辽宁省沈阳市和平区人民法院民 事 判 决 书（2020）辽0102民初15072号原告：辽宁吉目建设集团有限公司，住所地：沈阳市沈河区惠工街**(**），统一社会信用代码：91210103671990949E。法定代表人：姜远航，系公司总经理。委托诉讼代理人：刘燕，辽宁同方律师事务所律师。委托诉讼代理人：郭丹，女，公司员工。被告：沈阳爱目医疗管理有限公司和平眼科诊所，住所地：，住所地：沈阳市和平区和平北二马路**信用代码：91210102MA0XR11DXT。法定代表人：张福生，系公司经理。委托诉讼代理人：王林林，辽宁东拓律师事务所律师。被告：沈阳爱目医疗管理有限公司，住所地：沈，住所地：沈阳市和平区和平北二马路**用代码：91210102MA0XQNQG8F。法定代表人：张福生，系公司经理。委托诉讼代理人：王林林，辽宁东拓律师事务所律师。第三人：钟一凡，男，1985年11月2日出生，汉族，住沈阳市和平区。委托诉讼代理人：王林林，辽宁东拓律师事务所律师。原告辽宁吉目建设集团有限公司与被告沈阳爱目医疗管理有限公司、沈阳爱目医疗管理有限公司和平眼科诊所与第三人钟一凡装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年9月3日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告辽宁吉目建设集团有限公司委托诉讼代理人刘燕、郭丹，被告沈阳爱目医疗管理有限公司、沈阳爱目医疗管理有限公司和平眼科诊所及第三人钟一凡委托诉讼代理人王林林均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告辽宁吉目建设集团有限公司（以下简称吉目公司）向本院提出诉讼请求：1、请求法院判令两被告支付原告工程款140670元；2、请求法院判令两被告向原告支付违约金（自2020年5月15日起计算至工程款实际给付之日止，暂计至2020年9月3日为27266元）；3、请求法院判令两被告承担原告为维权产生的律师费7500元；4、请求法院判令两被告承担本案的诉讼费用。事实与理由：2020年4月27日，原告辽宁吉目建设集团有限公司与被告沈阳爱目医疗管理有限公司和平眼科诊所签订了《装修工程施工合同》，约定由原告承接被告沈阳爱目医疗管理有限公司和平眼科诊所室外立面改造，施工地点位于沈阳市和平中山广场北二路，合同约定不含税工程价款为239000元，原告进场施工后，因被告要求增加明装筒灯、配电箱电缆、主入口门及玻璃隔断等施工内容，增加工程款6640元。故工程实际总价款为245640元。根据《装修工程施工合同》第5.3条的约定，工程款分五次支付，被告应在主骨、副骨架完成3日内进行第二次付款，即2020年5月12日至14日内支付71700元，但被告仅于2020年7月5日支付了50000元，已构成违约。2020年5月31日原告完成了装修内容，但被告未依约支付工程款。截至2020年9月3日，被告仅支付工程款97800元。除质保金7170元未满足支付条件，被告尚拖欠原告工程款140670元。被告拖欠原告工程款已构成违约，根据《装修工程施工合同》第11.1条约定“甲、乙方不能按合同约定履行自己的各项义务时应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿因违约给对方造成的经济损失”，故被告应承担原告为维权产生的律师费7500元。《装修工程施工合同》第11.2条约定“甲方不能按时支付工程款的，每延误一日应向乙方支付总工程款1‰的违约金”。故被告应向原告支付违约金（自2020年5月15日起计算至工程款实际给付之日止，暂计至2020年9月3日27266元）。被告沈阳爱目医疗管理有限公司和平眼科诊所系被告沈阳爱目医疗管理有限公司的分公司，根据《中华人民共和国公司法》第十四条规定“分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。”故沈阳爱目医疗管理有限公司应承担连带付款义务。