新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院   民 事 判 决 书   （2019）新01民初212号   原告：新疆七星建设科技股份有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区万寿山街******。   法定代表人：许宗国，该公司董事长。   委托诉讼代理人：杨鹏，新疆巨臣律师事务所律师。   被告：新疆艺术学院，住所地，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市团结路**iv>   法定代表人：莫合德尔·亚森，该学院院长。   委托诉讼代理人：聂晓江，北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所律师。   委托诉讼代理人：舒媛，北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所律师。   原告新疆七星建设科技股份有限公司（以下简称七星公司）与被告新疆艺术学院建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年5月5日立案后，依法适用普通程序，于2020年10月22日公开开庭进行了审理。原告七星公司的委托诉讼代理人杨鹏，被告新疆艺术学院的委托诉讼代理人聂晓江到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   七星公司向本院提出诉讼请求：1．请求判令新疆艺术学院支付工程款24,976,640.42元；2．请求判令新疆艺术学院支付工程款利息1,188,388.55元；3．请求判令新疆艺术学院赔偿损失10,625,728.06元；4．请求判令新疆艺术学院承担本诉诉讼费用。后其于2020年5月26日变更诉讼请求为：1．请求判令新疆艺术学院支付工程款4,851,562.3元；2．请求判令新疆艺术学院支付工程款利息877,938.77元；3．请求新疆艺术学院承担工程款利息至涉案工程款实际履行之日（利率4.875‰）；4．请求判令解除合同并赔偿损失、承担各种费用及利润共计5,022,393.71元；5．请求判令新疆艺术学院支付2015年4月20日至2015年9月8日延期开工损失2,608,291.7元；6．请求判令新疆艺术学院在施工过程中因新疆艺术学院原因导致停工损失1,875,317.71元；7．请求判令新疆艺术学院支付2018年4月20日至2020年3月16日停工损失2,670,872.73元；8．请求判决新疆艺术学院退还民工保证金1,079,747元；9．请求判令新疆艺术学院承担全部本诉鉴定费、诉讼费用。事实和理由：2015年5月19日，我公司经过招投标，与新疆艺术学院签订了关于新疆艺术学院人文教学楼与综合实验楼（含美术系综合教学楼）、影视戏剧教学实验楼工程的《建设工程施工合同》，我公司于2014年4月20日进场施工，因新疆艺术学院的原因，涉案工程延期至2015年9月8日开始正常施工。2017年10月20日，新疆艺术学院通知我公司，涉案工程停工，停工期间为2017年10月20日至2018年4月20日。2018年4月11日、2018年5月30日，我公司两次函告新疆艺术学院，请求其下达复工令或停工令，以减少停工损失，但是新疆艺术学院却置之不理，造成我公司严重的经济损失，请求法院支持我公司的全部诉讼请求。   新疆艺术学院辩称，双方签订的《建设工程施工合同》并未依法解除，我方不存在违约行为，七星公司无权单方解除合同。涉案工程属于未完工程，七星公司提交的结算申请不属于竣工结算文件，不能适用竣工结算条款的约定，七星公司主张的利息损失没有事实及法律依据，我方已超额支付工程款，并未拖欠结算款，故不应当支付利息。另，双方签订的《建设工程施工合同补充协议》第二条明确约定在我方资金未到位的情况下，七星公司必须保证工程进度，垫资完成施工项目。因此，资金不足导致的暂停施工并非我方违约，我方不应承担任何损失赔偿责任。综上，请求法院依法驳回七星公司的全部诉讼请求。   当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。   七星公司提交：1．《建设工程施工合同》一份，用以证明双方约定了具体的开、竣工时间、合同价款以及合同解除和违约责任承担等问题；2．《工程开工报告》一份，用以证明涉案工程于合同计划开工日期迟延16天开工的事实；3．《停工令》《中止施工安全监督申请书》各一份，用以证明涉案工程因发包人原因暂停施工，暂停施工期间为2017年10月至2018年4月20日；4．《关于艺术学院饮食楼人文楼项目收工程款及开具发票收据说明》，用以证明已开具发票66,152,576.73元，实际收款66,148,437.40元（其中预付款20,894,936.028元）的事实；5．四份《工程进度产值审核书》，用以证明涉案工程进度产值累计4,955.16万元，新疆艺术学院拖欠2017年产值全部工程进度款约2,000万元，新疆艺术学院已经构成违约的事实；6．《建设、监理、设计、施工、勘察单位主体工程质量验收意见表》三份，用以证明涉案工程主体已通过五方验收合格的事实；7.（2018）新乌中信证内字第004520号《公证书》，用以证明七星公司向新疆艺术学院书面致函要求其对“是否复工”进行回复，以减少停工损失，但其不予理睬，构成违约，造成我方损失的事实；8.（2018）新乌中信证内字第005675号《公证书》，证明七星公司依据合同约定进行结算并向新疆艺术学院送达结算资料的事实；9.（2019）新乌西证内民字第35号《公证书》，用以证明因新疆艺术学院的违约行为造成经济损失10,625,728.06元及利息1,188,388.55元的事实，依据合同14.2约定，该公证送达结算书应当作为认定涉案工程造价的依据；10.（2019）新乌西证内民字第29号《公证书》，用以证明涉案工程处于停工状态，停工损失仍然在持续增加的事实。   