四川省成都市青白江区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川0113民初3070号 原告：陈建钢，男，1977年7月20日出生，汉族，住成都市金牛区。 原告：纪晓静，女，1980年7月8日出生，汉族，住成都市金牛区。 以上二原告共同委托诉讼代理人：程永，四川智解律师事务所律师。 被告：成都华益房地产有限责任公司，住所地：成都市二环路东四段**附**。 负责人：刘力辉，总经理。 委托诉讼代理人：陈皙，四川亚峰律师事务所律师。 原告陈建钢、纪晓静与被告成都华益房地产有限责任公司（以下简称“华益公司”）商品房预售合同纠纷一案，本院于2020年10月9日立案受理，依法适用简易程序，于2020年11月4日公开开庭进行了审理。原告陈建钢、纪晓静的委托诉讼代理人程永，被告华益公司的委托诉讼代理人陈皙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 陈建钢、纪晓静向本院提出诉讼请求：1.判决华益公司向陈建钢、纪晓静支付逾期交房违约金14318元（计算方式：906230元＊0.0002＊79天）；2.本案诉讼费由华益公司承担。事实与理由：2017年10月30日，陈建钢、纪晓静与华益公司签订了《四川省商品房买卖合同（预售）》，约定由陈建钢、纪晓静购买华益公司开发的××小区××幢××单元××层××号房屋，房屋交付时间为2018年6月30日前。合同签订后，陈建钢、纪晓静向华益公司支付了购房款，但因该小区消防验收不合格、房屋质量问题需要维修等原因，直到2018年9月17日才交房，华益公司已构成违约。陈建钢、纪晓静为维护自身合法权益，诉至法院，请求支持其诉讼请求。 华益公司辩称，双方签订的商品房买卖合同第十五条第一项明确约定案涉房屋的交付条件为商品房取得建设工程竣工验收合格证明、房屋面积实测报告书，合同约定交房时间是2018年6月30日，华益公司在合同约定的交房时间内具备交房条件。陈建钢、纪晓静在2018年7月10日已收房。消防不合格问题在同类案件中已经查明，实际系消防备案问题，并非消防验收问题，消防不合格问题不影响合同约定的交房条件。如房屋存在质量问题，也属于开发商进行整改或修缮范围，陈建钢、纪晓静不能以此为由逾期收房。 当事人围绕诉讼请求依法提交了身份证、企业信息、商品房买卖合同（预售）及补充协议、购房发票、验收整改表、房屋现场照片、（2019）川0113民初1770号判决书、（2019）川01民终17770号判决书、拒绝收房验收表、钥匙托管承诺书（客户联）、房屋验收表、物业移交确认单、客户情况登记表、前期物业服务协议、治安/消防责任书、物管费缴纳资料等证据。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2017年10月30日，陈建钢、纪晓静与华益公司签订了《四川省商品房买卖合同（预售）》（以下简称“商品房买卖合同”）及《商品房买卖合同附件与补充协议》（以下简称“补充协议”），约定由陈建钢、纪晓静购买华益公司开发的青白江区红阳街办红阳西路以北（红阳村1-6组）“合谊?同华”小区8幢5单元1层101号房屋一套，预测建筑面积为94.73平方米，房屋总价款906230元，付款方式为贷款方式付款。关于房屋交付条件，商品房买卖合同第十五条约定：“（一）该商品房交付给买受人时符合下列第1、2项所列条件：1.该商品房已取得建设工程竣工验收合格证明；2.该商品房已取得房屋面积实测报告书。”关于房屋交付时间和手续，商品房买卖合同第十八条约定：“（一）出卖人在2018年6月30日前向买受人交付该商品房……”关于逾期交房责任，商品房买卖合同第十九条约定：“（一）除不可抗力外，出卖人未按照本合同第十八条第（一）款约定的时间向买受人交付该商品房的，双方同意按照下列第2种方式处理：……2.按照逾期时间，分别处理（1）逾期在六十日之内，自第十八条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付房款万分之一的违约金，并于该商品房实际交付之日起三十日内向买受人支付违约金，合同继续履行。（2）逾期超过六十日后，自第六十一日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付房价款万分之二的违约金，并于该商品房实际交付之日起三十日内向买受人支付违约金，合同继续履行。”关于逾期交房责任，补充协议第七条17项约定：“该房屋交付给买受人时，未达到《主合同》第十六条第（二）款约定中的任意一项交付使用条件时，买卖双方同意，出卖人在60日内整改完毕，如出卖人未能在前述期限内整改完毕的，合同继续履行，出卖人赔偿买受人因此遭受的损失。”关于除主体结构以外的其他质量问题，商品房买卖合同第十八条（五）项约定：“买受人查验的该商品房存在下列除地基基础和主体结构以外的其他质量问题的，由出卖人按照有关工程和产品质量规范、标准自查验次日起按以下约定时间负责修复，并承担修复费用，修复后再行交付。1、屋面、墙面、地、地面渗漏或开裂等0日内；2、管道堵塞，90日内；3、门窗翘裂、五金件损坏，90日内……”补充协议第七条19项约定：“买受人查验的该房屋存在《主合同》第十八条（五）款约定的质量问题，买受人同意：（1）由出卖人在该款约定的时间内对相应的质量问题予以解决，如出卖人未能按前述约定解决质量问题，则由出卖人对其承担相应的质量保修责任；（2）前述任意一项质量问题出现的，买受人均不得以此为由拒绝收房。” （2019）川0113民初1770号判决书、（2019）川01民终17770号判决书已确认：2017年12月26日，华益公司取得“合谊?