宁夏回族自治区固原市原州区人民法院民事判决书（2020）宁0402民初5814号原告（反诉被告）：宁夏火凰商贸有限公司。法定代表人：杨智利，系该公司总经理。委托诉讼代理人：李世洋,宁夏平朔律师事务所律师,代理权限为特别授权。被告（反诉原告）：宁夏家道旅游文化投资有限公司。法定代表人：张建国，系该公司执行董事。被告：张建国，男，1966年10月14日出生，汉族，宁夏固原市人，住宁夏固原市。以上二被告委托诉讼代理人：郭云安，宁夏朔北律师事务所律师，代理权限为特别授权。原告（反诉被告）宁夏火凰商贸有限公司（以下简称“火凰商贸公司”）与被告（反诉原告）宁夏家道旅游文化投资有限公司（以下简称“家道旅游投资公司”）、张建国装饰装修合同纠纷一案,本院于2020年7月20日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）火凰商贸公司的法定代表人杨智利及其委托诉讼代理人李世洋、被告（反诉原告）家道旅游投资公司、张建国的委托诉讼代理人郭云安均已到庭。本案现已审理终结。原告（反诉被告）火凰商贸公司向本院提出诉讼请求：1、依法判令二被告向原告支付装饰装修款412115.13元；2、判令二被告向原告支付欠款利息35882元（按照中国人民银行发布的同期同类贷款年利率计息，自2018年11月29日起至欠款全部清偿之日止，暂计算至2020年9月10日）；3、本案诉讼费由被告负担。事实与理由：2018年8月7日，二被告与原告签订《装饰装修设计合同》，约定将XX食堂设计工程交由原告制作。原告将制作完成的平面图、效果图交由被告，被告审议通过后，将该部分装饰装修工程交由原告施工。2018年9月2日，原、被告签订《施工合同》，约定将XX产业园1#架空层餐厅室内装修工程交由原告施工。《施工合同》约定合同价款125万元，被告根据原告施工进度给付相应价款。2018年11月1日，原、被告签订《XX产业园1#楼1-23、2#2-23室内装修工程施工合同》，约定将XX产业园1#、2#楼闸机口旁房间（1-23、2-23）室内装修工程交由原告施工，合同工程造价63814.34元，被告按照施工进度支付相应工程款。2019年1月23日，2019年1月26日，双方对于两个装饰装修合同工程分别进行了结算，结算价款共计1276915.13元，已经支付829000元，剩余412115.13元至今未支付。被告（反诉原告）家道旅游投资公司辩称，不同意原告的诉讼请求，对基本事实及理由不表异议，但因原告的延期施工，对被告造成了巨大的经济损失。根据双方合同约定，原告应当承担违约责任，因此被告要求按照合同约定的违约责任，与未支付的款项扣减后，向原告支付剩余款项。被告张建国辩称，被告系被告家道旅游投资公司的法定代表人，不论在合同中的签字行为还是工程款结算中的签字行为，均是以公司法定代表人及建设工程审定人的身份出现，因此被告不承担任何合同责任。被告（反诉原告）家道旅游投资公司向本院提出反诉请求：1、判令反诉被告支付反诉原告逾期完成工程的违约金375000元（1250000元*30%）；2、由反诉被告向原告提交付款数额同等金额的发票；3、由反诉被告承担本案全部诉讼费用。事实与理由：反诉原告与反诉被告签订的《XX产业园餐厅室内装修工程》，约定开工日期为2018年8月28日，竣工日期为2018年10月27日，总工期（包括法定节假日）为60个工作日。但是反诉被告实际完成工程时间为2019年1月26日，工程延期共90天。双方签订的《XX产业园1#楼1-23、2#2-23室内装修工程施工合同》，约定开工日期为2018年10月25日，竣工日期为2018年11月15日，总工期（包括法定节假日）为20个工作日。但是反诉被告实际完成工程时间为2019年1月23日，工程延期共68天。上述两工程竣工后，反诉原告与反诉被告对工程量和工程款进行了结算，并出具了工程结算单。反诉被告在涉案工程施工至竣工验收，未向反诉原告提供过任何经甲方、监理部分签署的工程延期申请等书面材料，其行为已构成违约，应按照上述两合同的第四条第5项约定的“每延误一天，扣除合同价款的5%”，向反诉原告承担违约责任。因反诉原告考虑约定违约金过高，按照合同总价款的30%予以主张。原告（反诉被告）火凰商贸公司辩称，我公司并不存在延迟交工的行为，且反诉原告出具的结算单的时间是结算时间，并非完工时间。我公司已经按照合同要求在约定工期内完成工程并进行交付，故不愿意承担违约责任。本院对原、被告提供的证据认定如下：原、被告提交的证据，经相互质证后对证据的三性均无异议，但对证明目的提出异议。本院经审查认为，《装饰装修设计合同》、《施工合同》、《XX产业园1#1-23、2#2-23室内装修工程施工合同》、《宁夏火凰商贸有限公司工程对账表》、工程结算单，来源合法，内容客观真实，能够证明双方就涉案的两个工程签订了装饰装修合同并约定了相关权利义务、工程完工交付后，双方进行了结算并对已付、未付数额、已开发票数额、质保金数额进行了对账明确的事实，予以采信。本院经审理认定事实如下：被告张建国系被告家道旅游投资公司的法定代表人。2018年8月7日，被告家道旅游投资公司与原告签订《装饰装修设计合同》，合同约定将XX员工食堂设计工程交由原告制作。后原告将制作完成的平面图、效果图交由被告，被告审议通过后，双方于2018年9月2日，原告（乙方）与被告家道旅游投资公司（甲方）签订《施工合同》，合同约定将XX产业园1#架空层餐厅室内装修工程交由原告施工。承包方式为包工、包料。开工日期为2018年8月28日，竣工日期为2018年10月27日。装修合同价款为125万元（注：本工程合同价款为总包干价，施工过程中不因工程量增加而增加费用），工程款支付方式为甲方根据乙方的施工进度支付相应的工程款，合同价款的5%作为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收合格后一年内支付。