河南省郑州市金水区人民法院民 事 判 决 书(2020)豫0105民初17617号原告郑州市柳林实业有限公司，住所郑州市金水区花园路****楼**，统一社会信用代码91410100755196814Y。法定代表人郭先奎，男，1968年3月15日出生，汉族，郑州市金水区，系董事长。委托代理人杨颖，河南金色阳光律师事务所律师。被告东莞市金涛装饰工程有限公司，住所东莞，住所东莞市东城区立新社区八一路工业区信用代码91441900786486160E。法定代表人张淦涛，男，1974年10月13日出生，汉族，住广东省，住广东省东莞市莞城区事。委托代理人林渊，广东赋诚律师事务所律师。原告郑州市柳林实业有限公司诉被告东莞市金涛装饰工程有限公司建设工程设计合同纠纷一案，本院于2020年8月19日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告郑州市柳林实业有限公司委托代理人杨颖、被告东莞市金涛装饰工程有限公司委托代理人林渊到庭。本案现已审理终结。原告郑州市柳林实业有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令解除《御府三号2号楼公寓项目室内装修设计合同书》；2、判令被告退回已收到的75000元；3、判令被告按照合同总金额的20%支付违约金10万元；4、判令被告承担本案诉讼费、保全费等全部诉讼费用。事实与理由：2019年3月份原被告签订《御府三号2号楼公寓项目室内装修设计合同书》（下称设计合同），原告委托被告担任御府三号2号楼公寓室内装饰涉及工作。原告委托被告的工作内容及计费内容等事项详见《设计合同》。《设计合同》签订后，原告于2019年3月22日依约向被告支付75000元，至今被告未完成约定的设计任务。经双方反复沟通，被告仍未能按要求完成设计工作致使《设计合同》的目的已无法实现，原告请求贵院判令解除《设计合同》，支持原告的诉讼请求。被告东莞市金涛装饰工程有限公司辩称，被告已经按照原告的指示完成了相关的设计任务，该合同没有继续履行是因为原告停下来了，没有继续推进，请法院依法驳回原告诉请。经审理查明：原告提交室内装修设计合同书一份，载明：甲方郑州市柳林实业有限公司，乙方东莞市金涛装饰工程，兹为甲方委托乙方担任御府三号2号楼公寓室内装饰设计工作。经双方协商一致，签订本合同。三、双方责任及工程设计范围。甲方责任有：1、提供原建筑施工图、相关部分结构模板图、原有水电、空调及消防等相关资料；2、依据合同按时支付乙方设计费用；3、为乙方现场勘测提供方便。乙方责任有：1、概念设计阶段，在合同签订后12个工作日内，提交封面、设计说明、原始平面图、平面布置图、风格及示意图片，主要部位效果图/主要立面图、样板间效果图、施工图（施工图册），备注效果图20张；2、方案设计阶段，在甲方书面确认概念设计后30个工作日内，提交设计说明、原始平面图、平面布置图、批量精装部分效果图/主要立面图、公共区域效果图、其他部位效果图、主材示意图片，备注效果图12张……五、设计费及付款方式。付费方式：1、本合同签订7个工作日内甲支付设计费总价的15%给乙方，即人民币7.5万元，作为该项目设计的启动金；2、乙方完成概念设计、样板房的效果图、施工图，并经甲方认可后，甲方在7个工作日内支付设计总价的30%给乙方，即人民币15万元，乙方收到项目进度款次日交付概念设计及样板房效果图、施工图资料于甲方相关负责人；3、乙方完成批量精装部分及公共区域深化方案，经甲方书面确认后，甲方在7个工作日内支付设计费总价的30%给乙方，即人民币15万元；4、乙方完成整体施工图设计并经甲方书面确认后，甲方在7个工作日内支付设计费总价的20%给乙方，即人民币10万元，乙方收到项目进度款次日交付整套施工图图册于甲方相关负责人；5、工程竣工验收后3日内，甲方在7个工作日内支付设计费总价的5%给乙方，即人民币2.5万元……七、违约责任：1、合同签订后，甲乙双方任何一方要求终止或者解除合同，违约方需向守约方支付合同总金额20%的违约金；2、甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费，逾期未付的每天按欠付金额1%承担违约金，逾期超过10天时，乙方有权通知甲方解除合同，同时要求甲方按照合同总金额的20%承担违约金并付清欠付的费用。