新疆艺术学院认可《建设工程施工合同》的真实性和合法性，但不认可原告所要证明的问题，因为原告在双方所签补充协议中曾承诺，在资金不到位的情况下，其负有垫资施工的义务，且我方不存在违约行为。对于《工程开工报告》的真实性予以认可，但对原告所要证明的问题不予认可。对于《停工令》《中止施工安全监督申请书》则不予认可，因为停工并不是我方造成的。对于《关于艺术学院影视楼人楼项目收工程款及开具据说明》中所述发票金额的问题，我方没有核实过，对于原告所称我方已付款项金额，我方不予认可。对于《工程进度产值审核书》的真实性认可，但对原告所要证明的问题不予认可。对于《建设、监理、设计、施工、勘察单位主体工程质量验收意见表》载明的验收时间不予认可，且这只是工程节点的验收表，不能代表整个工程。对于（2018）新乌中信证内字第004520号《公证书》的送达行为没有异议，但对该公证文书的内容则不予认可。对于（2018）新乌中信证内字第005675号《公证书》的送达人员存在异议，对公证文书的内容亦不予认可。对于（2019）新乌西证内民字第35号《公证书》的真实性和合法性均不予认可，该公证文书不合法，原告的索赔超过了期限，其已无权索赔。对于（2019）新乌西证内民字第29号《公证书》的真实性合法性均不予认可，此系原告单方申请的，所处的工地也是未完工的工地，公证书应当不能确定具体工地，我方不认可原告据此所要证明的问题。   新疆艺术学院提交：1．《建筑工程施工合同补充协议》，用以证明原告承诺在资金不足时垫资完成施工的事实；2．两份《工程停工报告》，用以证明暂停施工是原告决定并提出申请的，原因是后续资金不足，原告未履行补充协议约定的垫资承诺，存在违约的行为，其不能因资金不到位暂停施工主张单方解除合同，故其要求支付工程款，利息和损失的诉讼请求没有法律依据；3．《建设工程施工合同》，用以证明原告提交的竣工结算申请应当先经监理人完成核查，经理人核查后再报送给被告的事实。4．工程款付款明细及凭证。用以证明被告共向原告支付工程款70,316,260.4元，而不是原告诉称的6,614.84372元，其中被告已缴纳的劳保统筹费308.8076万元，农民工保证金107.9747元，原告并未计算入内的事实。   七星公司质证意见，对于《建筑工程施工合同补充协议》《建设工程施工合同》的真实性认可，但对被告所要证明的问题不予认可，补充协议不是我公司真实意思表示，我方不予认可，其中垫资部分的约定违反了法律规定，应属无效。对于《工程停工报告》的真实性认可，但对被告所要证明的问题不予认可，因为资金不到位是建设方的责任，而不是我公司的责任。对于工程款付款明细及凭证的真实性不予认可，因为上述证据均为复印件。   本院对七星公司、新疆艺术学院提供的《建设工程施工合同》《工程开工报告》《建设、监理、设计、施工、勘察单位主体工程质量验收意见表》《建筑工程施工合同补充协议》等证据的真实性予以确认，对于原、被告提交的其他证据的真实性及与本案的关联性将结合本案查证的事实综合予以认定。   根据确认的上述有效证据，本院认定下列事实：   关于涉案工程建设和开发的事实：   2015年4月13日，七星公司通过招投标取得新疆艺术学院人文教学楼、综合实验楼（含美术系综合实验楼等）、影视戏剧教学实验楼项目工程，中标工程范围：施工总面积41669.95平方米。其中人文教学楼与综合实验楼24129.77平方米，框架结构，地上5层，，地上**，地下**学实验楼17540.18平方米，框架结构，地上5层，，地上**，地下**格：107,974,680.14元。中标工程工期：计划开工日期：2015年4月1日，计划竣工日期：2016年10月1日。   2015年5月19日，七星公司与新疆艺术学院签订《建设工程施工合同》，合同约定，工程名称：新疆艺术学院人文教学楼与综合实验楼（含美术系综合实验楼）、影视戏剧教学实验楼项目。工程地点：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）新疆艺术学院。资金来源：国拨资金。工程内容：本工程施工图纸范围内所有工作内容（包括招标文件、招标答疑文件及工程量清单）。计划开工日期：2015年4月1日，计划竣工日期：2016年10月1日。工期总日历天数：549天。签约合同价：107,974,680.14元。合同第二部分通用合同条款约定：1.1.4.1开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项（开工通知）约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。7.3开工。7.3.1开工准备。除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款（施工组织设计）约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。7.3.2开工通知。发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。7.5工期延误。7.5.1因发包人原因导致工期延误。在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润。（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；……；（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；……。因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照7.2.2项（施工进度计划的修订）执行。7.8暂停施工。7.8.1发包人原因引起的暂停施工。因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。