云南省昆明市盘龙区人民法院民 事 判 决 书（2020）云0103民初8935号原告：昆明健生堂健身服务有限公司，住所云南省昆明市北京路延长线金洲湾蓝屿**团****商铺。法定代表人：乔万强，系公司董事长。委托诉讼代理人：柳发坤，云南上乐律师事务所律师，特别授权代理。被告：昆明大唐装饰设计工程有限公司，住，住所云南省昆明市西山区滇池路幸福花园教师住宅小区**********/div>法定代表人：唐磊，系公司总经理。委托诉讼代理人：吴涛，云南云都律师事务所律师，特别授权代理。原告昆明健生堂健身服务有限公司（以下简称“健身堂公司”）与被告昆明大唐装饰设计工程有限公司（以下简称“大唐装修公司”）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年9月1日立案后，依法适用简易程序于2020年11月6日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人柳发坤，被告的委托诉讼代理人吴涛到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出以下诉讼请求:1、被告向原告支付违约金18万元；2、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2018年1月30日，原告与被告签订了《装饰工程施工合同》，约定原告将位于昆明市x路x号健生堂养生会所发包给被告装修，合同总价为50万元，由原告分12期支付给被告，并约定合同工期为45个工作日，开工日期为2018年1月30日，由于被告的原因，致使工期延误的，每延误一天向原告支付工程款的0.1%的违约金。合同签订后，被告就开始拖延开工日期，在2018年4月17日前双方签订补充协议，约定一期装修工程于2018年4月17日交付使用，逾期按一天按10000元支付违约金;二期工程中的二楼包房于2018年4月30日完工并交付，大厅一楼于2018年5月18日完工并交付；双方还约定若逾期被告按30000元每天向原告支付违约金。但被告再次违约，二楼包房于2018年5月8日才完工交付，逾期8天，且经双方予以确认；一楼大厅于2018年5月30日在未全部完工的情况下交付原告使用，并承诺会尽快完工，已逾期12天。综上所述，被告逾期交付装修工程，且交付的工程存在重大质量瑕疵问题，已经构成了违约，并使原告遭受重大经济损失，应当承担违约责任并赔偿损失，且双方签订的协议系平等自愿又不违反法律规定应当认定有效，被告逾期共20天，按每天三万元计算，应为60万元，但原告自愿按30%即18万元进行主张，请求法院支持原告的全部诉讼请求。被告辩称：1、被告与的原告之间并没有形成任何的合同关系，原告起诉被告主体不适格。与被告签订《装饰工程施工合同》及补充协议的主体是韩萍不是原告。2、《装饰工程施工合同》明确约定因为装修事宜发生争议的提交给仲裁委进行仲裁，所以本案应该是由仲裁管辖。3、本案被告没有任何的违约行为，不应该承担违约责任。关于工期问题：首先，合同约定需要发包方办理完毕施工许可证被告才需进场施工，但至今发包方仍未办理施工许可证。其次，合同约定的施工工期是45个工作日，不含国家法定节假日和休息日。再次，因为原告逾期付款的事实导致施工工期的顺延，合同也对逾期付款工期相应顺延有约定。按照以上分析计算，工期应当在2018年8月才届满，所以被告没有延误工期。关于违约金标准问题：每天30000元的违约金标准明显不公平，韩萍单方制作的《装修合同补充协议》只约定了被告的违约责任，免除了韩萍自己的法律义务，韩萍是以不签订补充协议就不支付工程款为要挟，被告无奈才签订的，所以该补充协议是无效的。综上，请法院驳回原告的诉讼请求。经审理，本院确认以下法律事实：2018年1月30日，被告大唐装修公司与原告健身堂公司经营的健生堂养生会所负责人韩萍签订《装饰工程施工合同》，约定“原告向被告发包位于昆明市x路x号装修工程，施工面积923平方米；工程开工日期为被告收到原告预付款后第4日（如在这期间因施工手续未办理完及施工图纸未确认好致开工日期后延则工期相应顺延）。合同工期为45个工作日（不含国家法定节假日及休息日），工程开工日期为2018年1月30日；工程预算50万元；原告未按期支付工程款，合同工期相应顺延；工程款支付方式：合同签订日支付5万元、年前支付5万元、年后开工支付15万元、2018年3月-10月每月支付3万元、2018年11月支付1万元；原告未按期支付工程款，造成工期延误的，每延误一天应当向被告支付0.1‰的违约金。由于被告原因致使工期延误（不含双方约定的返修工期），每延误一天向原告支付工程款0.1‰的违约金；本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，也可由相关部门调解，协商或调解不成的，向云南省仲裁委员会家庭装饰投诉调解中心仲裁。”等内容。2018年4月，被告与韩萍签订《装修合同补充协议》，约定“经商议决定如下：一期装修工程于2018年4月17日交付给健身堂即韩萍使用，逾期按照每天10000元计付违约金；二期工程包括一楼大厅与二楼包房的装修，一楼大厅于2018年5月18日之前完工，二楼包房于2018年4月30日之前完工；由于被告履行合同期间工期违约，导致延期2个半月，故每月支付的3万元从2018年6月份开始支付；到期如超过工期，被告应当向健身堂韩萍支付每天30000元的违约金；装修主合同与补充协议有冲突的，以补充协议为准。”