甘肃省兰州市七里河区人民法院民 事 判 决 书（2019）甘0103民初2829号原告：王某，女，1972年4月1日出生，汉族，住兰州市七里河区。委托诉讼代理人：王有忻，甘肃秉民律师事务所律师。委托诉讼代理人：赵星臣，甘肃旭祥律师事务所律师。被告：兰州微创骨科医院，住所地兰州市七里河区工林路**。执行事务合伙人：蔺学文。被告：蔺学文，男，1970年2月26日出生，汉族，住甘肃省甘谷县。被告：邢任远，女，1971年4月17日出生，汉族，住甘肃省兰州市城关区。被告：白桂花，女，1962年8月26日出生，汉族，住甘肃省兰州市城关区。被告：蔺金鼎，男，1976年1月4日出生，汉族，住甘肃省兰州市安宁区。以上五被告共同委托诉讼代理人：张选择，甘肃经邦律师事务所律师。以上五被告共同委托诉讼代理人：刘芳，甘肃经邦律师事务所律师。原告王某与被告兰州微创骨科医院（以下简称骨科医院）、蔺学文、邢任远、白桂花及蔺金鼎装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年12月28日作出（2017）甘0103民初2965号民事判决，被告骨科医院、蔺学文、邢任远、白桂花及蔺金鼎不服该判决，向甘肃省兰州市中级人民法院提起上诉。甘肃省兰州市中级人民法院于2019年4月8日作出（2019）甘01民终681号民事裁定，发回重审。本院于2019年7月9日立案后，依法另行组成合议庭公开开庭进行了审理。原告王某及其委托诉讼代理人王有忻、赵星臣，被告骨科医院、蔺学文、邢任远、白桂花、蔺金鼎的委托诉讼代理人刘芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。王某向本院提出诉讼请求：1．判令被告兰州微创骨科医院立即支付原告剩余工程款1078932.35元；2．判令被告承担逾期付款的利息直至付清为止，先暂计64061.61元（2016年8月28日-2017年11月28日）；3．判令被告蔺学文、邢任远、白桂花、蔺金鼎对上述债务承担连带清偿责任；4．判令被告承担本案一切诉讼费用。事实和理由：2015年7月21日，原告王某的丈夫汪辉与被告蔺金鼎就被告骨科医院装饰装修及安装工程签订了建筑装饰工程施工合同书，合同约定了承包范围、承包方式、合同价款、工期等内容。合同签订后，原告丈夫汪辉依约进行合同范围内的施工，在施工过程中，经被告要求，增加了电梯机房、大楼前门头、增加大门办公区装修、护士站及部分土建工程。在被告未按合同约定支付工程进度款的情况下，汪辉仍坚持完成施工。施工完成后，被告拒绝进行工程验收，也不进行工程结算，意图达到拖延支付工程款的目的。2016年3月14日，骨科医院进行了工商登记，于2016年8月28日正式开业。经核算，工程总价款为2847132.35元，被告已陆续支付工程款176.82万元，余款1078932.35元至今未付。原告丈夫汪辉就工程尾款多次向被告索要无果，骨科医院为普通合伙企业，各合伙人应对合伙企业债务承担连带清偿责任。2017年7月12日，原告丈夫汪辉因病去世，该债权由原告继承，为维护原告权益现诉至法院请求判如所请。五被告共同辩称，1．原告诉称被告拒绝工程验收、拖延支付工程款的说法与事实严重不符，已支付的工程款少于实际支付的182.82万元的说法更是与事实相悖；2．原告诉称工程总价款为2,847,132.35元、余款为1,078,932.35元的说法毫无事实依据，依据其实际完成的工程量及后期的违约行为，被告已依约付清了所有的工程款项，不存在余款未付的情形；3．原告先构成根本违约，且被告已经切实全面地履行了付款义务，因此，原告要求被告支付逾期付款利息的要求没有事实与法律依据。综上，被告依约完成付款义务，不存在任何违约行为，而原告存在严重违约行为，并对被告造成了严重的经济损失，请求法院予以驳回。原告围绕诉讼请求依法提交证据如下：1．王某和汪辉的结婚证；2．汪辉的居民死亡医学证明书；3．被告内资企业基本信息；4．装饰装修合同；5．顺丰速运邮寄单；6．被告开业的现场照片；被告进行抗辩依法提交证据如下：1．建筑装饰工程施工合同书；2．责任书；3．检查报告；4．支付工程款凭证；5．材料借用单；6．扣款单。本院组织当事人对以上证据及全信项目管理咨询有限公司的工程造价鉴定意见书、鸣森项目管理咨询有限公司工程造价鉴定意见书进行了质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述及经审查确认的证据，本院认定事实如下：2015年7月21日，原告（乙方）王某丈夫汪辉（已去世）与被告（甲方）骨科医院签订建筑装饰工程施工合同书，约定：工程名称是兰州微创骨科医院装饰装修及安装工程，工程地点是兰州市七里河区八里窑镇，承包范围为“交钥匙工程”，即骨科医院主楼楼体室内外除电梯工程、消防工程、砖墙砌筑及环氧地坪漆外的所有装饰及水暖电安装工程，具体施工以施工图纸、主体结构、现场实际、甲方意愿及相关国家规定、标准为准（概算所列单项项目仅做施工参考用，未列出的部分项目也包含在该施工合同内）；施工完毕，施工料具、垃圾及时出场，环境卫生达到投入使用条件；承包方式：乙方包工包料，自带所需的所有垂直运输机械及机具、设备箱体等施工用的临时设施材料；工期：自2015年7月25日开工至2015年11月1日竣工，合同日历天数为100天；合同价款为251万元，因单项实际工作量的增加或减少均不调整合同价款；工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（ＧＢ50210-2001）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（ＧＢ50300-2001）等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准；由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延；工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续；双方商定本合同价款采用固定总价合同方式，本合同生效后，甲方预付工程总价的30％，工程款余额按月支付乙方，根据乙方实际完成工作量价款的80％支付工程进度款，工程完工验收合格，资料交付完毕7日内支付至95％，留5％作为质量保修金等。