7.8.6暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项（承包人原因引起的暂停施工）及第17条（不可抗力）约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照16.1.3项（因发包人违约解除合同）执行。7.8.7暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。7.8.8暂停施工的措施。暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。合同第三部分专用合同条款中约定，12.2.1预付款的支付。预付款支付比例或金额：合同价款的20%（不含暂列金）。预付款扣回的方式：当发包方付给承包方的工程款（不含预付款）累计达到合同价的40%后，发包方应从每次应付给承包方的工程款中，按规定比例逐月抵扣预付款。但累计付款金额达到合同价的85%时停止支付。待工程竣工验收完毕决算审计定案后15日内付至审定额的95%。工程款的5%作为工程质量保修金，保修期满后，按分项比例15日内付清。12.4.1付款周期。关于付款周期的约定：工程开工后，发包人依照经审定的统计报表，逐月支付工程进度款，当累计付款金额达到合同价款的85%时停止支付，待工程竣工验收完毕决算审计定案后15日内付至审定额的95%，工程价款的5%作为工程质量保修金，保修期满后，按分项比例15日内付清。16.1.1发包人违约。在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；……；（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；（7）发包人明确表示或者以其行为表面不履行合同主要义务的；（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。16.1.3因发包人违约解除合同。除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项（发包人违约情形）第（7目）约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。16.1.4承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。   在签订《建设工程施工合同》的同时，新疆艺术学院（委托方、甲方）与七星公司（施工方、乙方）签订《建设工程施工合同补充协议》，双方约定，经甲乙双方共同协商，就新疆艺术学院人文教学楼、综合实验楼（含美术系综合实验楼等）、影视戏剧教学实验楼项目工程施工合同双方友好协商达成如下协议：一、施工工期：最终工期以甲方具体书面通知开工之日起计算工期，总工期共计549天。二、乙方承诺：在甲方资金未到位的情况下，保证工程进度。垫资完成施工项目，在工程施工过程中，保证绝不发生一起劳务纠纷。本协议与主合同同样有效，其中与主合同有冲突条款以本协议为准。   2015年6月26日，新疆艺术学院取得涉案工程的《建设工程规划许可证》，9月8日，取得涉案工程的《建设工程施工许可证》。   2017年8月31日，建设单位新疆艺术学院，监理单位新疆建院工程监理咨询有限公司，设计单位新疆四方建筑设计院有限公司，施工单位七星公司，勘察单位新疆岩土工程勘察设计研究院有限公司，分别在《建设、监理、设计、施工、勘察单位主体工程质量验收意见表》签字盖章，确定新疆艺术学院影视戏剧教学实验楼、新疆艺术学院人文教学楼与综合实验楼（含美术系综合实验楼）、新疆艺术学院影视戏剧教学实验楼通过建设、监理、设计、施工、勘察单位主体工程质量验收。   2018年6月22日，七星公司向新疆艺术学院《致函》，内容为：我方承建的新疆艺术学院人文教学楼与综合实验楼（含美术系综合教学楼）影视戏剧教学实验楼项目工程，于2015年9月开始施工，截止至2017年9月我方完成了合同约定的主体工程及部分装饰装修内容，并且主体工程已通过五方验收认证。2017年9月因贵院资金不到位，我方向贵院提交了停工报告，2018年10月24日贵院签署同意意见。2018年4月、5月我方多次口头询问沟通，并于2018年5月30日书面致函问询贵院何时复工及不复工产生的费用情况，但贵院均未给予正面回复，造成我方机械设备、周转材料及管理人员工资等费用持续增加，根据双方签订的建设施工合同通用条款7.8条、16.1条及专用条款16.1条，我方要求解除与贵院的施工合同，并上报结算及结算资料。   2018年6月25日，乌鲁木齐市公证处出具（2018）新乌中信证内字第005675号公证书，载明，公证人员张勤于2018年6月22日到××区基本建设办公室将该《致函》送达给办公室工作人员苏鑫。   2020年3月16日，新疆艺术学院（甲方）与七星公司（乙方）签订《关于解除建设工程施工合同的协议》，协议约定，鉴于2015年5月19日，新疆七星建设科技股份有限公司与新疆艺术学院签订了关于新疆艺术学院人文教学楼与综合实验楼（含美术系综合教学楼）影视戏剧教学实验楼项目的《建设工程施工合同》，合同签订后，乙方组织相关施工人员进场施工，2015年9月10日，建设单位、监理单位、施工单位三方签署开工报告，于2017年8月31日完成三栋楼主体五方验收合格。因甲方原因（资金不到位等）造成该工程停工，至今没有复工。2018年6月22日，乙方公证送达函要求依合同约定解除涉案《建设工程施工合同》，且乙方已在乌鲁木齐市中级人民法院起诉甲方，主张解除合同并赔偿经济损失及各种费用、支付工程款、违约金、停工损失及利息等，现经双方协商一致，达成如下协议：一、双方同意解除关于新疆艺术学院签订了关于新疆艺术学院人文教学楼与综合实验楼（含美术系综合教学楼）影视戏剧教学实验楼项目的《建设工程施工合同》。二、该涉案工程造价及停工期间经济损失（包括停工损失、工程欠款利息、未完工程预期利润）及解除合同损失及费用（经济损失、违约金、各种费用及利润），由法院审理判决。甲方按照法院判决结果向乙方付款。