陕西省靖边县人民法院民 事 判 决 书            （2019）陕0824民初4214号 原告：榆林康隆石油技术服务股份有限公司。住所地：榆林市靖边县XX路XX路南。法定代表人：刘国栋，任公司董事长。委托诉讼代理人：贾杰，陕西矩步律师事务所律师。委托诉讼代理人：潘肖，陕西矩步律师事务所实习律师。被告：宝鸡市龙德海石油科技工程有限公司。住所地：陕西省宝鸡市金台区XX宾馆XX室。法定代表人：石秋雨,任该公司总经理。委托诉讼代理人：何更新，陕西正泰律师事务所律师。原告榆林康隆石油技术服务股份有限公司（以下简称：康隆公司）与被告宝鸡市龙德海石油科技工程有限公司（以下简称：龙德海公司）承揽合同纠纷一案，本院于2019年7月10日立案后，被告于2019年11月20日提出管辖权异议，本院经审查后裁定驳回其管辖异议，后被告上诉，榆林市中级人民法院于2020年5月22日作出（2020）陕08民辖终26号民事裁定，驳回上诉，维持原裁定。2020年6月20日被告提起反诉，因其未按期交纳反诉受理费，本院依法不予受理。本案依法适用普通程序三次公开开庭进行了审理。原告康隆公司委托诉讼代理人贾杰、潘肖及被告龙德海公司法定代表人石秋雨、委托诉讼代理人何更新到庭参加诉讼，本案现已审理终结。康隆公司向本院提出诉讼请求：一、请求解除原、被告之间签订的《50517队钻井设备技术升级改制造采购合同》和《50518队钻井设备技术升级改制造采购合同》；二、请求判令被告将原告依据《50517队钻井设备技术升级改制造采购合同》和《50518队钻井设备技术升级改制造采购合同》交付给被告的拟改制造石油钻井设备立即返还原告；三、请求依法判令被告返还原告已支付的合同款1120900元；四、请求判令被告向原告支付逾期履约违约金854298.5元；五、请求判令被告赔偿原告经济损失2129117.59元；六、请求判令被告承担原告因诉讼所支出的律师费160000元；七、请求判令被告承担诉讼费用。事实和理由：2017年11月，原告与中国石油集团西部钻探克拉玛依钻井公司就克拉玛依地区油井钻采施工事宜，达成合作意向，原告为能够保证双方合作的实现，遂决定对下属的XX队XX队、XX队、50517队、50518队和50519队的钻井设备实施升级改制造。基于此，2018年1月30日，原告与被告经平等协商后，就原告下设五个钻井工队的钻井设备改制造项目一事达成一致，约定由被告承揽原告的上述全部改制造项目工作，同时按照钻井队的编号，分别签订了五份《钻井设备技术升级改制造采购合同》，对改制造升级内容、质量要求、完工交货时间、违约责任等内容作了明确约定。合同生效当日，原告即支付了人民币200万元，要求被告全力以赴立即开展生产安排极为紧迫的50515、50516、50519钻井设备技术升级改制造工作任务，逐步对50517、50518钻井设备技术升级改制造工作展开，并委派工作人员对现场生产进度进行检查督促。合同生效后三日，原告现场检查督促人员即反馈，被告工作并未开展，合同存在极大逾期风险。原告遂开始催促，被告却始终以第三方外协单位延误为由，搪塞推诿。2018年2月25日，在原告多次要求被告务必诚信、实事求是书面告知工作进度计划后，被告方才向原告出具《康隆钻机整改计划安排》，对所有钻井设备技术升级改制造工作的工期均做了一个月左右的迟延安排。此时的原告，一方面已将大部分待升级该制造的设备都运抵被告处，另一方面不断承受着油田客户方面的压力，左右为难，毫无选择余地，极为无奈。为确保被告本次承诺能够落实，原告与被告于2018年2月27日签署了《关于履行中的具体工作安排》协议书，对五个钻井队的升级该制造任务时间安排作出约定，并将二期付款时间作出调整，与合同工作进度进行挂钩，以便达到督促被告及时履行合同义务的目的。遗憾的是，被告作出上述承诺后，仍是消极应对，拖延怠工。2018年3月21日原被告双方再次签署了《协商纪要》，催促被告尽快履行合同义务，但从后期履行情况看，仍然收效甚微。2018年8月初，在原告不断催促下，被告终于基本完成50515队、XX队XX队合同改制造工作任务，但50517队、50518队工作任务仍严重滞后。2018年8月23日，原、被告双方签订《补充合同》对50515队、XX队XX队合同的履行情况进行总结，50515队工作任务逾期95天，XX队XX队工作任务逾期168天。此外该《补充合同》对50517队、50518队的合同的后期履行情况再次确认。但截止本次起诉前，被告仍未完成50517队、50518队升级改制造工作。被告的上述违约行为，给原告造成了巨大的经济损失，使原告在油田领域的商业信誉遭受重创。