，经审查，该约定内容填写在带下划线的空白处，属于双方经过协商约定的条款，系双方的真实意思表示，该约定应属有效条款，戴婷、蒋帮自上诉主张该约定系格式条款、无效条款的意见，理由不能成立，本院不予采纳。根据查明的事实，至2019年4月29日，尚东家园项目仍存在天然气未开通的情形，依据双方《商品房买卖合同》第十条的约定，可给予东升公司180天的整改期，东升公司的交房日期可以顺延180天后至2019年6月30日，对戴婷、蒋帮自上诉主张不应顺延180天的上诉意见，本院不予采纳。关于焦点二，虽然东升公司未按合同约定向戴婷、蒋帮自交付房屋，存在逾期交房的情形，但依据合同约定，东升公司可以顺延至2019年6月30日交房。根据查明的本案事实，戴婷、蒋帮自已于2019年2月23日和东升公司办理了商品房交接手续，双方还签署了《交房验收单》，戴婷、蒋帮自也同意按房屋当时现状办理入住收房手续，可见戴婷、蒋帮自在接受房屋时对房屋尚未办理竣工验收备案手续是明知的，其仍同意接受房屋，可视其放弃对东升公司逾期交房违约责任的承担，故一审判决驳回戴婷、蒋帮自向东升公司主张支付逾期交房违约金的诉讼请求，并无不当，本院予以确认。综上，戴婷、蒋帮自的上诉请求不能成立，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。本案二审案件受理费218元，由戴婷、蒋帮自负担。本判决为终审判决。审判长  蒋立春审判员  胡铁霞审判员  程 鹏审判员  许 进审判员  余立根二〇二〇年十一月二十日书记员  荣晴瑶