三、乙方同意甲方将新疆艺术学院签订了关于新疆艺术学院人文教学楼与综合实验楼（含美术系综合教学楼）影视戏剧教学实验楼项目后续工程另行组织招标建设，并撤场及向甲方移交已完工工程资料。   另查，七星公司与新疆艺术学院均认可七星公司收取新疆艺术学院涉案工程款66,148,437.4元。另有劳保统筹金3,088,076元，农民工保证金1,079,747元系新疆艺术学院向相关单位缴纳，上述两笔款项在符合条件的情形下，由相关单位退还给七星公司，七星公司愿意按照其已完工程造价的2.86%计算劳保统筹金，并再扣减30%后计入已付工程款中，而对于已经缴纳的农民工保证金，则同意计入涉案工程已付工程款中。   关于七星公司主张的损失赔偿事实：   2015年7月17日，七星公司向新疆艺术学院、新疆建院工程监理咨询有限公司出具工程联系单，载明内容为，我公司于2015年4月13日收到中标通知书，并在2015年4月20日进场开始施工前期准备工作。2015年5月19日完成自治区建设厅合同备案，5月21日完成市建委备案，并在5月完成相应其它开工手续，至今因单位未缴纳相关部门费用，迟迟不能拿到施工许可证，特请贵院领导尽快解决此款项及合同约定的备料款，以便确保不延误正常的施工季节，为盼！监理单位新疆建院工程监理咨询有限公司批示：请甲方妥善处理。新疆艺术学院批注：指挥部正在积极协调落实资金。   2015年9月10日，七星公司向新疆艺术学院、新疆建院工程监理咨询有限公司出具《工程开工审批表》申请涉案工程开工，新疆艺术学院、新疆建院工程监理咨询有限公司签字盖章并同意开工。同日，监理单位新疆建院工程监理咨询有限公司向七星公司开具《工程开工令》，内容为，经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为2015年9月10日。建设单位新疆艺术学院，施工单位七星公司，监理单位新疆建院工程监理咨询有限公司遂于当天共同出具《工程开工报告》。   2015年10月23日，七星公司向新疆艺术学院、新疆建院工程监理咨询有限公司出具《工程联系单》（2015年第13号），事由：关于木纹模板事宜。内容：由七星公司承建的新疆艺术学院人文教学楼与综合实验楼（含美术系综合实验楼）项目工程，经新疆四方建筑设计院有限公司设计室内顶板为木纹模板（主体砼浇筑完成，拆模后不做二次粉刷装修直接使用，所使用模板必须带木质纹路），经我方考察市场多次，市场所制售模板均无法满足设计要求，目前我方地下室顶板预计将要使用，请贵方协调考察解决木纹模板样板及供货问题。监理单位签字盖章并注明：情况属实。新疆艺术学院签字盖章并注明：继续与设计院沟通，抓紧时间寻找能够满足设计要求的模板。   2016年4月11日，七星公司向新疆建院工程监理咨询有限公司出具《工程复工报审表》，载明：《工程停工报告》所停工的部位（工序）已满足复工条件，我方申请于2016年4月11日复工，请予以审批。监理单位盖章并注明：同意复工。新疆艺术学院仅盖章。同日，七星公司向新疆建院工程监理咨询有限公司出具《工程复工报告》，复工说明：项目管理人员已全部到位；2．各班组施工人员已基本到齐；3．机械设备、机具已到齐；4．施工现场临时用电已恢复供电；5．现场安全措施已到位；6．施工现场已按规范要求整理完善。监理单位盖章并注明：同意复工。新疆艺术学院仅盖章。   2016年5月16日，监理单位新疆建院工程监理咨询有限公司向七星公司出具《工程复工令》，通知七星公司于2016年5月16日起恢复施工。   2016年4月18日，七星公司向新疆艺术学院、新疆建院工程监理咨询有限公司出具《工程联系单》（2016年第B1号），事由：关于连廊设计、定位放线记录、苇席事宜。内容：1．我施工单位于2016年4月15日人文教学楼与综合实验楼连廊与设计院沟通，设计院口头回答至今还未设计，去年已向设计院口头多次沟通连廊钢筋问题，现我施工单位已施工至地梁阶段，若无设计图纸我方将无法进行后续施工。2．我施工单位于2015年9月10日定位放线记录已与监理方、设计院规划部门复验无误，我方多次向设计院要签字盖章的定位放线记录，至今未给我方返还。3．影视戏剧、人文教学楼与综合实验楼原设计院设计公共部分及办公室顶棚为木纹模板材质，后经过设计院沟通可用苇席支设表面不做粉刷装饰，现经过多方面联系本地无厂家生产，只有外地一家订货生产，从外地发货至施工现场最快1个月时间，现样品已到现场并按图纸要求已浇筑样板，请贵方尽快联系设计院各方，观看效果是否可行能否满足使用要求，如若可行请甲方尽快确定单价，以便我方及早订货施工。监理单位签字盖章并注明：情况属实，请甲方及时协调解决为宜。新疆艺术学院签字盖章并注明：连廊甩筋，采取必要措施不影响主体结构施工。   2016年6月，七星公司向新疆艺术学院、新疆建院工程监理咨询有限公司出具《工程联系单》（2016年第B5号），事由：关于连廊设计、顶板模板拼装事宜。内容：由七星公司承建的新疆艺术学院人文教学楼与综合实验楼：1．连廊设预埋件问题与设计院沟通，至今未出图，现我施工单位已施工至地梁阶段，若无设计图纸我方将无法进行后续施工。2．人文教学路与实验楼原设计公共部分及办公室为木纹模板材质，因本地无厂家生产，后经过设计院沟通，朱院长于2016年6月21日到现场勘察后，确认采用普通木工模板错缝拼装。请建设单位尽快与设计院联系，尽快出模板拼装排版图（我方已于2016年6月20日一层顶板已安装完毕）。目前我方已停工，待设计院出图后，将已安装完毕的一层顶板及支撑架体拆除后，再按设计图进行施工。监理单位签字盖章并注明：情况属实，请甲方协调尽快出大样图，并对此做法的工艺要求和工艺标准做出详细的说明。尔后项目部编制专项施工方案，并充分论证后再实施。新疆艺术学院未签字盖章。   2017年9月11日，七星公司向新疆艺术学院、新疆建院工程监理咨询有限公司出具《工程联系单》，内容：由七星公司承建的新疆艺术学院人文教学楼与综合实验楼、影视戏剧楼教学实验楼工程，于2015年4月13日接到中标通知书，2015年5月18日与新疆艺术学院签订施工合同，于2015年9月8日办理了施工许可证并开始施工。