山东省菏泽市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）鲁17民终3268号 上诉人（原审被告）：菏泽市大田房地产开发有限公司。住所地：菏泽市牡丹区广福街**。 法定代表人：潘红强，该公司董事长。 委托诉讼代理人：胡威，山东邦治律师事务所律师。 委托诉讼代理人：任仲辉，山东邦治律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：王安坤，男，1995年1月2日出生，汉族，农民，住郓城县。 委托诉讼代理人：李佩佩，山东郓州律师事务所律师。 上诉人菏泽市大田房地产开发有限公司（以下简称大田公司）因与被上诉人王安坤商品房销售合同纠纷一案，不服山东省郓城县人民法院（2020）鲁1725民初2544号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年9月17日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 大田公司上诉请求：撤销一审判决，依法改判驳回被上诉人的诉讼请求，诉讼费由被上诉人负担。事实和理由：双方于2018年10月10日签署了商品房买卖合同，合同约定的交付日期是2019年6月30日。涉案房屋施工期间，政府发布了相关的环保政策和高考期间停工通知，山东省启动重大公共卫生事件一级响应，山东省人力资源和社会保障厅发布了关于延迟省内企业复工的通知等文件，导致涉案工程不得不停工，停工期限达317天。根据合同约定，因政府原因或不可抗力导致上诉人无法如期交付的，上诉人不承担任何责任。因此，合同约定的交付日期应顺延317天。合同约定的交付日和顺延后的交付日期间又发布的环保政策导致停工的，顺延后的交付日期也应相应顺延。一审法院没有将顺延日期内又发生不可抗力的期间计算在内，即没有考虑到顺延后又延期停工的情况，应依法改判。一审法院判决上诉人逾期交房违约金计算至实际交房之日止，依据一审判决，双方无法确定涉案商品房实际交付日期，且在上诉人具备交房条件后，被上诉人仍拒绝收房，因此不能确定上诉人逾期交房违约金具体数额，属判决不明，应依法改判或发回重审。 王安坤辩称，一审法院应当以被上诉人提交的商品房买卖合同认定案件事实。被上诉人购买的是上诉人开发建设的期房，而非现房，在签订商品房买卖合同时就已经将购房款全部支付给上诉人，而上诉人与被上诉人签订的商品房买卖合同也是被上诉人提供的格式文本，同样合法有效，一审法院不应当扣除逾期交房天数，不应当将因天气原因导致的逾期交房归结为不可抗力。一审判决予以认定的“政府行为”在附件补充协议中是上诉人提供的条款，且未向被上诉人解释说明，而商品房买卖合同正式文件中并没有上诉人逾期交房违约责任的免责事由，故不应当免除上诉人逾期交房的责任。上诉人的补充上诉意见中要求重复计算延期天数更是没有道理，不应当以发生多少事由而将各个事由产生的天数进行罗列累加计算，该计算方式没有任何事实根据和法律依据。 王安坤向一审法院起诉请求：1.要求被告支付逾期交房违约金19368.39元(自2019年6月30日至2020年5月20日)；2、要求被告支付自2020年5月21日起至实际交付之日的逾期交房违约金；3.诉讼费由被告承担。事实和理由：原告购买被告开发的枫叶正红商品房一套，于2018年10月10日签订商品房买卖合同一份，约定2019年6月30日交付房屋。原告已按约向被告支付了全部购房款602374元，但被告至今未向原告交付楼房，应按合同约定承担逾期交房的违约责任。 一审法院认定事实：原告购买被告开发的枫叶正红小区商品房（B36幢1单元1-601）一套，于2018年10月10日签订商品房买卖合同一份，合同约定：房屋总价款为560354元，2018年10月10日前四次支付首付款共计170354元，贷款支付390000元。