合同履行期间，50516钻井队因被告改制造设备不到位，两次被油田用户要求进行井位更换，由此产生的搬迁费用245000元；50517队损失人员培训费50864元、窝工期间人员工资1678533.59元、工伤保险24840元、人员生活费129880元。龙德海公司辩称，原告的起诉不符合事实，应当驳回诉请，承揽合同已经完工的不可以解除合同；因工作已经完成，不可能拆除返还；就目前来看，拉走的设备扣除预付款，现在欠被告699万元，因从合同的履行来看，一直是原告方在违约，预付款没有到位，导致被告不能按时完工，所以违约责任不在被告，故不承担违约金；原告一再违约造成合同履行的顺延，所以责任不在被告，不存在承担损失问题，法律规定除了特殊案件外一般不承担律师费；且因原告违约在先，故不应承担诉讼费用。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，对对方质证无异议的证据，本院依法予以确认并在卷佐证，对有异议的证据和事实，本院认定如下：对原告提交的第四、第五、第六、第七、第十、第十一、第十二组证据，因原告与靖边县毕城劳务服务有限公司签订的《劳务服务派遣合同》未明确系50517队劳务派遣人员,且原告出具的《50517队伍2018年度结算工资工作表》,系其单方出具，不足以证明系50517队窝工损失，故对该证据的证明目的，本院不予采信。对原告提交的第八组证据，因双方2018年8月23日签订的《【榆林康隆油服（2018）SB001-2号】补充合同》就50516队的履约事实均已确认，故对原告证明该队所支出的搬迁费用损失的 证明目的，本院不予采信。对原告提交的第九组证据，该费用系原告合理的支出，对该证据的证明目的本院予以采信。对原告提交的第十三、第十四组证据，对证明原告已向第三人采购的事实本院予以采信。对被告提交的第三组、第四组证据因双方最终确认被告已收款720.66万元的事实，故对该证据的证明目的本院不予采信。对被告提交的第六组证据，因该证据与本案无关联性，本院不予采信。对被告提交的第九组证据，因该证据系被告单方出具，无法证明通知原告的事实，故对该证据的证明目的本院不予采信。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原告康隆公司与被告龙德海公司于2018年1月30日签订了5份《钻井设备技术升级改制造采购合同》，合同约定：由被告分别为原告下属的XX队XX队、XX队、50517队、50518队和50519队的钻井设备实施升级改制造，合同合计价款1189万元。付款方式为：1.甲方（原告）于合同签订当日前向乙方（被告）支付合同总金额的30%作为首期支付款，2018年2月10日前二期支付乙方40%款项，2018年2月21日甲方派专人到达乙方加工场进行验收后，乙方负责装车捆绑，甲方支付乙方合同总金额的25%；剩余的5%作为质保金，第一口井从安装调试开始至该井正常完井后，以转账方式支付。2、乙方在收到甲方付款后，因受制于开增值税发票条件的限制，必须在3月-5月之间向甲方提供合同总金额税率为17%的增值税专用发票。交付、开箱检验及验收。交货时间为：2018年2月21日；交货地点为：为乙方制造场地。违约责任：1、因乙方原因逾期交货的，乙方应以如下方式向甲方支付逾期违约金，A、迟延交货10天内的，每延迟一天应向甲方支付合同总价万分之三的违约金。B、上述逾期违约金的支付不影响乙方交货义务的履行，C、逾期交货超过20天的，甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金，违约金不足以弥补甲方的全部损失的，乙方还应予以赔偿。2、因甲方原因逾期付款的，甲方应以如下方式向乙方支付违约金，A、延长付款10天内的，每迟延一天应向乙方支付合同总价万分之三的违约金。B、上述逾期违约金的支付不影响乙方付款义务的履行。C、逾期付款超过20天的，乙方有权单方解除本合同，甲方应向乙方支付未付款项总额10%的违约金，乙方可以在扣除违约金后再10日内将甲方所支付款项返还给甲方。3、....。4、本合同所称之损失包括实际损失和合同履行后可以获得的利益、诉讼或仲裁以及合理的调查费、律师费等相关法律费用。在法律适用和争议解决条款中约定：如果在一方提出协商要求后的十天内，双方通过协商不能解决争议，则各方同意按下列方式解决，将该争议提交至合同签订地人民法院申请诉讼解决。败诉方应支付双方因诉讼所发生的一切法律费用，包括但不限于律师费。