新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院民 事 判 决 书（2020）新2801民初126号 原告：麦麦提·米吉提，男，1985年8月4日生，维吾尔族，住新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州。委托诉讼代理人：夏天，北京盈科（库尔勒）律师事务所律师。被告：巴州佰怡家装饰工程有限公司，住所地：新疆巴州经济技术开发区星凯城4-1-010号法定代表人：付艳利，该公司总经理委托诉讼代理人：凌建华，新疆西昭律师事务所律师。被告：库尔勒经济技术开发区佰怡家装饰材料店，住所地：新疆巴州库尔勒经济技术开发区星凯城**楼**。经营者：付艳利，女，1973年6月12日生，汉族，住新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州。被告：付艳利，女，1973年6月12日生，汉族，住新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市巴音小区新秋园**楼****。原告麦麦提·米吉提诉被告巴州佰怡家装饰工程有限公司（以下简称佰怡家装饰公司）、库尔勒经济技术开发区佰怡家装饰材料店（以下简佰怡家材料店）、付艳利装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年1月7日受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告麦麦提·米吉提的委托诉讼代理人夏天、被告佰怡家装饰公司的委托诉讼代理人凌建华、付艳利到庭参加诉讼，被告佰怡家材料店经本院依法传唤无正当理由不到庭，本案已审理终结。麦麦提·米吉提都提出诉讼请求如下：一、判令原告与三被告解除装饰装修合同关系；二、判令三被告承担连带责任向原告返还装修款14万元；三、判令三被告承担连带责任向原告赔偿违约损失2万元。以上合计16万元；四、判令本案诉讼费、送达费由被告承担。事实与理由：原告与第一被告于2019年3月18日签订《定金协议》、4月16日签订《库尔勒佰怡家装饰工程有限公司79800/100平米整装产品内容及报价》、与第二被告于2019年8月30日签订《孔雀城邦附加协议》，约定由三被告装修原告位于孔雀城邦的房屋，全屋装修全包总价为20万元。后原告按照被告付艳利的要求陆续向三被告支付总计19万元的装修款，但被告未按照约定进度及标准装修，原告一再妥协，将交工时间推迟到十一月至十二月初，但被告屡次违约，至今仍未交工。原告认为，原、被告之间是装饰装修合同关系，原告依约支付合同价款，被告依约完成装修服务，但被告违约。现原告根据相关法律法规诉至贵院，请依法支持原告的各项诉讼请求，以维护原告的合法权益。佰怡家装饰公司、付艳利辩称：一、原告与答辩人的装修合同，原告已陆续支付了大部分装修价款，答辩人也已基本完成了原告房屋的装修，故该装修合同双方已基本履行完毕，故该合同不存在可以解除的情形。二、答辩人没有违约的情形，本案原告的衣柜门的橱柜门没有安装的原因系原告造成。事实与理由：1、2019年4月16日，原告与答辩人签订的《库尔勒佰怡家装饰工程有限公司》的报价单中约定：原告应支付头期款13万元（含定金），瓷砖贴完衣柜门窗下单前付35%的装修款7万元。该合同签订后，原告先未按合同约定向答辩人支付13万元头期款，原告只给答辩人陆续支付装修款，答辩人也只能按原告支付装修款的进度进行装修。2、2019年5月30日，原告称其资金紧张，需卖现房后才能支付二期款。直至2019年8月23日，原告在交清了二期款7万元后，答辩人催促原告确定衣柜和橱柜的款式，但原告一直未确定衣柜和橱柜的款式后，原告与答辩人签订《孔雀城邦附加协议》，双方对装修的相关事宜进行了约定，也对原告下单确认的柜子，需在外地订做所应花费的时间进行了告知。