河南省郑州航空港经济综合实验区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0192民初3978号原告：商红丽，女，1976年8月15日出生，汉族，住郑州市金水区。委托诉讼代理人：余进江，男，系原告丈夫。被告：郑州航空港山顶房地产开发有限公司，住所地郑州航空港区郑港六路北侧****楼**。法定代表人：唐晓东，该公司董事长。委托诉讼代理人：曹必琼，河南见地律师事务所律师。委托诉讼代理人：胡园园，河南见地律师事务所律师。原告商红丽与被告郑州航空港山顶房地产开发有限公司（以下简称山顶公司）房屋买卖合同纠纷一案，本院于2020年11月3日立案后,依法适用简易程序,公开开庭进行了审理。原告商红丽及其委托诉讼代理人余进江、被告山顶公司的委托诉讼代理人曹必琼、胡园园到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告商红丽向本院提出诉讼请求:1.判令被告继续履行合同并向原告支付逾期交房违约金234812.43元（逾期交房违约金以2603242元为基数，按照日万分之二计算，从2019年7月1日计算至实际交付验收合格房屋之日止）；2.判令被告依法按照《商品房买卖合同》的约定为原告办理不动产所有权登记证书；3.判令被告向原告支付逾期未办理房屋所有权首次登记的违约金2238.79元（以2603242元为基数，按照日万分之0.1计算，自2020年7月1日计算至实际房屋所有权首次登记之日止）；4.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2017年12月12日，原告与被告签订《商品房买卖合同》，合同约定：原告以2603242元的价格购买被告开发的山顶御景园10幢2单元1层101号房屋。合同签订后，原告于2017年12月12日支付首付款1863242元，并依照约定办理银行按揭贷款手续，银行已于2018年1月12日将740000元贷款全额支付给被告，至此，原告已经按照合同履行了全部付款义务，但被告未依照合同约定将验收合格的房屋交付原告验收使用及未办理房屋所有权首次登记手续。经原告多次催促，被告通知原告在2020年7月17日办理交房、入住手续，但小区至今只有施工通道出入，相关生活配套设施不完善，也未出示《竣工验收合格备案表》、《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》、《面积实测表》、《管线分布竣工图》及任何验收备案文件，该房屋不符合交付条件。故被告应按照《商品房买卖合同》第八条约定于2019年6月30日之前将验收合格的商品房交付原告使用，如被告未在合同约定期限内交房，应当按照《商品房买卖合同》第九条规定，承担逾期交房违约责任。依照《商品房买卖合同》附件四，合同补充协议的约定，出卖人应当在商品房交付使用后360日内报送办理房屋权属首次登记的资料，被告逾期报送，应当按日向买受人支付总房款的万分之0.1的违约金，因被告逾期交房一年多，被告应承担逾期交房的违约责任、逾期未办理房屋所有权首次登记的违约责任，故为了维护原告的合法权益，特提起诉讼。被告山顶公司辩称，一、案涉房屋经五大主体验收合格，具备合同约定交房条件，通知原告后原告办理了交房手续。案涉房屋已于2020年7月13日经建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位验收合格，被告于2020年7月14日向原告发出交房通知，通知其于2020年7月16日、17日两天办理交房手续，该通知原告于2020年7月17日签收，根据合同约定，被告已经于2020年7月17日交付房屋，原告也办理了交房手续。二、被告根据合同约定，有权对房屋交付期限据实延期，不构成违约，原、被告签署《商品房买卖合同》后，政府加强了大气污染治理力度，加上恶劣天气的影响，交房时间发生延误，2020年年初，又遭遇新冠疫情，对施工进一步造成重大影响，根据合同规定被告可以对房屋交付期限据实延期。三、原告主张违约金计算标准与合同约定不符，且主张金额过高，应按照实际情况酌情减免。合同约定的逾期交房违约金为已付房款的万分之一，受大气管控及疫情影响，工程成本增加，被告积极保证施工，目前案涉房屋所在的10号楼已经完成施工并通知原告交房。四、原告要求逾期办理房屋所有权首次登记违约金没有依据。案涉房屋交付时间为2020年7月17日，根据《商品房买卖合同》第十五条约定，被告持办理权属登记需由出卖人提供的资料到产权登记机关备案的时限截止商品房交付使用后360日即2021年7月12日，被告并未违约。本院经审理认定事实如下：2017年12月12日，原告与被告签订《商品房买卖合同》及补充协议，约定原告购买被告开发建设的位于航空港区郑港××、郑港××、鸿运××、××东××单元××号商品房，房款总金额2603242元。合同第八条交付期限约定：出卖人应当在2019年6月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第1种条件：“1.该商品房经验收合格。2.该商品房经综合验收合格。3.该商品房经分期综合验收合格。4.该商品房取得商品住宅交付使用批准文件。”的商品房交付买受人使用。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1.遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起30日内告知买受人的；2.法律法规或规定变化，导致竣工交付验收延期或政府行为、恶劣天气导致工期延误；政府改变相关规划导致延期或无法交房的。