等内容。2018年5月8日，韩萍与被告原法定代表人唐兵签订《中期工程验收单》，记载“二楼包房工程于2018年5月8日完工，逾期8天完成。工程于2018年5月8日交付韩萍（即健生堂足疗养身会所）使用。”2018年6月1日，韩萍与被告原法定代表人唐兵签订《竣工验收单》，记载“健身堂足疗养生会所于2018年5月30日装修完工（除部分主灯没有安装、部分门没有安装、部分排气扇不通电），因为工期紧张，在未完全完工的情况该交付给健身堂使用，并承诺后期会尽快完工。”另查明，原告的管理人员乔梓洋与被告的原法定代表人唐兵分别于2018年9月18日、2019年3月26日签订《补充协议》，约定了工程款的后续支付事宜及维修整改事宜。其中在2019年3月26日的《补充协议》中确认原告尚欠被告工程款8万元。再查明，2019年8月6日大唐装修公司以健身堂公司和韩萍为被告向本院提起（2019）云0103民初9711号装饰装修合同纠纷诉讼，向本院主张健身堂公司和韩萍向大唐装修公司支付工程款20万元。本院于2019年12月11日以未达到原被告约定的余款支付条件为由，判决驳回大唐装修公司的诉讼请求。大唐装修公司就一审判决上诉至昆明市中级人民法院后，因经法院合法传唤原告无正当理由不到庭参加诉讼，昆明市中级人民法院于2020年6月29日裁定按撤回上诉处理。以上事实，有《装饰工程施工合同》、《装修合同补充协议》、《中期工程验收单》、《竣工验收单》、《补充协议》、《补充协议》、民事判决书、民事裁定书及庭审笔录在卷佐证。被告提交的《工程项目协议》系被告与案外人签订，本院对其关联性不予确认。本院认为：关于被告辩称《装饰工程施工合同》中约定了仲裁条款，应当由仲裁机构管辖本案的意见。本案中，《装饰工程施工合同》中约定“向云南省仲裁委员会家庭装饰投诉调解中心仲裁。”《中华人民共和国仲裁法》第十条第一款规定“仲裁委员会可以在直辖市和省、自治区人民政府所在地的市设立，也可以根据需要在其他设区的市设立，不按行政区划层层设立。”第十八条规定“仲裁协议对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确的，当事人可以补充协议；达不成补充协议的，仲裁协议无效。”经本院调查了解，并不存在云南省仲裁委员会，故本院认为以上仲裁条款的约定不明确，应属无效，故对被告的该项答辩意见不予采纳。关于被告辩称《装饰工程施工合同》及《装修合同补充协议》的合同签订主体系韩萍和被告大唐公司，原告健身堂公司起诉被告属于主体不适格的意见。本院认为，在已生效的（2019）云0103民初9711号民事判决书中已经确认韩萍是代表原告健身堂公司与被告大唐装修公司签订的《装饰工程施工合同》和《装修合同补充协议》，且大唐装修公司在（2019）云0103民初9711号诉讼中以健身堂公司作为被告进行起诉也可视为大唐装修公司对健身堂公司是合同主体的认可，故本院对被告关于原告诉讼主体不适格的答辩意见不予采纳。关于原告起诉的违约金18万元是否应当支持的问题。原告认为，被告延期完工20天，按照补充协议约定的逾期完工一天违约金30000元，被告应当向原告支付的违约金为600000元，原告自愿调整为180000进行主张。本院认为，根据原被告签订的《装饰工程施工合同》、《中期工程验收单》、《竣工验收单》可确认，原被告已经确认了被告逾期完工的事实，并约定了逾期完工一天30000元的违约金标准。被告认为原告制定的违约金标准明显不公平。本院认为，综合整个装修工程来看，原被告约定的每日30000元的违约金标准过分高于原告的实际损失，故本院综合装修面积、装修房屋的经营性质、被告的施工情况、逾期完工时间、原告支付工程款的情况等因素，本院酌情确认按照《装饰工程施工合同》约定的工程预算总价款50万元的10%酌情确认逾期完工的违约金，即支持被告向原告支付违约金5万元。另，被告辩称的原告逾期付款导致工期相应顺延，所以被告并未逾期完工的意见，因与原被告在《装饰工程施工合同》、《中期工程验收单》、《竣工验收单》中确认的逾期完工事实相矛盾，本院不予采信。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国仲裁法》第十条第一款、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十一条之规定，判决如下：一、被告昆明大唐装饰设计工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告昆明健生堂健身服务有限公司支付违约金50000元。二、驳回原告昆明健生堂健身服务有限公司的其他诉讼请求。如未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3900元，因适用简易程序减半收取1950元，由原告负担1408元、被告负担542元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于云南省昆明市中级人民法院。双方当事人均服判的，本判决即发生法律效力。若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在本判决规定的履行期限届满后法律规定的期限内向本院申请强制执行，申请执行的期间为两年。审判员  起瑞遥二〇二〇年十一月十三日书记员  杨森艳