因建设方于2017年5月16日例会中明确表示后续建设资金已无法保证，何时能解决资金问题尚无具体时间。目前我项目已完成主体结构、砌体、二次结构检测、局部特殊位置的二次装修。因贵院通知此楼受后续资金影响，我项目将进入停工状态。我方计划主体中检完成后，拆除抹灰装修用架体及楼内临边防护及人文楼与综合试验楼拆除两台塔吊，影视楼拆除一台塔吊，各留两位管理人员及现场警卫，待贵院建设资金到位、施工图纸内容完善、外网建设基本完成等条件具备后，我公司再与贵院协商复工事宜。请监理、建设单位审核、确认为盼！监理单位在该联系单上签名盖章，新疆艺术学院未签字盖章。   2017年10月20日，七星公司出具《工程停工报告》一份，载明，我方承担施工的新疆艺术学院影视戏剧教学实验楼工程，现已完成到主体结构五层部位。由于后期装饰装修工程资金未落实原因，不具备施工条件，为保证工程质量，经我方研究并经公司批准决定暂停施工。停工时间拟从2017年10月20日至2018年4月20日。特此申请停止施工。监理单位、新疆艺术学院均签字盖章表示同意停止施工。同日，七星公司又出具一份《中止施工期间安全保障措施》，中止原因及预计恢复施工时间：原因为后期装饰装修工程资金未落实。预计时间为2017年10月20日至2018年4月20日。   2019年1月31日，乌鲁木齐西域公证处出具（2019）新乌西证内民字第29号公证书中的公证处工作人员对涉案工程现场进行了查看并做出了相应的工作记录。   关于委托审计及鉴定机构出具鉴定意见的事实：   七星公司于2019年9月19日向本院提交书面申请鉴定书，申请对涉案工程已完工程造价、延期开工损失、停工损失、解除合同损失进行鉴定。新疆艺术学院同意对工程造价进行鉴定，但是对于原告提出的延期开工损失、停工损失、解除合同损失的鉴定申请不予同意。10月10日，经本院摇号确定由新疆新华远景工程造价咨询有限公司（以下简称新华远景公司）对新疆艺术学院人文教学楼、综合实验楼、影视戏剧教学实验楼已完工程造价进行鉴定。   2020年1月21日，新华远景公司通过现场勘验，向双方送达《鉴定意见书征求意见稿》。2020年3月26日，新华远景公司作出新华远景鉴【2020】第007号鉴定意见书，该鉴定书认定，本次鉴定项目已完成工程量的鉴定总价为67,838,640.68元，其中1．无争议部分造价49,094,236.49元；2．有争议部分造价18,744,404.19元。9月22日，新华远景公司又作出新华远景鉴【2020】第007号-1补充鉴定意见书，对前期鉴定意见书的金额进行了调整，确定本次补充鉴定调整后总造价为68,009,687.77元，其中无争议造价为52,790,458.34元，有争议造价为15,219,229.43元。10月27日，该机构又作出新华远景鉴【2020】第007号-2补充鉴定意见书，又对前期鉴定意见书的金额进行了调整，最终确定本次补充鉴定调整后总造价为66,735,285.54元，其中无争议造价为55,056,354.01元，有争议造价为11,678,931.53元。   新华远景鉴【2020】第007号-2补充鉴定意见书中有争议部分详情如下：人文综合楼：1．土方部分-泥灰岩。原告要求按提供资料记取。被告：现场采用钩机施工，应按松石记取。鉴定机构：挖中等硬变泥灰岩部分按照《新疆维吾尔自治区建筑消耗量定额（实体项目）》第八页，关于土壤及岩石分类表，按照次坚石套取相应子目计入；运距根据鉴定意见书436页四方签字资料计入。鉴定机构确定金额为3,016,826.98元。2．戈壁土回填。原告：不同意鉴定方戈壁土单价。被告：施工过程中戈壁土回填资料未经过建设方签字认可，此失误为施工方措施处理的问题，其中戈壁土单价按照中标单价记取。鉴定机构：按具有监理签字的见证取样记录计入，戈壁土单价按照类似工程记取。鉴定机构确定金额为：280,306.08元。3．高性能混凝土。原告：根据七星公司与中建西部建设股份有限公司乌鲁木齐市分公司签订的关于高性能混凝土使用的补充协议，按照表格中高性能加添加剂价格及高性能混凝土配合比设计及耐久性试验报告等资料。被告：1．根据鉴定意见书中437页设计变更。2．根据七星公司与中建西部建设股份有限公司乌鲁木齐市分公司签订的关于高性能混凝土使用的补充协议，按照表格中单价计入。鉴定机构：1．根据鉴定意见书中437页设计变更。2．根据七星公司与中建西部建设股份有限公司乌鲁木齐市分公司签订的关于高性能混凝土使用的补充协议，按照表格中单价计入。鉴定机构确定金额为：343,042.85元。4.签证2015-006木纹模板。原告：按照提供资料记取。被告：木纹模板资料未经我方确认，不予认可。鉴定机构：根据鉴定意见书449页至454页资料计入。鉴定机构确定金额为：221,058.51元。5．扬尘治理。原告：按照提供资料记取。被告：2016年扬尘方案封皮上未盖章，不予认可；安全监控金额按照相关文件，主张分摊比例5：5。鉴定机构认为，1.2016年扬尘：道路硬化、密闭式覆盖网、喷淋降尘系统工程量按照防尘治理方案记取，该方案已通过建设方与监理方审批及实施验收，施工方、监理方、建设方均签字盖章。2.2017年扬尘：喷淋降尘系统工程量按照《2017防尘治理平面布置图（新增）》图中工程量计入，其余工程量按照监理签字的台班记录计入。安全监控金额按照相关文件，参照类似工程按照3：7分摊，即建设方承担70%，施工方承担30%。鉴定机构确定金额为：262,062.78元。6．高支模。原告：按照提供资料记取。被告：无验收资料，不予认可。鉴定机构：按照原告提供专家论证方案计入。鉴定机构确定金额为：59,746.74元。7．发电机。原告：按照提供资料计入。被告：按台账计入。鉴定机构：本项争议金额共计：2,974,205.39元。1．根据鉴定意见书中486页、488页监理单位签字认可的工程量计入，造价金额2,413,179.88元。2.489页中，监理签署意见不明确，造价金额：561,025.51元。8．围挡。原告：按提供资料记取。