贵州省榕江县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）黔2632民初988号 原告：贵州省黔西县黔能电力开发有限责任公司，住所在：贵州省毕节市黔西县莲城社区国龙水岸5栋2单元102室，统一社会信用代码：9152052274114524XO。 法定代表人：郑祥木，系该公司董事长。 委托诉讼代理人：蒲兆欣，男，1995年7月24日生，住凯里市。特别授权。 被告：贵州省榕江县鸿基置业有限公司，住所：贵州省榕江县滨江花园******，统一社会信用代码：915226325872895358。 法定代表人：钟盛侨，系该公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：姚茂奎，男，住榕江县锦州新城**。特别授权。 原告贵州省黔西县黔能电力开发有限责任公司（简称黔西黔能电力公司）与被告贵州省榕江县鸿基置业有限公司（简称榕江鸿基置业公司）合同纠纷一案，本院于2020年8月20日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，原告黔西黔能电力公司的委托诉讼代理人蒲兆欣、被告榕江鸿基置业公司的委托诉讼代理人姚茂奎到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告黔西黔能电力公司向本院提出诉讼请求：一、依法判决被告榕江鸿基置业公司支付原告工程款人民币707840元；二、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2015年11月4日，原、被告签订了《滨江国际大酒店400V供配电工程安装合同》，合同约定：被告将其滨江国际大酒店变压器低压侧排铜线连接至低压进线柜，低压柜安装，配电房内电缆沟支架安装线路连接，高压设备安装后再装配电房绝缘胶垫安装，配电房照明安装，发电机连接低压柜的电缆安装承包给原告进行施工，承包方式为包工包料，合同总价款为189.46万元。合同签订后，原告依约组织材料和人员进场施工，原告施工完毕后即将低压配电柜和低压电缆交付给被告使用，被告陆续支付了原告部分工程款及材料款。被告尚欠原告工程款人民币707840元。上述款项经原告多次索要，被告均以各种理由搪塞，拒不支付原告工程款。为维护原告合法权益，特诉至人民法院。 被告榕江鸿基置业公司辩称，一、本案是被答辩人违约在先，没有按照合同约定如期完工，答辩人有权不支付余下的工程款。答辩人和被答辩人在2015年11月4日签订了《江滨国际大酒店400V供电工程安装合同》以下简称“合同”，合同中明确约定了承包方式及造价，工程施工期限、工程竣工及工程竣工验收、工程价款的支付、双方相互协作事项及违约责任。合同第四条工程施工期限约定的是自本合同签订之日起45日内完成全部施工，具备通电条件，并经电力验收部门验收合格，交付答辩人使用。第七条约定，被答辩人逾期竣工（按合同节点），从逾期的次日起，每逾期一天，向甲方支付工程总造价的千分之一的违约金（最高应不超过工程总造价的20%），若逾期10天，甲方有权单方终止合同等。合同签订后，被答辩人虽然进场施工，但是没有按照合同约定如期完工，合同约定的施工期限是在合同签订之日起45日内，但是该项目工程至今没有得到相关部门的验收报告。被答辩人存在严重的违约行为，没有如期完工，答辩人在2018年之前用的都是临时用电，在2018年被答辩人才派人来重新检测设备等。故答辩人依照合同第七条第二款的约定，有权不再支付任何有关本工程款项；二、被答辩人违约在先，答辩人可以有权单方终止该份合同，并要求被答辩人支付违约金。该份合同第七条明确约定了双方的违约责任，合同签订后，被答辩人设备材料进场后答辩人已经按照合同约定支付了工程总价款的60%。按照被答辩人的起诉状的诉求，该份合同的总造价为189.49万元，被答辩人诉求为707840元，故答辩人已经支付了超过6成的费用。被答辩人却没有按照合同约定如期完工，故答辩人有权单方终止该份合同，并要求被答辩人支付违约金；三、合同约定的工程没有经过相关部门的验收，双方至今没有对账，按照合同约定，被答辩人的诉求不应得到支持。合同中明确约定了工程竣工及工程验收等相关事宜，但是被答辩人没有按照合同如期完工，并且该项目至今没有得到验收，按照合同的约定，答辩人不应支付被答辩人余下的工程款。