广西壮族自治区崇左市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂14民终1045号 上诉人（原审被告）：凭祥市越兴房地产开发有限公司，住所地广西壮族自治区凭祥市友谊关大道**西南大厦****，统一社会信用代码91451481MA5K98BD10。 法定代表人：邱光华，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：朱茂生，男，1992年3月22日出生，汉族，住广西壮族自治区北海市海城区。系该公司员工。 委托诉讼代理人：李国辉，广西东方意远（凭祥）律师事务所执业律师。 被上诉人（原审原告）：陈丹丹，女，1985年11月11日出生，壮族，住广西壮族自治区凭祥市。 委托诉讼代理人：刘晟，北京市盈科（南宁）律师事务所执业律师。 上诉人凭祥市越兴房地产开发有限公司（以下简称越兴公司）与被上诉人陈丹丹因商品房销售合同纠纷一案，不服广西壮族自治区凭祥市人民法院（2020）桂1481民初213号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年8月12日立案后，依法组成合议庭，不开庭进行了审理。本案现已审理终结。 越兴公司上诉请求：撤销原审判决，依法驳回陈丹丹的全部诉讼请求或发回重审。事实与理由：1.越兴公司无法依约将涉案房屋交付给陈丹丹是受到降雨、停水 等不可抗力因素导致，2016年3月1日至2019年3月31日期间，凭祥市降水量中雨及以上天气共计120天，水厂停水共计10天，在计算违约金时应扣除上述天数。2.陈丹丹没有举证证明因越兴公司逾期交房导致的损失数额，应按崇左市、凭祥市公共租赁住房租金标准即5元/㎡•月计算，一审判决查明凭祥市近两年住宅整租租金平均为每月每平方米15.19元错误。3.越兴公司已举证证明陈丹丹租金损失最多为4800元，但是一审法院判决以每日租金64.41元乘以相应天数这一租金标准的130%来计算违约金，根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题解释》第十六条规定，一审判决适用法律错误。 陈丹丹辩称，1.停水停电及天气等因素不属于不可抗力可以延期交房的情形，且越兴公司未能提供充分证据证明确因天气等因素导致不能施工，应承担举证不能的责任。2.双方签订的合同对逾期交房的违约赔偿方式已经明确约定，越兴公司主张按照公租房租金标准计算违约金没有事实和法律依据。且双方约定的违约金属于惩罚性赔偿，不以实际损失大小为前提，应按照合同约定进行赔偿。 陈丹丹向一审法院起诉请求：1.判令越兴公司按合同约定支 付因逾期交房产生 的违约金 64 193.35 元 ( 以全部购房款 349 827.50 元为基数,按每日万分之五计算至2019年4月1日)。2.本案诉讼费由越兴公司承担。 一审法院认定的事实：2017年4月21日，陈丹丹（买受人）与越兴公司（出卖人）签订商品房买卖合同（预售），约定：越兴公司将其开发建设的凭祥市狮子山路123号狮山御景1幢201号房出卖给 陈丹丹，该房预测建筑面积为 127.21 平方 米，房屋总价为 349827.50元；陈丹丹付款方式及期限为2017年4月25日前支付首期款70 828元，余款279000元向银行申请贷款支付。 其中第八条约定，除不可抗力外，买受人未按照约定时间付款的，双方同意按照下列方式处理：(1)逾期在120日之内，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之一的违约金。(2)逾期超过120日，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，应当书面通知买受人。买受人应当自解除合同通知送达之日起3日内按照累计应付款的5%向出卖人支付违约金，同时，出卖人退还买受人已付全部房款（含已付贷款部分）。出卖人不解除合同的，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之五的违约金。 第九条约定，该商品房交付时应当符合下列条件：1.该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件；2.该商品房已取得房屋测绘报告。该商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅使用说明书》和《住宅质量保证书》。 第十一条约定，(一）出卖人应当自2018-03-30前向买受人交付该商品房。(二）该商品房达到第九条、第十条约定的交付条件后，出卖人应当在交付日期届满前15日将查验房屋的时间、办理交付手续的时间地点以及应当携带的证件材料的通知书面送达买受人。买受人未收到交付通知书的，以本合同约定的交付日期届满之日为办理交付手续的时间，以该商品房所在地为办理交付手续的地点。 交付该商品房时，出卖人应当出示满足第九条约定的证明文件。出卖人不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全，不能满足第九条约定条件的，买受人有权拒绝接收，由此产生的逾期交付责任由出卖人承担，并按照第十二条处理。 第十二条约定，除不可抗力外，出卖人未按照第十一条约定的时间将该商品房交付买受人的，双方同意按照下列方式处理：(1)逾期在120日之内，自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金。(2) 逾期超过120日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款（含己付贷款部分），并自买受人付款之日起，按照4.60%计算给付利息；同时，出卖人按照全部房价款的5%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之五的违约金。 合同签订后，陈丹丹以直接及通过银行按揭贷款方式向越兴公司付清了购房款。 2018年11月2日，由勘察、设计、施工、监理、建设五单位组成的竣工验收组对涉案商品房所在的楼栋进行竣工验收，结论为质量合格，同意验收。2019年3月28日越兴公司取得凭祥市住房和城乡建设局出具的竣工验收备案表。 另查明，2017年4月28日至2018年3月30日，凭祥市市区有6天停水情形，每次停水3至12小时；2017年4月17日至2018年3月30日，凭祥市狮山御景小区10千伏线有5天停电及计划停电情形，每次停电及计划停电7分钟至9小时；2017年4月至2018年3月，凭祥市有36天降水量达中雨及以上天气。 又查明，凭祥市近两年住宅整租租金平均为每月每平方米15.19元。 一审法院认为，越兴公司应向陈丹丹支付多少违约金，涉及被告越兴公司的违约天数和计算标准两个问题。 一、关于违约天数问题。