第三人钟一凡作为被告的项目代表，代表被告与原告签订《装修工程施工合同》的签订，全程参与该装修项目，可能与本案的判决结果存在利害关系，且第三人加入诉讼有利于查明案件事实，故原告申请第三人参与本案诉讼。《装修工程施工合同》第14条约定发生争议的向合同履行地即沈阳市和平区人民法院起诉，故原告诉至法院，请求法院依法支持原告的诉讼请求。被告沈阳爱目医疗管理有限公司和平眼科诊所（以下简称爱目诊所）、沈阳爱目医疗管理有限公司（以下简称爱目公司）、第三人钟一凡辩称，1、原告并未充分履行合同义务，要求被告支付剩余全部工程款并支付违约金毫无根据。原告尚未完成工程的收尾工作，也未竣工验收。若原告主张支付剩余全部工程款也应先向被告主张竣工验收并提供相应的验收报告、竣工图纸、竣工资料等，但被告至今未收到，也不应该支付违约金。且合同约定的违约金过高应予以下调。2、原告在施工过程中曾发成严重的安全事故，违反合同中关于安全施工约定。2020年5月6日原告工作人员操作不规范导致火星掉落点燃现场的建筑垃圾，引起火灾，消防人员到达现场后火势才扑灭。2020年5月16日施工现场脚手架扣件安装不牢发生高空坠落事件，差点砸伤旁边店铺的工作人员，连续两起安全事故说明原告的施工能力达不到国家的标准，给被告的商业信誉造成了严重的负面影响。3、原告工程质量不合格，被告为了正常营业找人维修的费用，应予以扣除。原告安装的雨搭不合格，安装完第一次碰见下雨天，雨水就顺着眼镜加工室及档案室部分墙面流下来，被告找人维修一次后，又发现雨水堆积在棚顶导致墙面发霉发潮，而且棚顶铺设很多线路，安装5个月后还发生了积水导致线路短路断电的情况，已经影响原告正常营业。原告铺设电路时将地面砸个大窟窿，到现在为止也没有维修。外立面安装的铝单板分不同批次订购，喷色不均匀存在严重色差，除此之外，立面的彩虹logo边缘不齐等，本来装修是为了提升品牌形象，结果工程质量太差，做完后反而贬损了。反复发生质量问题，被告多次与原告沟通维修，或者找人过来收尾，原告总是推诿，好不容易工作人员上门来一次却根本不干活，因此被告为了正常营业不得另行找人维修，支付大量维修费用，因此应该予以扣除。综上所述，原告并未按照合同约定履行完毕合同义务，同时施工过程中违反施工安全的约定，且工程质量严重不合格，请求贵院查明案件事实，维护被告合法权益。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：吉目公司（承包方，乙方）与爱目诊所（发包方，甲方）于2020年4月7日签订《装修工程施工合同》一份，约定，由原告承接被告爱目诊所室外立面改造，施工地点位于沈阳市和平中山广场北二路，包工包料，合同约定不含税工程价款为239000元。付款方式为分期付款，第5.3条约定，预付款20%即47800元，付款时间合同签订后3日内支付，进度款30%即71700元，付款时间主骨、副骨架完成3日内支付，进度款30%即71700元，付款时间铝单板安装完成3日内支付，尾款17%即40630元，付款时间工程竣工验收完成3日内支付，质保金3%即7170元，付款时间竣工验收合格一年，3日内支付；11.2条约定，甲方不能按时支付工程款的，每延误一日应向乙方支付总工程款1%的违约金……该合同附有《外立面工程分部分项预算书》（以下简称预算书）该预算书写明了装修价款及14项施工内容。该合同签订后，原告进场施工，原告主张除合同约定施工项目，原告进行了增项施工如下：明装筒灯1个，购买筒灯支付150元；安装了配电箱电缆，支付电缆材料费645元；因预算书第11项施工项“玻璃地弹门定制及安装”设计方案发生变化调整了主入门口及玻璃隔断，费用有所增加，原告系委托案外人沈阳福美特建筑材料有限公司对预算书第11项及10项、12项进行施工，因设计变更，原告约定向沈阳福美特建筑材料有限公司支付的费用高于预算2225元。2020年5月6日原告工作人员操作不规范导致火星掉落点燃现场的建筑垃圾，引起失火。原告施工现场脚手架螺丝松动扣件高空脱落。原告于2020年6月施工完毕。被告爱目诊所累计支付原告工程款97800元。