双方协商于2019年11月底或12月中旬交工。3、2019年11月底，除原告下单订做的衣柜门和橱柜门外，答辩人对其他的装修已按合同全部完成。2019年12月11日，答辩人给原告送衣柜门和橱柜门及原告要求特制的厨房推拉门时，发现原告把房屋大门的钥匙拿走了。答辩人不停给原告打电话发微信，要求原告来开门以便进去安装柜子门和剩余的已经定制好的定制产品，但原告一直不接电话也不回信息。答辩人一直到2019年12月22日，仍然不停地在联系原告。但原告始终置之不理。无奈，答辩人只好把柜子门和橱柜门放在原告的房屋门口，把价格昂贵的推拉门拉回库房。综上，答辩人在给原告装修房屋过程中，严格按原告支付工程款的进度为原告的房屋进行装修，答辩人没有任何的违约行为。而原告却在答辩人装修完房屋后，以把钥匙拿走的方式拒不让答辩人为其安装衣柜门和橱柜门，并以此为由欲以认定答辩人违约，从而达到其在房屋装修完毕后，退回装修款的目的。原告的该行为违反了诚实守信的合同交易原则。请人民法院查明案情后，依法驳回原告的诉讼请求。库尔勒经济技术开发区佰怡家装饰材料店未作答辩。麦麦提·米吉提围绕自己诉讼请求所提供的证据中，具有争议的证据本院认定如下：1、2019年3月18日麦麦提·米吉提与佰怡家装饰公司签订的一份《定金协议》证实麦麦提·米吉提与佰怡家装饰公司对装修的房屋装修事项的初步约定、房屋地址、建筑面积，约定的定金金额为10,000元等问题；2、麦麦提·米吉提与佰怡家装饰公司于2019年4月16日签订的《库尔勒佰怡家装饰工程有限公司79800/100平米整装产品内容及报价》证实双方约定的全部装修项目及详细数据，工程总造价为300,320元，除去优惠价100,320元后最终价格为200,000元，确定头期款为合同总价60%即130,000元（其中含定金），其中80,000元在二期款前交付，瓷砖贴完衣柜门窗套下单前交付35%即70,000元，如违约应支付已产生的所有费用，并按照合同总价的30%赔偿违约金等问题；3、麦麦提·米吉提与付艳利签订的《孔雀城邦附加协议》证实涉案房屋的装修双方约定在2019年的11月底或者12月初交工，柜子确认后，下单生产所需时间为60天，安装时间花20天时间等问题；4、收据和转账支票证实麦麦提·米吉提于2019年3月18日支付20,000元、于2019年4月16日支付50,000元、于2019年5月30日支付了40,000元、于2019年7月10日支付了10,000元、于2019年8月23日支付了70,000元，已向佰怡家装饰公司支付装修款总计为190,000元（包括定金）的问题；5、房屋租赁合同证实麦麦提·米吉提与他人签订房屋租赁合同，约定的租赁期从2019年9月1日至2020年9月1日等问题。付艳利、佰怡家装饰公司反驳麦麦提·米吉提的诉讼请求所提供的证据中，具有争议的证据本院认定如下：1、麦麦提·米吉提与佰怡家装饰公司于2019年5月30日签订的《孔雀城邦附加协议二》证实麦麦提·米吉提在瓦工结束后应当交付二期款和木工定制类的尾款，没有发生工程量变化或设计变更、不可抗力和甲方同意工期顺延的其他情况外，佰怡家装饰公司保证2019年9月15日完工，但由于二期款麦麦提·米吉提只能在转让现房后才能交付，双方约定二期款可以在定制类到货前支付，支付后即可进行安装等问题；2、微信聊天记录证实佰怡家装饰公司于2019年12月17日将货物送到涉案装修房，因麦麦提·米吉提带走房屋钥匙，货物没能搬运到房屋里的问题。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年3月18日麦麦提·米吉提为了对其库尔勒市孔雀城邦小区103号楼302室178平方米房屋装修与佰怡家装饰公司签订一份《定金协议》。《定金协议》约定，甲方（麦麦提·米吉提）支付装修定金10,000元，此项费用自动抵用工程尾款，乙方（佰怡家装饰公司）提供免费量房服务，甲方向乙方提供符合自身实际的基础意见。