综上所述，本案中，是被答辩人违约在先，答辩人已经按照合同约定足额支付了前期费用，并且该项目至今没有得到验收，故被答辩人的诉求没有事实和法律依据，请求人民法院依法驳回被答辩人的全部诉讼请求。 本院经审理认定事实如下：2015年11月4日，原、被告签订了《滨江国际大酒店400V供配电工程安装合同》，合同约定：被告将其滨江国际大酒店变压器低压侧排铜线连接至低压进线柜，低压柜安装，配电房内电缆沟支架安装线路连接，高压设备安装后再装配电房绝缘胶垫安装，配电房照明安装，发电机连接低压柜的电缆安装承包给原告进行施工，承包方式为包工包料，合同总价款为189.46万元。合同签订后，原告依约组织材料和人员进场施工，原告施工完毕后即将低压配电柜和低压电缆交付给被告使用，被告陆续支付了原告部分工程款及材料款。被告尚欠原告工程款人民币707840元。为维护原告合法权益，特具状诉至人民法院，请求法院判决。 另查明，该400V供配电工程未经竣工验收。2018年被告使用至今，未提出质量方面的异议。同时查明，被告的滨江国际大酒店所有消防设施、电力设施等均未进行竣工验收，也没有提供原告违约在先的证据。庭审中，被告表示违约金的问题保留诉讼的权利。 上述事实，原告提交的证据有原告的企业信息、付款凭证、《滨江国际大酒店400V供配电工程安装合同》、劳动合同；被告提交的证据有公司信息、证明、《滨江国际大酒店400V供配电工程安装合同》以及双方当事人的陈述在卷佐证，上述证据，其来源合法，与本案有关联性，经庭审举证质证，予以采信和确认。 对于当事人双方没有争议的事实，本院予以确认。 本案争议的焦点是：原告要求被告支付工程款707840元是否有事实和法律依据？ 对于原告要求被告支付工程款707840元是否有事实和法律依据的问题。本院认为，原告按照双方签订的《滨江国际大酒店400V供配电工程安装合同》的约定进场施工，并已完成安装工程，被告已支付原告工程款1187060元，尚欠707840元。期间，该安装工程未经竣工验收，但被告从2018年使用至今，未提出工程质量方面的问题。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第一款第（三）项：“建设工程未经竣工，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期”的规定。原告安装工程的竣工日期应当从2018年起计算。原告已履行安装完工的义务，被告未履行支付工程款的义务，属违约行为，应当承担继续履行支付款的义务。根据《中华人民共和国合同法》第四十四条：“依法成立的合同，自成立时生效。”第六十条：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。”第一百零七条：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”第一百零九条：“当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。”第二百六十九条：“建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。”由此可见，原、被告双方签订的合同属于建设工程合同，是受法律保护的，被告应当遵守诚实信用原则全面履行合同义务，原告已履行义务完毕，被告只履行部分支付工程款的义务，原告要求被告支付工程款的请求，有事实和法律依据。原告请求被告支付工程款707840元，本院予以支持。被告的辩解原告违约在先，已足额支付了前期费用，该项目至今没有验收原告的诉求没有事实和法律依据，请求依法驳回原告的全部诉讼请求的意见，与本案查清的事实不符，本院不予采纳。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第一款第（三）项的规定，判决如下： 被告贵州省榕江县鸿基置业有限公司支付原告贵州省黔西县黔能电力开发有限责任公司工程款707840元。限判决生效后30日内支付。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取5439元，由被告贵州省榕江县鸿基置业有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院。 审判员  龙家勇 二〇二〇年十一月十日 书记员  唐员员