被告：按照GB-50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》第111页，安全文明施工临时设施费中已包含围挡的安砌、维修、拆除等费用，不予计算。鉴定机构：按照GB-50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》第111页，安全文明施工临时设施费中已包含围挡的安砌、维修、拆除等费用，不予计算。9．人材机价差。原告：1．按照合同11.1调整。2．根据资料本项目于2015年9月开工，至2017年8月31日完成，并进行五方验收。3.每年11月办理当年停工报告。被告：2016年底主体已完成，2017年只完成二次结构及其他分部，故平均值范围应由2015年9月至2016年10月。鉴定机构：1．按照合同11.1调整。2．根据资料本项目于2015年9月开工，至2017年8月31日完成，并进行五方验收。3.每年11月办理当年停工报告。鉴定机构确定金额为：42,093.98元。10．防腐。原告：按提供资料记取。被告：监理日志中为防腐涂料。鉴定机构：根据鉴定意见书中584页至585页，监理签字的隐蔽验收记录记取。鉴定机构确定金额为：190,473.64元。11．周边与非周边地面保温。原告：此部分已施工，且现场仍有已完成露出部分。被告：此部分未施工。鉴定机构：根据鉴定意见书中592页监理签字的隐蔽验收记录计入。鉴定机构确定金额为：179,690.11元。12．平整场地。原告：场地竖向布置挖填内容仅包含高于地面土包、山坡等，且平整场地费用是用于现场杂物等清除工作等。造价金额：18,204.46元。被告：根据《新疆维吾尔自治区建筑消耗量定额（实体项目）》第三页第10条，场地竖向布置挖填，找平时，不再计算平整场地工程量。鉴定机构：根据《新疆维吾尔自治区建筑消耗量定额（实体项目）》第三页第10条，场地竖向布置挖填，找平时，不再计算平整场地工程量。鉴定机构确定金额为：0元。   影视戏剧楼：1．土方部分-泥灰岩。原告：按提供资料记取。被告：现场采用钩机施工，应按松石记取。鉴定机构：挖中等硬变泥灰岩部分按照《新疆维吾尔自治区建筑消耗量定额（实体项目）》第八页，关于土壤及岩石分类表，按照次坚石套取相应子目计入；泥岩资料详鉴定意见书20页五方签字资料计入。鉴定机构确定金额为544,681.94元。2．戈壁土回填。原告：不同意鉴定方戈壁土单价。被告：施工过程中戈壁土回填资料未经过建设方签字认可，其中戈壁土单价按照中标单价记取。鉴定机构：按具有监理签字的见证取样记录计入，戈壁土单价按照类似工程记取。鉴定机构确定金额为：1,974,252.58元。3．高性能混凝土。原告：根据七星公司与中建西部建设股份有限公司乌鲁木齐市分公司签订的关于高性能混凝土使用的补充协议，按照表格中高性能加添加剂价格及高性能混凝土配合比设计及耐久性试验报告等资料。被告：根据七星公司与中建西部建设股份有限公司乌鲁木齐市分公司签订的关于高性能混凝土使用的补充协议，按照表格中单价计入。鉴定机构：根据七星公司与中建西部建设股份有限公司乌鲁木齐市分公司签订的关于高性能混凝土使用的补充协议，按照表格中单价计入。鉴定机构确定金额为：742,179.49元。4．木纹模板。原告：按照提供资料记取。被告：木纹模板资料未经我方确认，不予认可。鉴定机构：根据鉴定意见书449页至454页资料计入。鉴定机构确定金额为：126,474.23元。5．扬尘治理-监控设备摊销。原告：按照提供资料记取。被告：安全监控金额按照相关文件，主张分摊比例5：5。鉴定机构认为，安全监控金额按照相关文件，参照类似工程按照3：7分摊，即建设方承担70%，施工方承担30%。鉴定机构确定金额为：15,328.18元。6．高支模。原告：按照提供资料记取。被告：按方案平面图计入。鉴定机构：按照原告提供专家论证方案平面图注明间距计算工程量。鉴定机构确定金额为：254,088.39元。7．围挡。原告：按提供资料记取。被告：按照GB-50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》第111页，安全文明施工临时设施费中已包含围挡的安砌、维修、拆除等费用，不予计算。鉴定机构：按照GB-50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》第111页，安全文明施工临时设施费中已包含围挡的安砌、维修、拆除等费用，不予计算。鉴定机构确定金额为：0元。8．人材机价差。原告：1．按照合同11.1调整。2．根据资料本项目于2015年9月开工，至2017年8月31日完成，并进行五方验收。3.每年11月办理当年停工报告。被告：2016年底主体已完成，2017年只完成二次结构及其他分部，故平均值范围应由2015年9月至2016年10月。鉴定机构：1．按照合同11.1调整。2．根据资料本项目于2015年9月开工，至2017年8月31日完成，并进行五方验收。3.每年11月办理当年停工报告。鉴定机构确定金额为：125,014.53元。9．平整场地。原告：场地竖向布置挖填内容仅包含高于地面土包、山坡等，且平整场地费用是用于现场杂物等清除工作等。造价金额：18,204.46元。被告：根据《新疆维吾尔自治区建筑消耗量定额（实体项目）》第三页第10条，场地竖向布置挖填，找平时，不再计算平整场地工程量。造价金额：0元。鉴定机构：根据《新疆维吾尔自治区建筑消耗量定额（实体项目）》第三页第10条，场地竖向布置挖填，找平时，不再计算平整场地工程量。鉴定机构确定金额为：0元。10．网架吊装。原告：按提供网架吊装发票金额计入。被告：需要对原告提供的网架吊装费发票的真实性进行核实。鉴定机构：按原告提供网架吊装发票金额计入。鉴定机构确定金额为：206,960元。11．一、二段基础变更。原告：按计日工单价计入。被告：按定额工日计入。鉴定机构：按照GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》9.7条，以中标清单中计日工单价计取。鉴定机构确定金额为：12,445.13元。   