入戏要更改房屋结构，甲方应向乙方提供房屋原始结构图。乙方在量房后10个工作日内向甲方提供初步平面设计方案，工程预算表等。乙方向甲方应尽力提供满足甲方需求的装修方案。乙方在施工期间不承担任何物业押金或物业管理费。设计师口头承诺的任何条件，必须在协议或预算书中注明，否则无效。该协议的备注一栏手写的内容为：装修总价格20万，包括全屋基础装修、客卧软包、客餐吊顶、全房复合木地板、沙发、茶几、电视柜、餐桌、餐椅、欧式墙面线条、2张床、全房欧式灯、一个房间榻榻米、墙面壁纸、不含窗帘、按客厅选择设计图内容、一套化妆台、2个衣柜，另一个房子三四年后装修，提前简单装。定金协议签订的同时麦麦提·米吉提向佰怡家装饰公司交了20,000元定金。2019年4月16日，麦麦提·米吉提与佰怡家装饰公司签订了《库尔勒佰怡家装饰工程有限公司79800/100平米整装产品内容及报价》，对每一个装修项目作出了详细的数据，包括项目名称、品牌、规格、单位、产品数量等，约定工程总造价为300,320元，除去优惠价100,320元，合同最终价格定为200,000元。头期款60%款应付130,000元（其中含定金），其中80,000元在二期款前交付，瓷砖贴完衣柜门窗套下单前交付35%款70,000元，审核交工后付余款送赠品；发包方（麦麦提·米吉提）签订合同后，需准备好装修每笔款项，保持施工队正常运行，不得以种种理由推托，否则视为违约（从未交全每笔款项日算起，工期顺延，赔付承包方违约金，按合同履行）；合同签订后，不按时付款或者退合同，应支付已产生所有费用的全款，并赔偿毁约违约金全款的30%违约金，赔偿金以合同总价为准。双方签字的同时，麦麦提·米吉提向佰怡家装饰公司支付了50,000元。于2019年5月11日（附加协议中误写2018年5月11日）麦麦提·米吉提与付艳利签订《孔雀城邦附加协议》协议，内容为：为了保证孔雀城邦103号楼-302工程的施工进度以及样板房的施工质量，甲（麦麦提·米吉提）乙双方需仔细阅读，同意并签字生效。1、改地暖和异形门不在装修合同范围内。2、罗马柱除电视背景墙和客厅有一组以外，其他不在装修合同范围内。3、背景墙乙方赠送电视背景墙，餐厅背景墙，主卧背景墙（软包硬包或者造型带壁纸），沙发背景墙做石膏线条，其他不在装修合同范围内。4、吊顶赠送（客厅餐厅过道主卧），卫生间和厨房的集成吊顶（不带二级），其他不在装修合同范围内。5、砖的选择在本公司选择，木地板（复合木地板）按定金协议全房供选择，实木及多层不在装修合同范围内。6、全房垭口窗套不限颜色，不带罗马柱和造型。7、浴室柜除实木柜外都可以选择，马桶除智能马桶外，都能选择，花洒和水龙头不限。8、乙方赠送家具包含：沙发1+2+3实木皮艺，茶几，电视柜，餐桌，6把椅子，1.80米床一张，1.50米床一张，梳妆台一个，2个卧室衣柜（衣帽间除外）9、赠送全房欧式灯具（主卧背景赠送两个壁灯，电视背景墙赠送两个壁灯）10、其中小卧按定金协议，三四年后装修，故不含柜子，只做基础装修。该协议付艳利签字并盖库尔勒京昱佰怡家家具店店章。于2019年5月30日签订《孔雀城邦附加协议二》，内容为：为了保证孔雀城邦103号楼-302工程的施工进度以及样板房的工程质量，甲方（麦麦提·米吉提）在瓦工结束后及时交付二期款和木工定制类的尾款，除去以下三种情况下，乙方则保证2019年9月15日完成工期。由于甲方的二期款在卖现房后才能交付，故二期款交付在定制类到货前交付完成即可安装。1、工程量变化或设计变更；2、不可抗力；3、甲方同意工期顺延的其他情况。该协议上盖有库尔勒京昱佰怡家家具店店章，签订协议时麦麦提·米吉提向佰怡家装饰公司支付了40,000元、在2019年7月10日支付了10,000元、2019年8月23日支付了70,000元，总计已交190,000元（包括定金）后，双方于2019年8月30日签订了补充协议，补充协议写在双方于2019年5月11日签订的《孔雀城邦附加协议》下方，内容为：经双方协商柜子按定金协议定制主卧衣柜，次卧衣柜，榻榻米一个，其他都属合同外加项！