同日，原、被告签订《【榆林康隆油服（2018）SB001号】补充合同》，合同约定为50516队、50517队合同中各增加一台单价6.6万元的630KVA油浸式变压器，金额分别计入到50516队、50517《钻井设备技术升级改制造采购合同》中，付款方式按照《钻井设备技术升级改制造采购合同》第三条中条款执行。合同签订当日，原告将陕西延长石油（集团）有限责任公司于2018年1月8日向原告支付的面值200万元银行承兑汇票背书给被告作为首期支付款。2018年2月5日，双方再次签订《【榆林康隆油服（2018）SB001-1号】补充合同》，合同约定：1、XX队XX座规格不符，按照尺寸相差大，经协商按45K型井架规格制作天车底座及补齐相关附件。2、50517队、50518队的节能发动机传动方式连接改造因井队距离太远，不能送到被告处，减去改造费用每队2.4万元，3、加减费用分别计入到50516队、50517队《钻井设备技术升级改制造采购合同》中，付款方式按照各《钻井设备技术升级改制造采购合同》第三条中条款执行。2018年2月11日，原告向被告转账付款80万元; 2018年2月14日, 原告向被告转账付款80.66万元。2018年2月27日，原、被告签订《关于钻井设备技术升级改制造采购合同>履行中的具体工作安排》，其中约定：1、50515队绞车改造必须在3月20日前完成并装车运抵施工现场，3月15日前，司钻控制房、双立管高压管汇总成必须发运出厂。2、50516队预计三月中旬从靖边往施工现场搬迁，乙方制造的设备、设施必须在3月中旬从宝鸡运抵施工现场，乙方不能影响钻井队在现场的安装进度。3、50519队现在在搬迁过程中，预计3月下旬开钻，乙方制造、购买的设备及安装工作不能影响钻井队的现场安装进度。4、50517钻井队所有设备、设施在4月上旬全部完工，按照甲方安排运抵施工现场。5、50518队所有设备、设施在4月上旬全部完工，按照甲方安排运抵施工现场。6、甲方在3日前后检查乙方按上述安排完成进度情况，不存在影响所定交付设备、设施的约定时间问题，安排改制作设备总金额40%的二期付款。其余款项按合同规定执行。2018年3月12日，原告向被告转账付款50万元,背书转让承兑汇票两次共计100万元。2018年3月21日，原、被告达成《协商纪要》，纪要中明确鉴于乙方不能按2月27日的工作安排完工，甲方必须和乙方就工作进度及存在的问题认真讨论，确切作出实际的工作进度安排。1、乙方必须在3月28日将一台绞车变速传动箱、一台转盘变速传动箱的齿轮从泾阳永乐镇运输到宝鸡乙方安装厂地，2、4月12日ZJ型绞车一台、转盘传动箱总成装车从宝鸡运至50515队、50519队。纪要还约定了其他事项。2018年5月2日，原告向被告转账付款150万元；2018年7月10日，原告分两笔向被告转账付款共计10万元；于2018年8月7日，原告分四笔向被告转账付款20万元。2018年8月23日，原、被告签订《【榆林康隆油服（2018）SB001-2号】补充合同》，确认5个钻井队合同总价款为1199.8万元；被告已将50515队、50516队、50519队设备全部交付，原告亦将上述三队合同价款的95%即608.57万元支付被告；双方就50517队、50518队设备交付与付款时间作如下约定：1、50517队合同价款428.5万元，已支付82.09万元，50518队合同价款128.8万元；2、50517队、50518队的设备改制造付款方式现执行为：乙方造好一样设备，通知甲方验收，甲方验收达到合同所要求的标准，甲方就拉运一样设备，在这一样设备装车时，甲方就付这一样设备的合同约定的95%价款。合同还约定了其他事项。                            2018年9月6日，原告向被告转账付款30万元。至此，原告累计向被告支付合同款共计720.66万元。 2019年5月2日，被告龙德海公司致函原告康隆公司，函中确认剩余517队、518队两部设备的改造合同未履行。另查明，原告康隆公司于2019年2月12日与宝鸡久州机械设备有限责任公司签订《50518钻井队原ZJ-50型绞车改装检修合同》；于2019年5月28日与宝鸡彤辉新能源科技有限公司签订《ZJ50L钻机司钻控制房采购合同》；于2019年8月26日与宝鸡宏志达工贸有限公司签订《新疆50518队ZJ50钻机移动轨道采购合同》；于2019年5月8日与宝鸡彤辉新能源科技有限公司签订《ZJ50L钻机司钻控制房采购合同》；于2019年5月20日与宝鸡宏志达工贸有限公司签订《ZJ50/3150J井架采购合同》。又查明，为查明案件事实，本院对涉案的钻井设备进行了现场勘验,勘验情况如下：517井队合同中在现场有原告拉过来的转盘、天车头、方床芯一个，其中天车头已改造，转盘未动工。