一审法院认为，涉案商品房在2018年11月2日已竣工验收合格，达到交房条件，但越兴公司未能提供证据证明其在此之后到2019年4月1日之前通知过陈丹丹办理房屋移交手续，而陈丹丹主张越兴公司于2019年4月1日才电话或短信通知其办理相应的交房手续，因此越兴公司的违约天数应从合同约定的交房日的次日即2018年3月31日起计算到2019年4月1日止，共367 天。 二、关于违约金计算标准问题。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题解释》第十六条规定：“当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少”。本案中，双方当事人约定的违约金确实过高，远超越兴公司违约给陈丹丹造成的损失，应依法适当减少。而凭祥市近两年住宅整租租金平均为每月每平方米15.19元，涉案商品房为127.21平方米，据此计算该房每月租金 为 1 932.32 元 （ 127.21 × 15.19 ） ，每日租金为 64.41 元 （1932.32/30），367天的租金为23638.47元（367×64.41）；因此越兴公司应按此租金标准的130%即30730.01元（23638.47×130%）给付陈丹丹违约金，超过的部分可以减免。 在双方签订合同后至约定的交房日期间，虽存在停水、停电及降水量达中雨以上天气的客观情况，但这些客观情况应可以预见，越兴公司以此为由主张减免迟延交房责任的理由不成立，不予支持。 综上所述，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、第一百一十七条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条的规定，判决：一、凭祥市越兴房地产开发有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付陈丹丹逾期交房违约金30730.01元;二、驳回陈丹丹的其余诉讼请求。案件受理费1404元，减半收取计702元，由陈丹丹负担366元,凭祥市越兴房地产开发有限公司负担336元。 本院二审期间，双方当事人均无新证据提供。越兴公司主张一审法院认定凭祥市近两年住宅整租租金平均为每月每平方米15.19元有误，且一审法院遗漏认定事实即：从2016年3月1日—2019年3月31日期间，凭祥市水厂停水10天，涉案房屋所在区域停电9天，降水量达到中雨及以上天气为120天，共计139天。对于上述事实的认定，本院将综合全案证据分析认定。除上述事实外，双方当事人对一审认定的其他事实均无异议，本院予以确认。 本院认为，一、关于逾期交房天数的问题。越兴公司主张在施工过程中因降雨、停水停电等不可抗力原因导致停止施工，从而无法依约交房，应扣减不可抗力的天数为139天。关于扣减天数的问题。扣减天数的合理期间应为双方签订涉案购房合同之日起至合同约定应交付房屋之日止，双方于2017年4月21日签订合同，应从签订之日至合同约定交房之日即2018年3月30日止为扣减天数，但约定公司主张从2016年3月1日至2019年3月31日计算扣减天数没有事实依据。在双方签订合同后至约定的交房日期间,虽存在停水、停电及降水量达中雨以上天气的客观情况,但这些客观情况应可以预见，越兴公司将降雨、停水停电作为不可抗力因素从而扣减天数，理由不当，不予支持。关于逾期交房天数问题。从查明的事实看，约定交房日期应从合同约定的交房日的次日即2018年3月31日起计算到2019年4月1日止，共367天。 二、关于如何调整违约金数额的问题。越兴公司与陈丹丹签订《商品房买卖合同》是双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效。陈丹丹在合同约定期限内支付购房款后，越兴公司应按合同约定按期交付房屋。越兴公司逾期交房，其行为已构成违约，依法应当承担违约责任。陈丹丹诉请越兴公司支付逾期交房违约金依法有据，应予支持。双方签订的《商品房买卖合同》约定，逾期交房，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价 款万分之五的违约金。按合同约定计算违约金明显过高。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷适用法律若干问题的解释》第十六条规定：“当事人以约定的违约金过高为由请求减少的,应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少;当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的,应当以违约造成的损失确定违约金数额。”。本案中，双方当事人约定的违约金确实过高，远超越兴公司违约给陈丹丹造成的损失，应依法适当减少。越兴公司在逾期交房期间违约占用了陈丹丹已付房款，造成陈丹丹被占用资金在此期间的利息损失,因此可参照中国人民银行同期同类贷款利率标准确定越兴公司违约给陈丹丹造成的损失。越兴公司逾期交房期间，即2018年3月31日到2019年4月1日，中国人民银行公布的一年至五年的贷款基准利率为年利率4.75%，越兴公司应按此利率的130%即年利率6.175%的标准按违约天数向陈丹丹支付违约金。据此，越兴公司应支付给陈丹丹违约金21720.21元（349827.50元×6.175%×367/365）。一审判决认定涉案违约金损失按照凭祥市近两年住宅整租租金平均为每月每平方米15.19元的标准计算，确定越兴公司违约给陈丹丹造成的损失不当，本院予以纠正。 综上所述，越兴公司的上诉请求部分成立；依照《 中华人民共和国民事诉讼法 》第 一 百七十条 第一款第二项的规定，判决如下：一、撤销广西壮族自治区凭祥市人民法院（2020）桂1481民初213号民事判决； 二、凭祥市越兴房地产开发有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付陈丹丹逾期交房违约金21720.21元。 上述金钱给付义务，义务人应于本案判决生效之日起三十日内履行完毕。逾期则应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内向一审法院申请执行。 一审案件受理费减半收取702元,由陈丹丹负担450元,凭祥市越兴房地产开发有限公司负担252元；二审案件受理费702元，由陈丹丹负担450元，凭祥市越兴房地产开发有限公司负担252元。 本判决为终审判决。 审 判 长 冯英艳 审 判 员 谭 志 审 判 员 黄 秀 二〇二〇年十一月四日 法官助理 黄栾棉 书 记 员 黄安丹 附相关法律条文： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。