我同意做让步沙发给甲方（麦麦提·米吉提）1+2+4实木框架图片本色，皮子深蓝色。业主签字认可柜子下单生产须60天，20天安装完毕。11月底交工或12月初交工。付艳利签字并盖库尔勒京昱佰怡家家具店店章。付艳利分别在2019年11月22日、2019年11月30日、2019年12月7日定了装修麦麦提·米吉提房子所需要的材料，到货后于2019年12月17日搬运至该房屋时，因麦麦提·米吉提认为施工方违约将房屋钥匙带走的原因，送货人将货物卸到房屋门口。本院于2020年4月21日到房屋进行现场勘查，现场概况：门口有一堆包装成型的建材，房屋改水电工作已做好，厨房和两个卫生间已经贴好瓷砖，柜子框架已成型，除了两间卫生间外整体房屋的吊顶已做完。在现场本院主持双方进行调解，双方没能达成一致意见。本院根据麦麦提·米吉提的申请，委托新疆百家价格评估事务所对涉案房屋装修的价值进行评估，该所作出【新百价评字（2020）第041号】房屋价值评估报告书，认定房屋装修的市场总价值为68,627元。本院认为，本案争议焦点：1、佰怡家装饰公司是否存在违约行为？2、麦麦提·米吉提与佰怡家装饰公司之间的装修合同关系是否具备解除的条件？依法成立的合同，自合同签订之日起生效，对当事人具有约束力，依法成立的合同受法律保护，当事人应当按照合同约定履行义务，遵守合同诚实、信用原则。双方签订的《定金协议》、《库尔勒佰怡家装饰工程有限公司79800/100平米整装产品内容及报价》、《孔雀城邦附加协议》、《孔雀城邦附加协议二》均未确定开工、交工时间，在报价协议中约定了总价、最终价，头期款、二期款等款项的比例以及支付时间段等内容，双方在《孔雀城邦附加协议二》约定了麦麦提·米吉提将二期款出售其现房后交付即麦麦提·米吉提交付二期款的时间因为无法确定，双方协商后付艳利同意麦麦提·米吉提出售现房后再交款，根据以上认定的事实可以推定麦麦提·米吉提交付二期款后才可确定交工时间，麦麦提·米吉提交付完足额的约定费用后，双方在《孔雀城邦附加协议》下方签订补充协议时约定了交工时间，即2019年11月底或12月初，但佰怡家装饰公司没有按照合同的约定履行义务，未能在约定的期限内完成工程并交工，违反了《中华人民共和国合同法》第六十条“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”的规定。《中华人民共和国合同法》第九十四条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。佰怡家装饰公司的行为属违约行为，故可以认定双方签订的装修合同具备了解除的条件，麦麦提·米吉提请求解除合同关系具有事实依据和法律依据，本院予以支持。《中华人民共和国合同法》第九十七条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。麦麦提·米吉提要求佰怡家装饰公司返还装修款140,000元。新疆百家价格评估事务所对涉案房屋装修价值进行评估后，认定房屋装修于估价基准日的市场总价值为68,627元。麦麦提·米吉提已向佰怡家装饰公司交付的工程款共计190,000元，故佰怡家装饰公司应当返还多收的工程款121,373元。关于违约金的问题，《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。付艳利违约，应当承担违约责任。麦麦提·米吉提计算的违约金为20,000元，《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。