被告的交房日期为2019年6月30日前，除不可抗力外，被告未按上述日期交房的，自交付期限届满次日起至实际交付之日止，被告应支付总房款的日万分之一的违约金。原告按约支付了全部价款，被告至今未向原告交付房屋。 一审法院另查明，自2018年10月10日至2019年6月30日期间，因防治大气污染环境治理的需要，政府相关部门多次发布重污染天气预警，启动应急响应，停止建筑工地、拆迁工地等施工共计68天。 一审法院认为，本案原被告签订的商品房买卖合同，是双方协商一致的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应认定合法有效。生效合同对双方均具有法律约束力，双方应按照合同约定全面履行合同义务。原告按约交付了购房款，被告应按约交付房屋，现被告未按约向原告交付房屋，构成违约，依法应承担违约责任。在合同履行期间，被告因执行政府的环保停工禁令致使停工，显属非被告所能控制，不能避免并不能克服的客观情况。被告停止施工的行为，必然会对涉案工程项目的工期造成影响，工期延长必然导致交房日期延迟。据此，被告的交房日期亦应顺延。经核查，被告自2019年7月1日起至2020年5月20日止，共逾期324天，扣除停工的68天，被告实际逾期256天，违约金数额为14345（560354×0.1‰×256）元。故原告要求被告支付逾期交房违约金的诉请，予以部分支持。现被告未实际向原告交付楼房，原告要求的2020年5月21日后的逾期交房违约金可自2020年5月21日起计算至实际交房之日止。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条第一款之规定，判决如下：一、被告大田公司于判决生效后十日内支付原告王安坤逾期交房违约金14345元(自2019年7月1日起至2020年5月20日止)；二、被告大田公司于判决生效后实际交房之日支付原告王安坤逾期交房违约金（(自2020年5月21日起至实际交房之日止，计算方法为：560354元×0.1‰×逾期天数）；三、驳回原告王安坤的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费142元，由原告王安坤负担62元，被告大田公司负担80元。 二审中，上诉人大田公司提交：1.郓城县枫叶正红养老社区B36栋建设工程竣工验收备案证书一份，拟证明案涉工程B36栋楼开工建设时间为2017年7月1日，竣工日期为2019年12月18日，应当自涉案工程开工建设之日至合同约定交房之日期间内统计因不可抗力导致的停工天数。2.郓城县枫叶正红养老社区B区竣工综合验收备案证书一份，拟证明郓城县枫叶正红养老社区B区于2020年9月18日取得竣工综合验收备案证书，涉案楼栋所有房屋均已符合交房条件。3.交房通知收寄单及快递运输详情单各一份，退收件一份，拟证明2020年9月30日，上诉人履行了通知交房义务。经质证，被上诉人对证据1的真实性有异议，认为被上诉人在住建局调取的上诉人提交的建设工程规划申请表显示上诉人申请日期是2018年6月25日，根据建筑法第7条规定，建筑工程在开工之前应当取得施工许可证，而取得施工许可证的前提是取得建设工程规划许可证，申请人提交建设工程规划许可证申请表的时间是2018年6月25日，不可能在2017年7月1日即取得建设工程施工许可证，且上诉人何时施工与被上诉人没有关系，以上证书内容均为手写，被上诉人无法确定其真实性，上诉人只要按照合同约定按时交房即完成合同义务，上诉人的抗辩事由不成立；对证据2的真实性无异议，但对记载的开工日期有异议，理由同上；对证据3的真实性无异议，但被上诉人无法看到邮件内容，也不显示具体的文件名称，被上诉人应当随交房通知书一并邮寄综合验收备案证书的复印件，否则被上诉人无法知晓上诉人是否已达到交房条件，且交房通知书的内容载明“前期，我方已通知过您前来收房”，足以证明上诉人不具备交房条件时随便向被上诉人发送交房通知，给被上诉人增加收房义务。