甲方每次支付工程款时乙方必须出具同等金额的普通增值税发票。由于甲方原因导致延期开工或中途停工，工期相应顺延；由于乙方原因致使工程延误，每延误一天，扣除合同价款的5%。双方确认盖章，被告张建国作为法定代表人在合同上签字确认。2018年11月1日，原告（乙方）与被告家道旅游投资公司（甲方）签订《XX产业园1#楼1-23、2#2-23室内装修工程施工合同》，合同约定甲方将宁夏六盘山红色旅游民族文化产业园1#、2#楼闸机口旁房间（1-23、2-23）室内装修工程交由乙方施工，承包方式为包工、包料。开工日期为2018年10月25日，竣工日期为2018年11月15日，合同价款按照合同后附预算价63814.34元执行。工程款支付方式为甲方根据乙方的施工进度支付相应的工程款，合同价款的5%作为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收合格后两年内支付。甲方每次支付工程款时乙方必须出具同等金额的普通增值税发票。由于甲方原因导致延期开工或中途停工，工期相应顺延，由于乙方原因致使工程延误，每延误一天，扣除合同价款的5%。双方确认盖章，被告张建国作为法定代表人在合同上签字确认。后原告按照合同约定进行了施工。同时查明，原告与被告家道旅游投资公司于2019年1月23日对XX产业园1#楼1-23、2#2-23室内装修工程进行结算，价款为63814.34元。2019年1月26日，双方对XX产业园1#架空层餐厅室内装修工程进行结算，价款为1213100.79元，共计结算价格1276915.13元。被告家道旅游投资公司在2018年9月至11月期间支付60万元，2019年1月至10月期间支付229000元，共计支付829000元。原告已开发票金额829000元。本院认为,原告与被告家道旅游投资公司签订的装饰装修合同系双方当事人的真实意思表示，未违反法律及行政法规的强制性规定，具有法律约束力。原告按照合同约定进行了施工并已交付，双方就涉案工程进行了结算，被告家道旅游投资公司作为合同相对方应当履行付款义务。被告家道旅游投资公司反诉称，原告延期完工构成违约，应当按照合同约定支付违约金，用违约金扣减剩余款项。本院认为，被告家道旅游公司提交的结算单不能证明原告存在延期完工的情形，其亦未能提交其他证据证明案涉工程存在延期完工及延期完工是由原告造成的违约情形，应由其承担举证不能的不利后果，故对被告家道旅游公司反诉要求支付违约金的请求，不予支持。因原告起诉时，已将双方结算单中确定的质保金35000元予以扣除，符合合同约定，故对原告要求被告家道旅游投资公司支付装饰装修款412115.13元的诉请，予以支持。对原告诉请的未付款项的利息，被告家道旅游投资公司未履行付款义务，应当按照法律规定支付利息，双方约定的按照工程进度支付款项，约定不明确，本院按照双方最后结算时间2019年1月26日起，算至本判决生效之日止，超出部分不予支持。对被告家道旅游投资公司反诉要求原告提供支付款项同等数额发票的诉请，根据合同约定，原告应当提供同等数额的普通增值税发票，因被告家道旅游投资公司已支付的款项，原告已提交了同等数额的发票，故对被告后续应支付的款项，原告应当提供同等数额的普通增值税发票，予以支持。被告张建国在案涉合同及结算单上签字的行为，系其履行法定代表人职务的行为，故对原告要求被告张建国承担付款义务的诉请，不予支持。综上所述，原告的诉讼请求部分成立，被告的反诉请求部分成立，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第七十五条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、第一百零五条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）宁夏家道旅游文化投资有限公司于本判决生效之日起十日内向原告（反诉被告）宁夏火凰商贸有限公司支付装饰装修款412115.13元及利息（利息以下欠的412115.13元为基数，自2019年1月26日起至2019年8月19日按照中国人民银行同期同类贷款利率计算,自2019年8月20日至本判决生效之日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；二、原告（反诉被告）宁夏火凰商贸有限公司于本判决生效之日起十日内向被告（反诉原告）提供上述款项同等金额的普通增值税发票；三、驳回原告（反诉被告）宁夏火凰商贸有限公司的其他诉讼请求。四、驳回被告（反诉原告）宁夏家道旅游文化投资有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件本诉受理费7831元、反诉受理费3463元，由被告宁夏家道旅游文化投资有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区固原市中级人民法院。审判长 郑银花人民陪审员 刘永福人民陪审员 魏芳斌二〇二〇年十一月十六日书记员 谢明娟附：相关法律规定一、《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款依法成立的合同，自成立时生效。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。二、《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼活动实行法律监督。第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第七十五条第一款人民法院对当事人的陈述，应当结合本案的其他证据，审查确定能否作为认定事实的根据。三、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。