麦麦提·米吉提与佰怡家装饰公司在《库尔勒佰怡家装饰工程有限公司79800/100平米整装产品内容及报价》中约定合同签订后，不按时付款或者退合同，应支付已产生所有费用的全款，并赔偿毁约违约金全款的30%违约金，赔偿金以合同总价为准。虽然该约定未明确佰怡家装饰公司违约该如何处理，但根据合同的相对性特点，约定的计算方法也可以适用于佰怡家装饰公司违约时的违约金金额。麦麦提·米吉提计算的违约金20,000元是合同总价200,000元的10%，麦麦提·米吉提计算的违约金金额合理，不违反法律，本院予以支持。至于承担违约责任的主体问题，本案中签订《定金协议》和《库尔勒佰怡家装饰工程有限公司79800/100平米整装产品内容及报价》的主体是麦麦提·米吉提与佰怡家装饰公司，虽然后续签订的《孔雀城邦附加协议》、《孔雀城邦附加协议二》和手写协议均由佰怡家装饰公司法定代表人付艳利签字，未盖公司章子，但《孔雀城邦附加协议》、《孔雀城邦附加协议二》和后续签订的协议是作为主合同的《定金协议》和《库尔勒佰怡家装饰工程有限公司79800/100平米整装产品内容及报价》的补充部分，麦麦提·米吉提支付装修款后，也是佰怡家装饰公司出具了收款收据，可认定为付艳利履行的是职务行为，收款单位也是佰怡家装饰公司，故应当由佰怡家装饰公司承担责任向麦麦提·米吉提返还装修款及支付违约金。最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释的第九十条规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。庭审中，佰怡家装饰公司、付艳利提出：“麦麦提·米吉提没有及时确定衣柜门和橱柜门的款式，未按照《库尔勒佰怡家装饰工程有限公司79800/100平米整装产品内容及报价》的报价单中的约定支付装修款，称其资金紧张，需卖现房后才能支付二期款，于2019年8月23日，麦麦提·米吉提交清了二期款后，一直未确定衣柜和橱柜的款式，后续签订《孔雀城邦附加协议》时也对麦麦提·米吉提告知了单确认的柜子需在外地订做所应花费的时间，2019年11月底除了麦麦提·米吉提下单订做的衣柜门和橱柜门外，对其余装修事项已按合同约定全部完成，2019年12月11日，给麦麦提·米吉提送衣柜门和橱柜门及其要求特制的厨房推拉门，因麦麦提·米吉提把房屋大门的钥匙拿走的原因未能安装，给麦麦提·米吉提打电话、发微信遇麦麦提·米吉提不理，所以是麦麦提·米吉提违约在先”的意见，但对此提供的证据与本院查明的事实不符，微信群里的聊天记录反而证实麦麦提·米吉提配合佰怡家装饰公司的工作，双方在《孔雀城邦附加协议二》中约定了麦麦提·米吉提将二期款出售其现房后交付，也就是说，因为麦麦提·米吉提交付二期款时间无法确定，佰怡家装饰公司法定代表人付艳利同意麦麦提·米吉提出售现房后交款，那么可以推定麦麦提·米吉提交付二期款后才能定交工时间，麦麦提·米吉提交付完足额的约定费用后，双方在《孔雀城邦附加协议》下方补充协议时约定交工时间为2019年11月底或12月初，协议中的麦麦提·米吉提确认衣橱柜款式后生产需要60天，安装需要20天的约定也无法证明麦麦提·米吉提当时还未确认衣橱柜门款式，而该约定仅限于约定衣橱柜门下单到安装完成的过程所需要的时间，麦麦提·米吉提最后一笔款于2019年8月23日交付，补充协议于2019年8月30日签订，如按佰怡家装饰公司、付艳利的主张，还未确认款式就签订了补充协议，应当备注麦麦提·米吉提还未确认款式的情况，但佰怡家装饰公司、付艳利也未能提供关于确认款式日期的相关证据。微信群于2019年8月29日的聊天记录表明麦麦提·米吉提一方已经确认款式，在群里佰怡家装饰公司方讲述还没有确认后，麦麦提·米吉提妻子向对方表明即可过去确认，该对话内容与签订补充协议的时间也相符，佰怡家装饰公司、付艳利对麦麦提·米吉提提供的交款证据进行质证时也认可麦麦提·米吉提于2019年8月30日确认了款式的事实，上述情况综合考虑，可以认定于2019年8月30日签订补充协议时麦麦提·米吉提已经确认了衣橱柜门款式。