广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂0902民初3227号 原告：杨社祥，男，1977年2月1日出生，汉族，住湖南省永州市零陵区。 诉讼委托代理人：黄峰，广西法严律师事务所律师。 被告：广西良才教育投资有限公司，住所地:玉林市玉柴新城**商住楼**北面，统一社会信用代码：914509005615721481。 法定代表人：阮家生，执行董事。 被告：广西成大建设集团有限公司南宁分公司，住所地:南宁市江**友谊路**综合楼****房，统一社会信用代码：91450100310245847U。 负责人：黄红艳，经理。 被告：广西成大建设集团有限公司，住所地:南，住所地:南宁市青秀区合作路**五洲国际****用代码：914500007565332370。 法定代表人：梁玉赏，执行董事兼总经理。 被告：罗平，男，1960年6月16日出生，汉族，住广西北流市。 原告杨社祥诉被告广西良才教育投资有限公司、广西成大建设集团有限公司南宁分公司、广西成大建设集团有限公司、罗平建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年5月26日立案依法适用普通程序于9月24日公开开庭进行了审理。原告杨社祥及其诉讼委托代理人黄峰到庭参加诉讼。被告广西成大建设集团有限公司、广西成大建设集团有限公司南宁分公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼；被告广西良才教育投资有限公司、罗平经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼本案现已审理终结。 原告杨社祥向本院提出诉讼请求：一、请求依法判决被告向原告支付工程款（包含人工费和材料费）537628元;二、请求依法判决被告向原告支付超期费用3766778.8元；三、从起诉之日起开始按银行同期同类贷款利率计算欠付工程款和超期费用的利息，利息计算至给付完毕之日；四、本案诉讼费用由被告承担。 事实和理由：2014年上半年，被告广西成大建设集团有限公司南宁分公司（原广西成大建筑工程有限责任公司南宁分公司）将其承包建设的玉林市玉柴职业技术学院项目工程中的装修工程业务分包给被告罗平施工建设。项目工程发包方为广西良才教育投资有限公司（原广西玉柴教育投资有限公司）。2014年10月份，被告罗平将其承包建设的玉林市玉柴职业技术学院项目工程中的装修工程外架搭拆业务中的1#学生教学楼和1#、2#、5#学生公寓楼的管扣式外墙脚手架及管扣式附属设施工程分包给原告杨社祥施工建设。2014年10月180,原告杨社祥和被告罗平签订《外墙脚手架及附属设施承包合同》。合同内容载明，双方对工程的承包形式、范围，施工期限、工程单价、工程款的支付方式、各方责任等做出了明确约定。原告杨社祥实际进场施工时间早于合同签订时间。原告按照承包合同的规定完成了施工，由于被告的原因致使工程至今未能完工，工期超期，被告也没有通知安排原告拆除己安装的外架及附属设施，也没有向原告支付工程款及超期费用。为了维护施工现场的施工设施（外架及附属设施）安全，原告自2014年10月起一直都聘请两名工人在项目现场看护这些施工设施，工人的工资为每人每月2500元，至今工人工资累计为33.5万元。按约定，工程款从进场之日起算，工期90日，按建筑面积计算每平方米28元，1#、2#、5#学生公寓楼建筑面积各为4521平方米，1#教学楼建筑面积为5638平方米，总计19201平方米，工程款为28X19201=537628元。从进场之日起超过90日开始计算超期款，5#学生公寓楼从2014年10月1日进场，2014年12月30日开始计算超期款，至2020年5月20日为1968天，超期款为4521x0.1x1968=889732.8元；1#学生教学楼2014年10月3日进场，2015年1月1日开始计算超期款，至2020年5月20日为1966天，超期款为5638x0.1x1966=1108430.8元；1#、2#学生公寓楼2014年10月13日进场，2015年1月11日开始计算超期款，至2020年5月20日为1956天，超期款为4521x2x0.1x1956=1768615.2元。超期款合计为3766778.8元。为了维护原告的合法权益，特向贵院提起民事诉讼，请求贵院依法支持原告的诉讼请求。 原告为其主张的事实提供了相应的证据，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十八条及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第四十七条的规定，当事人有答辩及对对方当事人提交的证据进行质证的权利。由于四被告经本院公告、传票传唤均拒不到庭参加诉讼，本院视为其放弃举证质证权利并在卷佐证。 根据当事人陈述及综合本案证据，本院认定事实如下：2014年5月31日，被告广西成大建设集团有限公司南宁分公司（原广西成大建筑工程有限责任公司南宁分公司）将其承包建设的玉林市玉柴职业技术学院项目工程中的装修工程业务分包给被告罗平施工建设。项目工程发包方为广西良才教育投资有限公司（原广西玉柴教育投资有限公司）。2014年10月，被告罗平将其承包建设的玉林市玉柴职业技术学院项目工程中的装修工程外架搭拆业务中的1#学生教学楼和1#、2#、5#学生公寓楼的管扣式外墙脚手架及管扣式附属设施工程分包给原告杨社祥施工建设。2014年10月18日,原告杨社祥和被告罗平签订《外墙脚手架及附属设施承包合同》。合同内容载明，双方对工程的承包形式、范围，施工期限、工程单价、工程款的支付方式、各方责任等做出了明确约定。原告按照承包合同的规定完成了施工，被告没有与原告验收结算支付工程款也没有支付延期完工的超期费用。