本院经审查认为，对证据1，因签订合同的时间是2018年10月10日，应自该日起计算停工时间，该证据不能证明上诉人的证明目的；对证据2的真实性予以确认，该证据可以证明涉案楼栋于2020年9月18日取得项目竣工综合验收备案证书。对证据3的真实性予以确认，但该快递单未注明邮寄的文件内容，被上诉人拒收，且交房通知书中也未载明其已取得综合验收备案证书的事实，不能证明被上诉人于2020年9月30日履行了通知交房义务。 被上诉人提交上诉人向住建局提交的第22号楼、25号楼建设工程规划许可证申请表复印件，拟证明上诉人在未取得施工许可证的前提下擅自施工，违反建筑法规定。经质证，上诉人对该证据的真实性、关联性有异议，认为该份证据是复印件，不具有证明力，且与本案没有关联性。本院经审查认为，该证据系复印件，无法与原件核对，且与本案无关联性，对该证据的证明力本院不予确认。 本院二审审理另查明，上诉人于2020年9月18日取得郓城县枫叶正红养老社区B区（含B36栋）建设项目竣工综合验收备案证书。 本院对一审判决认定的其他事实予以确认。 本院认为，本案的争议焦点是：一、上诉人实际停工时间的认定；二、一审法院认定上诉人逾期交房的时间是否正确。上诉人与被上诉人于2018年10月10日签订商品房买卖合同（预售），约定于2019年6月30日前交付房屋，自合同签订后，政府相关部门多次发布重污染天气应急通知，一审法院根据本案实际情况，认定自2018年10月10日至2019年6月30日期间停工68天，并认定交房日期顺延68天并无不当。上诉人虽主张自开工建设之时起，因政府原因或不可抗力导致停工317天，交房日期应顺延317天，但涉案商品房买卖合同签订于2018年10月10日，理应自2018年10月10日开始计算客观因素导致的停工天数，在合同签订之前发生的停工因素和停工天数与本案不具有关联性，不能导致交房日期的顺延。顺延交房时间后，上诉人仍未按期交房，构成违约，应承担违约责任，此后造成的停工，应由上诉人自行承担责任，故上诉人的主张无事实根据和法律依据，依法不予支持。 据此，自2019年7月1日起至2020年5月20日止，上诉人逾期交房324天，扣除顺延的68天，实际逾期256天，一审法院根据合同约定，判决上诉人支付被上诉人逾期交房违约金14345元并无不当。上诉人于2020年9月18日取得郓城县枫叶正红养老社区B区（含B36栋）建设项目竣工综合验收备案证书，上诉人虽称其于2020年9月30日向被上诉人邮寄了交房通知书，但邮寄单未注明邮寄的文件内容，且交房通知书中也未载明其已取得综合验收备案证书、符合交房条件的事实，不能证明被上诉人于2020年9月30日履行了通知交房义务。但至本案二审法庭调查之日，即2020年10月26日，上诉人在法庭调查中陈述涉案房屋已符合交房条件，且提交了有效证据予以证明，被上诉人对此知晓，可以认定在2020年10月26日，上诉人通知被上诉人涉案房屋已取得综合验收备案证书，符合交房条件的事实，履行了通知交房义务，被上诉人可办理房屋交付手续，该日应认定为实际交房之日。故自2020年5月21日起至2020年10月26日止，上诉人逾期158天，应按照合同约定支付相应逾期交房违约金，一审判决作出时，上诉人尚未取得涉案房屋竣工综合验收备案证书，涉案房屋未达到交房条件，一审法院认定2020年5月21日之后的逾期交房违约金自2020年5月21日起计算至实际交房之日止，期间明确、具体，按照本院认定的逾期天数能够计算出相应的违约金，判决并无不当。 综上所述，上诉人大田公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费284元，由上诉人菏泽市大田房地产开发有限公司负担。 本判决为终审判决。 审 判 长 路凤娟 审 判 员 侯圣春 审 判 员 李 兴 二〇二〇年十一月二十三日 法官助理 赵永芝 书 记 员 沙 洁