同华”小区项目的竣工验收报告。2018年6月26日，成都怡城房产测绘有限公司出具房产测绘成果报告书，对“合谊?同华”小区商业、住宅（1-12号楼及地下室）进行了产权面积实测。2018年7月5日，成都市青白江区公安消防大队出具行政处罚决定书，载明：“……2018年7月3日，成都市青白江区公安消防大队消防监督员张某某、王某依法对投诉举报的成都华益房地产开发有限责任公司建设的“合谊?同华”小区进行消防监督检查时，发现该项目未进行竣工消防备案，该违法行为违反了《中华人民共和国消防法》第十三条第一款第（二）项之规定……”，并对华益公司给予了罚款一千元的行政处罚。2018年7月31日，成都市青白江区公安消防大队对“合谊?同华”工程进行了消防备案检查，在建设工程竣工验收消防备案检查记录表中载明：“经资料审查及现场功能测试，综合评定该工程消防验收合格。”2018年8月1日，成都市青白江区房产管理局出具成房（青）交付备案（2018）第003号成都市新建住宅附属设施设备交付使用备案证明，载明合谊?同华小区1—12号楼的住宅附属设施设备符合《成都市物业管理条例》第十三条规定，依法予以备案。2018年8月13日，成都市公安局青白江区分局向该小区另一购房者出具《依法分类处理意见书》，载明：“……2018年7月3日，消防大队对合谊同华小区进行了消防监督检查，发现该小区存在消防未验收完成就已经投入使用的情况。消防大队立即约谈该小区开发商（成都华益房地产有限责任公司）负责人，对该公司进行立案调查，根据相关法律规定对其违规行为进行处罚。同时，消防大队依照《中华人民共和国消防法》及省、市《消防条例》的相关要求，对其填写了《消防监督检查记录表》，下发了《责令限期改正通知书》，责令开发商立即停止使用，待完善相关消防手续后场所才能投入使用。目前，该小区已按照责令改正通知书要求整改完毕，通过了消防验收，可投入使用。” 2018年6月30日前，华益公司通知陈建钢、纪晓静前来收房。同年6月30日，陈建钢、纪晓静验收案涉房屋时，发现房屋存在质量问题，故未收房。【合谊?同华】钥匙托管承诺书、客户情况登记表、前期物业服务协议、治安/消防责任书、物业移交确认单、房屋验收表等资料的业主确认处只有案涉房屋业主签名。 其后，陈建钢、纪晓静接收了其所购买的案涉房屋，并向案涉小区客户服务中心交纳了物业服务费。“合谊?同华客户服务中心专用收据”上载明：业主为陈建钢、纪晓静，房屋号为8-5-101，物业服务费摘要为2018年7月1日至2018年12月31日。 2018年9月17日，周素莲代陈建钢、纪晓静办理案涉房屋的相关装修手续。 本院认为，陈建钢、纪晓静与华益公司之间签订的商品房买卖合同及补充协议系双方真实意思表示，应属合法有效，对合同双方均具有约束力。本案中，商品房买卖合同中虽约定了案涉房屋的交付时间为2018年6月30日前，根据（2019）川0113民初1770号判决书及（2019）川01民终17770号判决书中对于同一案涉小区竣工情况、消防情况等所认定的事实，案涉房屋所在的“合谊?同华”小区直至2018年7月31日才完成消防验收合格，并于2019年8月1日通过成都市青白江区房产管理局对于住宅附属设施设备的备案，故案涉房屋在2018年6月30日前并不具备交付条件，华益公司应在完成案涉小区的消防验收并于2018年8月1日通过成都市青白江区房产管理局备案后才具有通知陈建钢、纪晓静办理案涉房屋交接手续、向其交付案涉“合谊?同华”小区商品房的条件。由于相关收房的材料中，业主确认处只有案涉房屋业主签名，未填写日期，华益公司未提供充分证据证明陈建钢、纪晓静在2018年7月10日已收房，故本院酌情给予陈建钢、纪晓静一定的合理期间用以了解相关情况并前来办理房屋交付手续。结合业主收房资料、物业费收据等证据，以及陈建钢、纪晓静在本案中陈述其于2018年6月30日验房等情况，本院酌情确定陈建钢、纪晓静应于2018年8月23日前至华益公司办理案涉房屋交付手续。综上，华益公司向陈建钢、纪晓静逾期交付案涉房屋的时间共计为54天。根据双方签订的商品房买卖合同第十九条约定，华益公司应依照已付房款每日万分之一的标准向陈建钢、纪晓静支付逾期交付房屋的违约金共计4893.64元（906230元÷10000×54日）。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告成都华益房地产有限责任公司于本判决生效后十五日内向原告陈建钢、纪晓静支付逾期交房的违约金4893.64元； 二、驳回原告陈建钢、纪晓静的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费79元（已减半收取），由被告成都华益房地产有限责任公司负担（此款已由原告陈建钢、纪晓静垫付，被告成都华益房地产有限责任公司在履行付款义务时一并支付给原告陈建钢、纪晓静）。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 本案判决生效后，负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的，权利人申请执行后，人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判员  张晖 二〇二〇年十一月九日 书记员  吴觅