按双方合同约定，工程款从进场之日起算，工期90日，按建筑面积计算每平方米28元，1#、2#、5#学生公寓楼建筑面积各为4521平方米，1#教学楼建筑面积为5638平方米，总计19201平方米，总工程款为28X19201=537628元。 关于本案的施工合同违约责任承担问题。本院认为，虽本案工程未经原被告双方验收确认完工，但经本院查证，原告施工项目确已封顶建成，根据原告与被告罗平签订的《外墙脚手架及附属设施承包合同》约定的工程款从进场之日起算，工期为90日，按建筑面积计算每平方米28元，1#、2#、5#学生公寓楼建筑面积各为4521平方米，1#教学楼建筑面积为5638平方米，总计19201平方米。工程款付款前提为外架封顶后支付，在发包方通知承包方拆架前付清总工程款的80%，每栋拆完付总款的90%给承包方，余款在拆架完后15天内一次性付清。因此，被告罗平应向原告支付总工程款的80%给原告，即总工程价款：28（元每平方米）x19201（施工总面积）=537628元x80%=430102.4元。根据《中华人民共和国合同法》第二百八十三条之规定：“发包人未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”以及《中华人民共和国合同法》第二百八十四条之规定：“因发包人的原因致使工程中途停建缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。”由于被告因迟迟不验收、不通知原告拆除己安装的外架及附属设施才导致的工程停工，工期延长。因此，被告罗平应向原告支付导致工程延误超期款，根据双方合同约定的从进场之日起超过90日开始计算超期款，5#学生公寓楼从2014年10月1日进场，2014年12月30日开始计算超期款，至2020年5月20日为1968天，超期款为4521x0.1x1968=889732.8元；1#学生教学楼2014年10月3日进场，2015年1月1日开始计算超期款，至2020年5月20日为1966天，超期款为5638x0.1x1966=1108430.8元；1#、2#学生公寓楼2014年10月13日进场，2015年1月11日开始计算超期款，至2020年5月20日为1956天，超期款为4521x2x0.1x1956=1768615.2元。超期款合计为3766778.8元。 关于被告罗平是否应向原告杨社祥支付因欠付工程款和工程延期超期费用产生的利息问题。本院认为，根据《中华人民共和国合同法》第二百七十九条的规定，未经验收或验收不合格的，不得交付使用，本案工程未完工也未验收交付使用。被告罗平承担建设工程停工，工期延长的责任，但支付完工程款项给原告，还需原告与被告罗平根据合同条款约定的验收确认完工后支付。所以，本案被告欠付工程款及工程延期超期费用不存在产生利息的问题。 关于被告广西成大建设集团有限公司南宁分公司、广西成大建设集团有限公司、广西良才教育投资有限公司是否对被告罗平欠原告杨社祥未付工程款430102.4元及工程延期超期款3766778.8元承担连带责任的问题。本院认为，广西成大建设集团有限公司南宁分公司、广西成大建设集团有限公司、广西良才教育投资有限公司均为本案工程的发包人，其中广西良才教育投资有限公司为涉案工程总发包人其将玉林市玉柴职业技术学院项目工程中的装修工程发包给被告被告广西成大建设集团有限公司南宁分公司，广西成大建设集团有限公司南宁分公司再将其承包建设的玉林市玉柴职业技术学院项目工程中的装修工程业务分包给被告罗平施工建设。2014年10月，被告罗平将其承包建设的玉林市玉柴职业技术学院项目工程中的装修工程外架搭拆业务中的1#学生教学楼和1#、2#、5#学生公寓楼的管扣式外墙脚手架及管扣式附属设施工程分包给原告杨社祥施工建设。本案原告杨社祥承建工程的上级发包人为被告罗平，与原告杨社祥建立施工合同关系的是被告罗平，其余被告均不予原告存在合同关系，也不存在承担合同违约责任及欠付工程价款的问题。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款的规定：“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。但发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”因此，被告广西成大建设集团有限公司南宁分公司、广西成大建设集团有限公司、广西良才教育投资有限公司不予承担被告罗平的连带责任。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、一百零九条、二百七十九条、二百八十三条、二百八十四条和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款，以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告罗平支付工程款430102.4元给原告杨社祥； 二、被告罗平支付导致工程延误的超期费用3766778.8元给原告杨社祥； 三、驳回原告杨社祥的其他诉讼请求。 上述债务，义务人应于本判决生效之日起十日内履行完毕。如逾期，权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起两年内向本院申请执行。 本案受理费41235元，由原告杨社祥负担1030元，由被告罗平负担40205元。 如不服本判决，可以在本判决书送达之日起十五日内向本院或玉林市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于玉林市中级人民法院。 审 判 长  梁伟东 人民陪审员  陈美贞 人民陪审员  吴 红 二〇二〇年十一月四日 书 记 员  郑添友