合同第九条出卖人逾期交房的违约责任约定：除本合同第八条规定的特殊情况外，逾期超过60日后，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金。合同第十五条关于产权登记的约定：出卖人应当在商品房交付使用后360日内，持办理权属登记需由出卖人提供的资料到产权登记机关备案，如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按照合同附件四第六条约定内容执行。合同附件四第六条约定，出卖人应当在商品房交付使用后360日内，将需要由其提供的办理房屋权属首次登记的资料送报郑州航空港经济综合实验区不动产登记中心；出卖人在约定时限内未报送上述申报材料或报送资料不齐未被房地产行政主管部门受理的，按日向买受人支付总房款的万分之0.1违约金；出卖人取得该商品房屋所有权首次登记后，双方约定买受人委托出卖人办理该商品房转移登记，买受人应在商品房交付使用时向出卖人提供办理产权登记所需资料，出卖人应当在取得该商品房房屋所有权首次登记后365日内，取得买受人该房屋不动产权证，并及时通知买受人领取，如因出卖人的责任，买受人不能在约定期限内取得该商品房权属证书的，双方约定买受人不解除合同的，出卖人按日向买受人支付总房款万分之0.1的违约金。上述合同及补充协议签订后，原告共向被告支付总房款2603242元。2020年7月13日，涉案房屋所在10号楼经过勘察、设计、施工、监理及建设等单位验收竣工。同年7月17日，原告签收被告邮寄的交房通知。同时查明，被告提交了豫环攻坚办（2018）21号、郑港环攻坚办（2018）114号、郑环攻坚办（2018）282号、郑环攻坚办（2018）271号、郑州市环境污染防治攻坚战领导小组办公室等多份环境污染防治、停止土石方作业、扬尘治理的文件，用以证明因环境治理管控天数共计327天，被告工期受到政府行为影响延期。被告另提交新郑市气象局出具的《2017年1月至2020年7月日极大风速≥8m/s》、《2017年1月至2020年7月日降水量≥10mm》、《2017年1月至2020年7月日最低温度≤0℃》、《2017年1月至2020年7月日最高温度≥35℃》证明文件各一份，拟证明因恶劣天气影响无法正常施工天数为545天。另查明，2020年2月9日，郑州市城乡建设局关于印发《郑州市建设工程开（复）工实施方案》的通知，规定房地产等建设工程3月16日零时起，可申请开（复）工。本院认为，原、被告双方签订的《商品房买卖合同》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按约履行。合同签订后，原告按约向被告交付了购房款，被告未按约交付房屋，构成违约，应承担违约责任。关于房屋交付条件，依照双方签订的商品房买卖合同第八条约定，“出卖人应当在2019年6月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第1种条件：1、该商品房经验收合格；……的商品房交付买受人使用。”，案涉商品房于2020年7月13日经建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位验收为合格，具备交房条件，原告于2020年7月17日签收交房通知，故交付之日为2020年7月17日，被告共计逾期383天。关于合理延期天数，双方在合同第八条明确约定政府行为、恶劣天气导致工期延误，出卖人可据实予以延期，被告提交的相关政府文件亦能证明案涉工程施工受到政府封土令、环境污染防治、扬尘治理行动、恶劣天气的影响；又因2020年初发生新型冠状病毒肺炎疫情，确属被告无法预见、不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，综合考虑上述情形对交房周期的实际影响，本院认定具有合理因素的顺延天数为200天。××肺炎疫情对被告实际履约成本影响，当事人过错程度，违约造成的实际损失及预期利益等综合因素，根据双方合同第九条约定，被告应支付的违约金为47639.32元[2603242×0.0001×(383-200）]元。根据双方合同及补充协议约定，被告应当在商品房交付使用后360日内，将需要由其提供的办理房屋权属首次登记的资料送报郑州航空港经济综合实验区不动产登记中心，被告应当在取得该商品房房屋所有权首次登记后365日内，取得原告该房屋不动产权证，并及时通知原告领取。案涉商品房于2020年7月17日向原告交付，尚未超出合同约定的关于办理房屋所有权首次登记及办理不动产权登记证书的时间，故对原告要求被告办理不动产所有权登记证书及支付逾期未办理房屋所有权首次登记违约金的诉讼请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：一、被告郑州航空港山顶房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向原告商红丽支付逾期交房违约金47639.32元；二、驳回原告商红丽的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4855元，减半收取计2427元，由原告商红丽承担1942元，被告郑州航空港山顶房地产开发有限公司承担485元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省郑州市中级人民法院。上诉人应于收到诉讼费用交纳通知书之日起七日内，向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费，并将缴费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。审判员  乔东亮二〇二〇年十一月二十七日书记员  吴迎晖