合同签订后，原告如约进场施工，除暖气工程外原告完成了合同内的所有项目工程，被告付款182.82万元，合同内工程尚欠68.18万元未付。另原告在施工期间借用材料7526元，违规被扣款500元。除合同内约定的工程外，双方又新增电梯机房、大楼前门头、大门口办公装修、护士站及主体大楼的土建工程等，工程完工后，原告于2016年4-5月间将工程交付被告，被告于同年8月开业至今。审理中，原、被告因对新增工程量及价款产生争议，原告于2018年1月5日提交了工程量及工程造价的鉴定申请，本院委托全信项目管理咨询有限公司进行了工程造价鉴定，2018年7月28日，全信项目管理咨询有限公司出具了兰州微创骨科医院建筑装饰合同外电梯机房、大楼前门头、大门口办公室装修、护士站及主体大楼合同范围外的土建工程的工程造价鉴定意见书，鉴定结果为：“兰州微创骨科医院建筑装饰合同外电梯机房、大楼前门头、大门口办公装修、护士站及主体大楼合同范围外的土建工程”可确定工程造价为160,230.46元；不可确定（签证003、004）工程造价（此造价仅为数量、价格明确能进行鉴定事项，不含只有事项说明，无数量、价格及数量不明确且无法鉴定事项）为98,989.66元。”被告兰州微创骨科医院于2019年9月10日提交了工程造价鉴定申请，本院委托鸣森项目管理咨询有限公司进行了工程造价鉴定，2020年5月7日，鸣森项目管理咨询有限公司出具了兰州微创骨科医院综合楼未施工部分采暖工程中原告未予施工的采暖工程造价鉴定意见书，鉴定结果为：“施工合同内采暖工程造价鉴定结果为259,810.37元，其中已施工部分采暖工程造价鉴定结果为1,046.91元，未施工部分采暖工程造价鉴定结果为258,763.46元。”本院认为，原、被告签订的建筑装饰工程施工合同系双方当事人的真实意思表示，不违反法律规定，系有效合同。原、被告之间建设工程施工合同关系成立。原告依约完成了骨科医院的施工工程，并完成了合同外新增的部分工程，且已交付使用。被告未履行剩余付款义务，应承担违约责任。关于合同内工程价款，原告提交的兰州微创骨科医院装饰装修及安装工程结算书中对工程内容予以明确，合同价款251万元经结算确定，双方予以确认。庭审中，原告对被告已付工程款182.82万元，尚欠68.18万元认可，并同意在尚欠款项中扣除借用材料款7526元、违规施工的扣款500元，本院予以确认。对有争议的暖气工程部分，因双方均认可暖气未安装完毕，但对扣减数额达不成一致意见，经鉴定未施工部分采暖工程造价为258,763.46元，该款应在工程款中扣减，故被告据此还应给付原告合同内价款415,010.54元（68.18万元-7526元-500元-258,763.46元）；关于合同外新增工程价款，经鉴定结果为：“兰州微创骨科医院建筑装饰合同外电梯机房、大楼前门头、大门口办公装修、护士站及主体大楼合同范围外的土建工程”可确定工程造价为160,230.46元，不可确定为98,989.66元。对确定工程造价为160,230.46元，双方无异议，本院予以确认。对不确定的98,989.66元，原告同意放弃，本院亦予以确认；关于被告要求扣除返工费301674元的请求，因被告返工未及时通知到原告，且被告返工部分与原告施工部分是否有关联，被告未提交充分证据予以佐证，故对该返工费用应由骨科医院自行承担；关于原告要求被告给付利息64061.61元的请求，因双方对利息并无约定，故本院对此诉请不予支持；关于原告是否有权主张案涉款项的问题，本案所涉工程款系原告丈夫汪辉生前的债权，债权系遗产范围，现汪辉父母、女儿已明确表示涉案债权债务由汪辉妻子王某一人主张承担、汪辉与王某再婚后未生育子女，王某之女尚未成年，王某系其法定监护人。故王某主张权利主体适格；关于还款责任的承担问题，《中华人民共和国合伙企业法》规定：“合伙企业对其债务，应先以其全部财产进行清偿。合伙企业不能清偿其到期债务的，合伙人承担无限连带责任。”故本案支付工程款的主体为被告兰州微创骨科医院，被告蔺学文、邢任远、白桂花、蔺金鼎承担连带清偿责任。综上所述，原告主张合同内价款415,010.54元及合同外新增工程价款160,230.46元，于法有据，本院依法予以支持。依照《中华人民共和国民法总则》第三条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国合伙企业法》第二条第二款、第三十八条、第三十九条规定，判决如下：一、被告兰州微创骨科医院自本判决生效之日起十五日内向原告王某支付工程款415010.54元、合同外新增工程价款160230.46元，合计575241元；二、被告蔺学文、邢任远、白桂花、蔺金鼎对上述款项承担连带清偿责任；三、驳回原告王某的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费15,087元，由原被告各负担7543.5元，鉴定费18,000元，由被告负担，被告应予本判决生效之日起十五日内给付原告12543元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于甘肃省兰州市中级人民法院。审 判 长  王文平人民陪审员  卢玉环人民陪审员  赵继林二〇二〇年十一月二十七日法官 助理  魏子涵书 记 员  李晓燕