若不足以弥补乙方损失的，乙方有权向甲方追偿；3、非乙方原因造成甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停建、缓建时，按终止合同处理，甲方应按乙方已完成的成果支付设计费用，并向乙方支付合同总额20%的违约金；4、在甲方未付清上阶段的设计费前，乙方可暂缓交付下一阶段的设计成果给甲方，至甲方付清为止；5、由于乙方自身原因，延误了按本合同规定的设计文件交付时间的，每延误一天，则减收该项目应收该项目应收设计费的1%，逾期超过10天，甲方有权单方面解除合同，同时要求乙方按合同总金额的20%承担违约金……8、违约方需承担守约方因追偿相关费用所产生的律师费、诉讼费、财产保全费等费用。签订日期2019年4月15日。原告提交广发银行付款回单一份，载明：2019年3月22日，郑州市柳林实业有限公司向东莞市金涛装饰工程有限公司转账225000元。被告提交项目工作人员微信群聊天记录一份，载明：2019年3月21日至2019年9月双方协商并开展了项目工作。其中2019年5月11日被告东莞市金涛装饰工程有限公司向原告郑州市柳林实业有限公司发送北京、郑州样房（效果图）一份。2019年5月13日被告东莞市金涛装饰工程有限公司工作人员说：“下午好徐工，郑州项目的效果图纸已发送，敬请查阅。”2019年5月15日，原告郑州市柳林实业有限公司说：“贺总，上午我和几个股东看了效果图，现把他们的主要意见发给你们，望速研究……”2019年5月15日，被告东莞市金涛装饰工程有限公司工作人员发送文件郑州经三路养生公寓平面图与郑州御府、创客公寓平面图。2019年5月16日，被告东莞市金涛装饰工程有限公司工作人员向原告公司发送邮件说：“最新的平面图图纸已通过邮件发送，敬请查阅。”其中双方通过邮箱发送设计图纸，效果图，平面图等，被告提供qq邮箱文件发送截图多份，与微信聊天内容互相印证。被告提交成果确认函三份，效果图确认函载明：郑州御府创客公寓楼项目，甲方负责人郑州柳林实业，乙方负责人东莞市金涛装饰工程有限公司，文件名称《创客公寓一套样板房效果图》，签收日期2019年9月9日，收到柳林样板房效果图，签名：徐强；施工图确认函载明：郑州御府创客公寓楼项目，甲方负责人郑州柳林实业，乙方负责人东莞市金涛装饰工程有限公司，文件名称郑州御府《创客公寓一套样板房施工图》，签收日期2019年9月19日，同意按施工图施工，签名：徐强；平面成果确认函载明：郑州御府创客公寓楼项目，甲方负责人郑州柳林实业，乙方负责人东莞市金涛装饰工程有限公司，文件名称郑州御府《创客公寓三套样板房平面图》，签收日期2019年6月22日，同意平面执行，签名：徐强。另，原告郑州柳林实业有限公司对于诉讼请求第二项要求退还7.5万元启动金及付款回单的金额22.5万元作出解释，原被告在此期间共合作了三个项目，郑州御府三号2号楼公寓项目为其中一个项目，约定启动金为7.5万元，支付回单的22.5万元转账记录包括另外两个项目的费用，原告本次诉讼仅就郑州御府三号2号楼公寓项目发生的纠纷提起诉讼，仅要求归还郑州御府三号2号楼公寓一个项目的费用7.5万元。本院认为：原被告双方签订的《室内装修设计合同书》系双方真实意思表示，其内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，本院予以确认。《中华人民共和国合同法》第九十六条规定：当事人一方主张解除合同的，应通知对方。合同自通知到达对方时解除。原告解除合同的意思表示已到达被告且此意思表示亦通过本院的相关诉讼文书送达被告，被告明确知晓原告要求解除《御府三号2号楼公寓项目室内装修设计合同书》的意思表示。因此，本院认定原告郑州市柳林实业有限公司与被告东莞市金涛装饰工程有限公司签订的《御府三号2号楼公寓项目室内装修设计合同书》解除。