从2019年9月1日起计算，佰怡家装饰公司按照补充协议的约定最迟也在2019年11月30日前安装完毕，但佰怡家装饰公司在2019年11月底开始订货，最后一次订货时间为2019年12月7日，佰怡家装饰公司、付艳利提出的于2019年12月11日货送到门的事实也不符合实际，微信群聊天记录证明佰怡家装饰公司于2019年12月17日才把货送到门口，微信群里2019年12月17日佰怡家装饰公司方工作人员开始找麦麦提·米吉提回话，并问麦麦提·米吉提房屋钥匙是否拿走的消息内容证实佰怡家装饰公司当天送货到门，2019年12月11日的消息内容为“昨天”的两个字并不能说明任何一个问题，与2019年12月17日的消息时隔6天，所以可以认定2019年12月11日的消息内容与送货时间没有关联性，而麦麦提·米吉提提出交完装修款，确认款式后佰怡家装饰公司一直是被动态度，不接电话的意见，并在庭审中问付艳利为何在2019年11月29日前两周打电话为什么不接，付艳利辩称有任何问题在群里说，当时自己忙活工作没有时间接电话。从而可以看出，麦麦提·米吉提提供的电话信息内容能够证明佰怡家装饰公司确实存在怠慢工程进度的行为。麦麦提·米吉提11月底前都没有选好款式，佰怡家装饰公司仍然不签书面协议延长交工时间，而从2019年8月30日签订最后补充协议后一直等到十一月底确认款式的主张也不符合实际，麦麦提·米吉提并不认可上述事实，故本院不予认定佰怡家装饰公司、付艳利所提出的事实。庭审中佰怡家装饰公司还提出，签订附加协议时麦麦提·米吉提确认了衣柜的款式，12月才确定橱柜的款式，麦麦提·米吉提的配偶要求进行变更，所以佰怡家装饰公司联系厂家进行更改，需要时间的意见，但对此也没有向本院提供相应的证据，佰怡家装饰公司、付艳利应当承担举证不能的不利后果。对于麦麦提·米吉提提出的关于装修完成的部分里存在合同约定的质量、款式与实际安装的款式及质量不一致，应当不能计算的事实，但没有向本院提供证实该事实的相关证据，故本院不予支持，麦麦提·米吉提应当承担举证不能的不利后果。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条、第九十四条、第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第七条、第六十四条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的若干解释第九十条之规定，判决如下：一、解除麦麦提·米吉提与佰怡家装饰公司之间的装修合同关系。二、巴州佰怡家装饰工程有限公司于本判决生效之日向麦麦提·米吉提返还装修款121,373元。三、巴州佰怡家装饰工程有限公司于本判决生效之日向麦麦提·米吉提支付违约金20,000元。四、驳回麦麦提·米吉提其他诉讼请求。如果被告未按本判决规定的时间履行给付现金义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案诉讼费3,500元、鉴定费3,000元，总计6,500元中由佰怡家装饰公司负担6,092元，由麦麦提·米吉提木负担剩余的408元。（麦麦提·米吉提已垫付诉讼费，巴州佰怡家装饰工程有限公司在支付上述款项时一并支付给麦麦提·米吉提）。如不服判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按照对方当事人或代表人的人数提交副本，上诉于巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院。审  判  长   艾合买提 ·卡德尔人民 陪 审员   坎买尔· 克合热曼人民 陪 审员   邵   华   明二 〇 二 〇 年 十 一 月 二 十 日书  记  员   古丽米拉·艾尼瓦尔