2020年11月11日，新华远景公司又出具《关于原告七星建设科技股份有限公司与新疆艺术学院建设工程施工合同纠纷一案补充鉴定说明》，载明：本鉴定机构于2020年11月11日收到原告提供乌鲁木齐市建设工程造价管理站给予的《有关现行计价依据平“凭证场地、施工现场围挡”疑问的解答》，根据此文件内容，原补充鉴定意见书中，争议部分：平整场地、及围墙按照文件内容予以计算。但因本案提交资料及补充证据截止日期已过，请法院考虑。项目及相关造价如下：人文综合楼围墙：212,745.26元，影视戏剧楼围墙：149,439.45元，人文综合楼-平整场地：18,204.46元，影视戏剧楼-平整场地：13,015.27元。合计393,404.44元。   本院认为，七星公司通过招投标取得新疆艺术学院人文教学楼、综合实验楼（含美术系综合实验楼等）、影视戏剧教学实验楼项目工程，并于2015年5月19日与新疆艺术学院签订了《建设工程施工合同》，在该合同中，双方就工程范围、建设工期、工程质量、工程造价、结算方式、竣工验收、质量保证期以及违约责任等事项达成一致，双方之间形成了一方进行工程建设，另一方负责支付价款的建设工程施工合同的法律关系。因《建设工程施工合同》系双方当事人真实意思的表示，且内容不违反法律法规的禁止性规定，故应属合法有效。双方当事人均应严格遵守并依约履行。   根据本案双方的诉辩意见，本院归纳本案的争议焦点为：   一、关于新疆艺术学院与七星公司签订的《建设工程施工合同补充协议》的效力问题。   新疆艺术学院与七星公司签订《建设工程施工合同》的当日，又签订了一份《建设工程施工合同补充协议》，该补充协议约定最终工期以新疆艺术学院具体书面通知开工之日起计算，总施工工期549天不变。同时约定在新疆艺术学院资金不到位的情况下，七星公司承诺垫资完成施工项目。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。从该法条内容来看，建设工程施工合同中的垫资施工行为应为有效行为。综上，《建设工程施工合同补充协议》中约定的工期起算点的变更，并不属于合同双方另行订立背离中标合同实质性内容、影响到当事人基本权利义务的条款变更而导致无效的情形，而七星公司在补充协议中对其垫资完成涉案工程的承诺亦不违反法律法规的禁止性规定，故本院认定新疆艺术学院与七星公司签订的《建设工程施工合同补充协议》为有效合同。   二、关于《建设工程施工合同》解除的问题   七星公司于2018年6月22日向新疆艺术学院发出的《致函》内容系以新疆艺术学院资金不到位为由，认为涉案工程的暂停施工时间已超出合同约定的时间，并提出解除合同请求的，但根据双方所签《建设工程施工合同补充协议》的约定，七星公司亦负有垫资施工的义务，故七星公司据此解除合同的理由不能成立，本院不予支持。另，《中华人民共和国合同法》第九十三条规定，当事人协商一致，可以解除合同。2020年3月16日，新疆艺术学院与七星公司签订了《关于解除建设工程施工合同的协议》，该协议约定，“双方同意解除关于新疆艺术学院签订了关于新疆艺术学院人文教学楼与综合实验楼（含美术系综合教学楼）影视戏剧教学实验楼项目的《建设工程施工合同》”。从协议的内容来看，系经双方协商一致，达成合同解除的意思表示，其内容不违反法律法规的禁止性规定，故应属合法有效。综上，本院认定，七星公司与新疆艺术学院于2015年5月19日签订的《建设工程施工合同》于2020年3月16日经双方协商一致予以解除。   三、七星公司要求新疆艺术学院承担工程款及工程款利息的诉讼请求是否成立的问题。   对于七星公司就其已完工程项目所主张的未付工程款及利息问题，本院认为，依据七星公司的申请，本院通过摇号确定由新华远景公司负责对涉案工程造价进行审计，法院委托造价审计程序合法，符合《最高人民法院关于人民法院委托评估、拍卖工作的若干规定》第三条有关采用随机方式确定评估机构的规定。鉴定机构出具鉴定意见书后，本院向双方当事人予以送达，并组织双方当事人对该鉴定意见进行质证，鉴定人员亦出庭接收双方的质询。综上，涉案工程的鉴定程序符合法律规定，鉴定人员具有合法的鉴定资质，出具的鉴定意见亦客观真实，故可以作为本案的定案依据。   根据新华远景公司作出的新华远景鉴【2020】第007号-2补充鉴定意见书，涉案工程项目最终确定总造价为66,735,285.54元，其中无争议部分造价为55,056,354.01元，有争议部分的造价为11,678,931.53元。对于有争议部分，本院认为，鉴定机构系根据双方提供的施工资料、监理人员签字确认的台班记录以及相关法律法规的规定，按照自治区定额标准确定的，符合客观事实，故本院予以采信。   而对于新华远景公司出具的《关于原告七星建设科技股份有限公司与新疆艺术学院建设工程施工合同纠纷一案补充鉴定说明》，该补充鉴定说明系在新华远景鉴【2020】第007号-2补充鉴定意见书基础上增加了有争议的造价部分金额为393,404.44元。因该补充鉴定说明所依据的证据材料是七星公司在超出法院规定的时间提交的，且未经本案双方质证，故本院不予采纳。   另，双方均认可新疆艺术学院已付七星公司涉案工程款总额为66,148,437.4元。另有应缴农民工保证金1,079,747元以及劳保统筹金3,088,076元，上述两笔款项均系新疆艺术学院向相关单位缴纳，在符合一定条件的情形下，由收取单位退还给七星公司，故从理论上讲，该两笔款项应当计算到涉案工程的已付工程款中，但是，因劳保统筹金需按相关比例予以退还，而双方对七星公司已完工程造价及其所对应的劳保统筹金、应扣减部分的数额及标准等争议较大，无法明确具体的金额，故双方可待该部分金额确定之后，视退还情况另行处理。   综合上述事实，可以认定新疆艺术学院支付给七星公司的涉案工程款金额已高于涉案工程造价评估的金额，故新疆艺术学院不存在欠付七星公司工程款的事实，本院对七星公司主张新疆艺术学院支付工程款、工程款利息以及至涉案工程款实际履行之日的工程款利息、退还民工保证金的诉讼请求均不予支持。   