原告主张被告违约并要求被告承担相应责任，被告辩称系按照原告指示工作，没有违约行为。《合同书》约定应当制作的效果图的空间有两处，分别为“主要部位效果图”和“样板间效果图”，同时又约定被告应当在概念设计阶段向原告提交不低于20张的效果图。但被告仅提交了11张效果图，而且全部是针对01户型样板间制作的效果图，约定的“主要部位效果图”被告没有制作，且11张效果图都是01户型的，其余9个户型没有涉及，11张01户型效果图，实质上只起到1张效果图的作用；被告应当对室内户型部分以及功能配套部分总计为22294平方米的空间进行设计，但被告提交的11张效果图全部是对01户型即样板间制作的。对于功能配套部分，比如入户门头，入户大堂，美食工坊、咖啡厅、酒窖荼仓、总裁商务等这些主要部位没有进行设计，也未制作效果图进行展示。因此，从效果图的数量及内容来看，被告没有按约定提交设计成果。《合同书》约定提交设计成果的工作周期为“合同签订后12个工作日内”，虽然《合同书》没有显示签署日期，但原告提交的付款回单显示原告转账日期为2019年3月22日。即使是从转款日开始计算期限，12个工作日的期限为2019年4月9日，即被告至迟应当于2019年4月9日向原告提交符合约定的设计成果，但被告并未按约提交设计成果。由被告提交微信聊天记录、qq邮箱发送截图等证据可知，在2019年3月至9月原被告合作期间，双方就合作事项进行交流沟通，原告多次对被告提交设计构思、方案、效果图、平面图等作出修改建议，被告在收到原告修改意见后按照要求进行修改，因方案多次沟通与修改，被告未严格按照合同约定的期限提交项目各项材料，双方在合作期间均有变通，且双方均在合作期间对于项目进程的协商修改表示默认，并均未向对方提出异议。从被告提交的2019年6月22日平面图成果确认函、2019年9月9日效果图成果确认函、2019年9月19日施工图成果确认函可以看出，郑州市柳林实业有限公司御府项目负责人对原告提交的部分合作成果予以确认，表示同意施工图施工、同意平面执行。被告交付设计图、效果图的数量、质量、时间等均未达到约定标准，但被告的部分工作成果结果得到了原告的认可，且原告亦未及时检验、督促，故原告诉请被告退还75000元全部费用过高，本院结合被告的工作成果确认退还原告费用70000元为宜。虽原告在双方的微信交流中未提醒、催促被告依约工作，但被告未依照合同约定进行工作、提供成果，且与原告微信交流中未明确提到合同约定的履约期限确系事实，故被告应承担相应的违约责任。综合全案，合同约定违约方需要向守约方支付合同总金额20%的违约金过高，违约金以原告已经支付费用的10%即7500元为宜。原告过高的诉讼请求，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十六条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百五十七条之规定，判决如下：确认原告郑州市柳林实业有限公司与被告东莞市金涛装饰工程有限公司签订的《御府三号2号楼公寓项目室内装修设计合同书》解除；二、被告东莞市金涛装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内退还原告郑州市柳林实业有限公司费用70000元并支付违约金7500元；三、驳回原告郑州市柳林实业有限公司其他的诉讼请求。案件受理费已减半收取1900元，由原告郑州市柳林实业有限公司承担1059元，被告东莞市金涛装饰工程有限公司承担841元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日之内，向本院递交上诉状及副本一式十份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费，并将交费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。审判员 刘 瑞二〇二〇年十一月五日书记员 史慧芳