湖南省隆回县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）湘0524民初3134号 原告：邵阳市君伟建材有限公司。住所地隆回县桃洪镇工业集中区。 法定代表人：孙厂龙。 委托诉讼代理人：王清国，湖南普利律师事务所律师。 委托诉讼代理人：周志林，湖南普利律师事务所律师。 被告：衡山潜龙涂装环保有限公司。住所地湖南省衡阳市衡山县白果镇国光村邱家组。 法定代表人：尹会兰。 原告邵阳市君伟建材有限公司诉被告衡山潜龙涂装环保有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2020年9月1日立案，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告邵阳市君伟建材有限公司法定代表人孙厂龙及其委托诉讼代理人周志林到庭参加诉讼，被告衡山潜龙涂装环保有限公司经传票传唤无正当理由，未来庭应诉。本案现已审理终结。 原告邵阳市君伟建材有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求依法解除原告与被告2020年4月1日签订的《制作、安装、承揽合同》。2、判决被告返还原告预先支付给被告的报酬84330元。3、判决被告赔偿原告租房损失98000元（暂计算自2020年6月1日起至10月31日止，根据本案诉讼结束时间顺延）。4、判决被告赔偿原告经济损失100000元。5、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2020年4月1日，原告与被告签订了一份制作安装承揽合同。合同约定：被告为原告设计制作一条锌钢护栏涂装生产线，总价为312888元；付款方式为签订合同之付30%，被告的岩棉板材料到甲方工地支付30%，试机验收生产甲方合格产品支付30%，尾款10%自甲方生产之日起半年之内付清；乙方自入场施工开始，工期为20天交付原告生产试机。合同签订之后，2020年4月18日，原告与隆回佳鼎木业有限公司签订了厂房租赁合同，年租金235200元，租期10年。2020年4月14日，原告预先支付被告50000元的报酬，乙方却迟迟不来进场施工，在原告多次催告下，2020年5月10日，被告才安排施工员周岳俊进场施工。被告进场的第二天即2020年5月11日，原告支付被告报酬150000元，2020年5月20日，原告又支付被告报酬30000元，三次共支付报酬230000元，已经超出合同约定付款。至5月31日，刚好满20天工期。被告收款后，工程尚未完工，就离开了隆回。原告屡次催告被告复工遭拒绝。被告以自己的行为表明不履行主要债务，已构成根本违约，至今已延误工期90天之久。原告为防止损失的扩大，2020年8月18日，委托邵阳天勤资产评估事务所对被告衡山潜龙涂装环保有限公司安装的设备价值（包括安装费）及后续需安装的设备价值（包括安装费）等进行了评估，评估鉴定费6000元。2020年8月25日原告向被告邮寄送达了解除合同通知书，被告已于8月26日签收。被告如果按照合同约定在20天内完工，那么，6、7、8月每月创利在10万元以上，被告的违约和不诚信给原告造成了重大的经济损失。原告为维护自己的合法权益，特向法院提起诉讼，请求法院判决支持原告的诉讼请求。 被告衡山潜龙涂装环保有限公司没有答辩。 根据当事人的陈述和经审理确定的证据，本院认定事实如下： 2020年4月1日，原告作为甲方，被告作为乙方，双方签订了一份《制作、安装、承揽合同》，乙方为甲方设计制作一条锌钢护栏涂装生产线，合同总价为312888元。合同约定付款方式为“签订合同之付30%，乙方岩棉板材料到甲方工地支付30%，试机验收生产甲方合格产品支付30%，尾款10%自甲方生产之日起半年之内付清……”；“乙方自入场施工开始，工期为20天交付原告生产试机，但甲方要按合同条文付款，如甲方未按条文付款，乙方有权停止施工……”。合同签订之后，2020年4月14日，甲方给乙方支付了50000元报酬，乙方未去甲方施工，经甲方多次催促，2020年5月10日，乙方安排施工员周岳俊来甲方现场施工。次日，甲方支付乙方报酬150000元。在乙方施工期间，2020年5月20日，甲方又支付乙方报酬30000元。原告前后三次共支付给被告报酬230000元。被告收款后，工程未完工，于2020年6月上旬离开了隆回。尔后原告多次催告被告复工，被告以各种理由拒绝。原告为防止损失的扩大，2020年8月18日，由湖南普利律师事务所委托邵阳天勤资产评估事务所对被告衡山潜龙涂装环保有限公司已安装的设备价值（包括安装费）及后续需安装的设备价值（包括安装费）进行了评估，2020年8月25日出具鉴定意见为“衡山潜龙涂装环保有限公司出售到邵阳市君伟建材有限公司已安装的设备价值（包括安装费）评估鉴定金额为145670元；后续需安装的设备价值（包括安装费）评估鉴定金额为167218元”，评估鉴定费6000元。2020年8月25日原告向被告邮寄送达了解除合同通知书，该邮件于8月26日由被告公司住地的村邮站代收。此后，原告已另请人完成了被告剩余的工作量，原告定作的涂装生产线已进入生产调试阶段。 另查明，2020年4月18日，原告重新租赁厂房建厂，与隆回佳鼎木业有限公司签订了厂房租赁合同，租期10年，每年租金为235200元，签合同时一次交清一年房租。本案被告为原告设计制作的锌钢护栏涂装生产线，是原告的主要生产设备，该生产线未安装完成，原告无法开工生产。 上述事实，有当事人陈述，原、被告签订的《制作、安装、承揽合同》、通讯记录、付款转账凭证，厂房租赁合同，鉴定书等证据在卷佐证，足以认定。 本院认为，本案系承揽合同纠纷，承揽人应当按照合同的约定完成定作人指定的工作任务，定作人应当按照约定的期限支付报酬。本案被告在合同约定的期限内未完成原告指定的工作任务，而原告支付的报酬，已超过双方按施工进度约定的付款金额。原告定制的涂装生产线总价款为312888元，经鉴定被告已完成工作量评估金额为145670元，完成总工作量46.6%，而原告已付款230000元，付款比例已达73.5%，超过了合同约定的付款比例。被告从2020年5月10日进场施工，按合同约定应在20天内完成定作任务，交付原告生产试机。本案被告迟延履行合同约定的定作义务，经原告催告后，被告仍未履行，原告要求解除合同，符合法律规定，本院予以支持。合同解除后，原告有权要求被告返还已经多支付给被告的报酬84330元（230000元-145670元），并有权要求被告赔偿因工期延误造成的损失，本案原告的直接损失有厂房租赁租金，从2020年6月1日开始计算，至2020年9月1日（原告起诉之日，也是鉴定后一周之内）止3个月共58800元（235200元÷12个月×3个月），鉴定费6000元，其他间接损失原告未提供依据，不予计算。故此，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第一款第（三）项、第九十七条、第二百五十一条、第二百五十三条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、解除原、被告2020年4月1日签订的《制作、安装、承揽合同》； 二、由被告衡山潜龙涂装环保有限公司返还原告邵阳市君伟建材有限公司多支付的报酬84330元。此款限判决生效后7日内履行完毕； 三、由被告赔偿原告各项经济损失64800元，赔偿款限判决生效后7日内履行完毕； 四、驳回原告邵阳市君伟建材有限公司其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费减半收取2767元，由原告负担1067元，被告负担1700元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省邵阳市中级人民法院。 审 判 员  屈成林 二〇二〇年十一月五日 法官助理李浚源 代理书记员  宁维建 附相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： …… (三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； …… 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。 第二百五十三条承揽人应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作，但当事人另有约定的除外。 承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责；未经定作人同意的，定作人也可以解除合同。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。