四、七星公司主张的各项损失是否成立的问题   对于七星公司申请对延期开工损失、停工损失、解除合同损失等进行司法鉴定的问题，本院认为，上述损失一般应当是实际发生的损失，应可通过当事人提交的工程签证报告、机械费用清单、设备材料租赁清单、施工人员误工工资清单等证据计算得来，而鉴定机构对上述损失金额的审计亦是对当事人所提交的数据进行统计计算的过程，且即便经过审计确定出明确的金额，法院也是在分清责任，明确原因之后，酌情予以认定的。故本院对七星公司申请上述损失鉴定的意见不予采纳。   针对七星公司提出的各项损失问题，本院分析如下：   第一、七星公司主张（2015年4月20日至2015年9月8日）期间延期开工损失费用的问题。   根据《建设工程施工合同》的约定，在开工前，七星公司应当向监理单位提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行，并且应当按约定完成开工前准备工作。但其并未提供向监理单位提交工程开工报审表，以及按照约定完成开工前准备工作的相应证据，亦未提供经新疆艺术学院的同意进入施工现场的证据。另，七星公司称因新疆艺术学院没有交纳农民工保证金，导致涉案工程的施工许可证未能及时办理，造成延误工期的问题，本院认为，因农民工保证金原则上应当由工程建设项目的施工总承包企业缴存，故本院对七星公司的该项理由不予支持。   综上，在七星公司不能举证证明其系在取得开工通知的情况下进入施工现场，及因新疆艺术学院的原因导致其停工、窝工事实的情形下，本院对七星公司主张新疆艺术学院支付开工前损失费用的诉讼请求不予支持。   第二、七星公司主张赔偿损失、承担各种费用及利润的问题。   对于七星公司主张自2018年6月22日发出解除通知之后，与材料商、劳务公司协商赔付的材料费及劳务费用违约金等损失费用应由新疆艺术学院承担的问题，本院认为，因上述赔偿款项均系七星公司与案外人协商后支付的，不能客观地反映其真实的损失费用，故本院不予采信。对于七星公司主张的利润损失，因建筑行业自身存在商业风险，并不必然产生利润，且其提交的自行计算的未完工程利润预算书，也不具有客观性，故本院不予采纳。   综上，本院对七星公司主张赔偿损失、承担各种费用及利润的诉讼请求不予支持。   第三、七星公司主张施工过程中的停工损失问题。   根据《建设工程施工合同》7.5.1的约定，在合同履行过程中，因发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定，导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润。《中华人民共和国合同法》第二百八十四条规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。   依照建筑工程施工行业规范及行业习惯，施工企业在施工过程中发生停窝工，应当有监理单位签证或者施工方与建设方往来函件予以证实。在本案中，根据双方往来的《工程联系单》《工程复工令》，以及停工通知等证据，可以确定2016年4月1日至5月20日期间，涉案工程存在图纸变更、连廊设计、顶板模板拼装等导致无法正常施工的事实，且上述情况均与新疆艺术学院有关，故新疆艺术学院应当承担七星公司在此期间的停工、窝工损失。结合七星公司与案外人签订的合同以及付款凭据等证据，考虑相应管理人员配备及合理工资范围等因素，本院酌情认定该部分的损失金额为50万元。   第四、七星公司主张2018年4月20日至2020年3月16日期间的停工损失问题。   根据《建设工程施工合同》7.8.1的约定，因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。7.8.7则约定，暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。因新疆艺术学院对是否开工及何时开工均未给予七星公司明确的答复，导致七星公司一直不能进行正常的施工，依合同约定，其在停工期间负有妥善照管工程并提供安全保障的义务，故新疆艺术学院应当对七星公司此期间安排的照管工程人员，以及必要的建筑物设备材料租金费用等损失承担赔偿责任。   本院结合乌鲁木齐西域公证处于2019年1月31日出具的（2019）新乌西证内民字第29号公证书中对涉案工程现场进行的工作记录，考虑到涉案工程面积，完工程度，管理人员合理数量以及留存在施工场地上的设备材料的必要性等相关因素，根据诚实信用原则及公平原则对该部分损失酌情予以认定为100万元。   综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条，判决如下：   一、新疆七星建设科技股份有限公司与新疆艺术学院于2015年5月19日签订的《建设工程施工合同》于2020年3月16日解除；   二、新疆艺术学院在施工过程中因新疆艺术学院原因导致停工损失500,000元；   三、新疆艺术学院支付新疆七星建设科技股份有限公司2018年4月20日至2020年3月16日停工损失1,000,000元；   四、驳回新疆七星建设科技股份有限公司的其他诉讼请求。   本案请求标的18,986,124.22元（诉讼请求变更前为36,790,757.03元，应收诉讼费225,753.79元，应退还诉讼费90,037.04元），案件受理费135,716.75元，给付金额1,500,000元，占请求标的的7.9%，由新疆艺术学院负担7.9%即10,721.62元，七星公司负担92.1%即124,995.13元。鉴定费70万元（七星公司已预交35万元），由七星公司负担。   以上款项，新疆艺术学院应于本判决生效之日起十日内付清，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本和预交二审案件受理费，上诉于新疆维吾尔自治区高级人民法院。   审  判  长   黎 剑   审  判  员   张杰磊   人民 陪 审员   陆 琳   二 〇 二 〇 年 十 一 月 十 九 日   书  记  员   马恒雯