原告交付工程后，因其施工存在质量问题，爱目诊所钟一凡、方堃与吉目公司郭丹、金铁林通过微信协商维修事宜，但原告未能修复。爱目诊所与沈阳领翔装饰工程有限公司（以下简称领翔公司）签订合同1份，约定领翔公司进行修复，具体内容包括地砖拆除、清运、门下石膏板封堵、一楼右侧天棚漏水大白维修、眼镜加工室漏水及维修、门口室内地砖铺设、玻璃雨搭漏水、一楼玻璃下沿维修、一楼室外台阶更换、外立面铝单板颜色色差更换、四楼消防门过电源后修补费用、整体垃圾外运。总计价款为23150元，领翔公司进行了维修，原告支付维修费10000元。现原告以被告尚欠工程款为由起诉来院。本院认为，原告与被告爱目诊所签订的《建筑装饰工程施工合同》系双方当事人真实的意思表示，且不违反法律及行政法规的禁止性规定，合法有效，双方均应依约履行。现原告已施工完毕，双方争议焦点有两项。争议焦点之一为原告施工是否存有增项，依据双方确认的预算书，原告主张的施工增项（明装筒灯、配电箱电缆、主入口门及玻璃隔断因设计发生变更）不包括在预见算书之内，应认定为增项，计入工程价款，即筒灯费150元、配电箱电缆费645元，主入口门及玻璃隔断增项费2225元，总计3020元。原告应得工程款为136959元（合同约定价款239000元+增项3020元-已付工程款97800元-质保金7261元）。对于原告主张保洁费、瓦工费等依据不足，本院不予支持。争议焦点之二原告施工是否存在质量问题，被告支付的维修费应否从工程款中扣除。依据被告提交的微信聊天记录、施工质量问题照片、被告与案外人领翔公司签订维修合同进行维修且向领翔公司支付维修费的事实，可以认定原告施工存在施工地面未修复、门下石膏板未封堵、玻璃雨搭漏水、外立面铝单板颜色存在色差、彩虹logo边缘不齐、门外台阶受损等问题，被告爱目诊所因此发生的维修费应予扣除。依据维修合同，维修费用计21350元，诉讼中，被告爱目诊所为证明其交付了维修费，先后提交了两份收据予以证明，1份为10000元，1份为11350元，两份金额不一致，以被告爱目诊所先提交收据10000元予以认定。因被告爱目诊所仅支付领翔公司10000元，加之双方约定费用为双方协商费用，其金额亦非必然需要之金额，故对维修费，本院酌定，以10000元计。该费用从原告工程款中扣除，故被告爱目诊所应支付原告工程款126959元，对原告主张工程款的诉讼请求，本院部分予以支持。因爱目诊所系爱目公司的分支机构，故二被告共同承担给付义务。关于原告主张违约金的诉求，虽然爱目诊所未依约给付工程款，构成违约，但事出有因。其一、原告施工不规范引发失火、脚手架扣件高空脱落，以上均构极大成安全隐患。其二原告未及时履行外立面等维修义务。综上，原告行为即影响爱目诊所经营形象，又影响爱目诊所实际使用，原告本身亦构成违约，对原告该项主张，本院不予支持。关于原告主张律师费的诉求，合同对此并无约定，该费用并非必需发生费用，本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《中华人民共和国公司法》第十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下：一、被告沈阳爱目医疗管理有限公司、沈阳爱目医疗管理有限公司和平眼科诊所于本判决生效之日起十日内给付原告辽宁吉目建设集团有限公司工程款126959元；二、驳回原告其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取1904元，由原告负担484元，由被告沈阳爱目医疗管理有限公司、沈阳爱目医疗管理有限公司和平眼科诊所负担1420元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。审判员  王萍二〇二〇年十一月十八日法官助理万又源书记员王萍附相关法条：《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国公司法》第十四条公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。