司钻房在现场，已经加工完毕，配电柜七件与合同约定一致。绞车未改造，355KW防爆电动机两台在现场。 本院认为，《中华人民共和国合同法》第六十条规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，根据原、被告于2018年8月23日签订的《【榆林康隆油服（2018）SB001-2号】补充合同》约定，原、被告均履行了50515队、50516队、50519的《钻井设备技术升级改制造采购合同》内容，而对于50517队、50518队双方在2018年2月27日签订的《关于钻井设备技术升级改制造采购合同>履行中的具体工作安排》中约定：1、50517钻井队所有设备、设施在4月上旬全部完工，按照甲方安排运抵施工现场；2、50518队所有设备、设施在4月上旬全部完工，按照甲方安排运抵施工现场。但被告并未履行约定的交付义务使合同目的不能实现，已经构成违约，且双方在《钻井设备技术升级改制造采购合同》约定“逾期交货超过20天的，甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金”。故原告主张解除《50517队钻井设备技术升级改制造采购合同》、《50518队钻井设备技术升级改制造采购合同》并返还钻井设备、返还上述合同预付价款112.09万元以及按该合同总价款10%支付违约金的诉讼请求予以支持。关于原告主张的窝工损失，首先其提交的证据不足以证明该损失系被告未交付50517队设备所致。其次，因原、被告在合同中约定“逾期交货超过20天的，甲方有权单方解除本合同”，而原告以该队窝工八个月请求被告承担损失于法无据。故对该请求本院不予支持。关于原告损失中的50516队搬家费，因双方在（《【榆林康隆油服（2018）SB001-2号】补充合同》中明确双方已经履行了合同内容，故对损失原告应当自行负担。关于律师费因双方在《钻井设备技术升级改制造采购合同》中约定：“违约金不足以弥补甲方的全部损失的，乙方还应予以赔偿。本合同所称之损失包括...、诉讼或仲裁费以及合理的调查费、律师费等相关法律费用。”对此原告不能举证证明违约金不能弥补其全部损失的事实，故对该请求本院不予支持。关于被告辩称因原告违约，未及时支付预付款，导致被告不能按时完工。因双方在《【榆林康隆油服（2018）SB001-2号】补充合同》中明确付款方式为：“乙方造好一样设备，通知甲方验收，甲方验收达到合同要求的标准，甲方就拉运一样设备”。且原告已预付82.09万元，并于2018年9月6日又转账支付原告30万元。因此原告在50517队、50518队合同履行过程中并未违约，故对被告的该辩意见不予采纳。根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第七十七条、第九十四条、第一百零七条、第一百一十九条、第二百五十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、一百一十八条、第一百四十四条规定，判决如下：一、解除原告榆林康隆石油技术服务股份有限公司与被告宝鸡市龙德海石油科技工程有限公司于2018年1月30日签订的《50517队钻井设备技术升级改制造采购合同》及《50518队钻井设备技术升级改制造采购合同》；二、由被告宝鸡市龙德海石油科技工程有限公司于本判决生效后三十日内返还原告榆林康隆石油技术服务股份有限公司《50517队钻井设备技术升级改制造采购合同》及《50518队钻井设备技术升级改制造采购合同》中交付给被告的拟改制造石油钻井设备；三、由被告宝鸡市龙德海石油科技工程有限公司于本判决生效后三十日内退还原告榆林康隆石油技术服务股份有限公司预付合同款1120900元；四、由被告宝鸡市龙德海石油科技工程有限公司于本判决生效后三十日内支付原告榆林康隆石油技术服务股份有限公司违约金55.73万元；五、驳回原告榆林康隆石油技术服务股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费40915元，由被告宝鸡市龙德海石油科技工程有限公司负担16101元，由原告榆林康隆石油技术服务股份有限公司负担24813元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省榆林市中级人民法院。                                             审  判  长  姬登峰审  判  员  樊  勃人民陪审员  郭晓龙     二〇二〇年十一月二十日  书  记  员  刘小丽  1