湖南省宁远县人民法院民 事 判 决 书（2020）湘1126民初854号原告：龙朝槐，男，1962年10月17日出生，汉族，湖南省宁远县人。委托诉讼代理人：柏小梅，女，1972年9月29日出生，汉族，湖南省宁远县人，系龙朝槐的妻子（特别授权）。委托诉讼代理人：王癸中，湖南舜源泽律师事务所律师。被告：柏兴平，男，1972年9月2日出生，汉族，湖南省宁远县人。被告：李建生，男，1966年12月4日出生，汉族，湖南省宁远县人。被告：杨欣桦，男，1964年7月27日出生，汉族，湖南省宁远县人，现在湖南省津市监狱服刑。原告龙朝槐诉被告柏兴平建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年4月13日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告龙朝槐的委托诉讼代理人柏小梅、王癸中到庭参加诉讼，被告柏兴平经本院传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼。后柏兴平申请追加李建生、杨欣桦为本案被告，本院依法追加李建生、杨欣桦为本案被告参加诉讼，并裁定变更为普通程序审理，后因湖南省津市监狱疫情防控需要不宜开庭，故本院于2020年7月27日裁定中止诉讼。后湖南省津市监狱准许开庭，本案再次公开开庭进行了审理。原告龙朝槐、被告杨欣桦到庭参加诉讼，被告李建生、柏兴平经本院传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已经审理终结。原告龙朝槐向本院提出诉讼请求：1.依法判决被告赔偿原告误工补偿、安全责任费用共计70000元；2.被告承担本案的全部诉讼费用。事实与理由:2015年6月30日，原告与被告签订了《工程承包合同书》，原告以包工不包料的方式承包建设被告位于宁远县桐山街道老村屋学校对面的住宅楼工程。《工程承包合同书》对承包方式、承包内容、工程单价、付款方式、工程日期、工程质量、安全责任、误工补偿、验收规则和时间、违约责任等方面进行了约定。其中第八条明确规定：被告必须及时供料并处理好一切事务，以免导致停工。因被告原因导致停工的，停工一天由被告补偿原告每人每天100元的误工费。同时，第七条明确规定：工人的劳动保险和意外保险费由被告负责，如被告不帮工人购买保险，如发生意外所产生的费用概由被告负责。合同签订后，原告依据合同规定进行了施工建设，但在施工过程中，因被告没有按照合同的约定及时供应建筑材料，导致原告不得不停工，造成原告遭受巨大的经济损失。此外，在施工过程中，工人杨水德在从事外墙装修工作中受伤。因被告没有按照合同约定为工人购买保险，导致经过诉讼程序判决原告赔偿杨水德医疗费等各项经济损失共计22208元（不含王胜亮赔偿的金额），也致使原告遭受经济损失。被告柏兴平未作答辩，也未向本院提交证据。被告李建生辩称，一、答辩人不是适格的被告。答辩人与被答辩人没有直接的合同关系，答辩人与柏兴平属于另外一种法律关系，根据合同相对性原则，答辩人不是适格的被告。二、答辩人方没耽误被答辩人的工期，答辩人完全是按合同要求履行义务的，被答辩人提交的误工日证据不真实、不合法，没有关联性，且证据来源不清，不能采信。三、被答辩人诉请所谓的安全费，应依法驳回。工程转包人柏兴平是自然人，依法不能为被答辩人的雇工购买工伤保险。受害人杨水德在务工时的身份是提供劳务者，不是某公司的工人，不能购买工伤保险。被答辩人主张的安全费是提供劳务者受害责任纠纷中的赔偿款，不是工伤赔偿款，而且人民法院生效判决已经在双方之间进行了分配。被告杨欣桦辩称，答辩人认可柏兴平、李建生与原告一起核实后的误工补偿费，王胜亮只是施工员，需经几位老板共同核定。安全责任费用由法院依法判决，如需赔偿，款项需从工程利润内扣除。当事人围绕其诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行证据交换和质证，对有争议的证据，本院认定如下：原告的证据《工程承包合同书》，涉案房屋为十一层，而原告没有相应施工资质，故该合同应认定无效，虽然合同无效，但原告依照合同完成了涉案房屋的施工，并且双方已对工程款进行了结算，故该项证据能够达到原告的证明目的；原告的证据王胜亮证明，王胜亮认可证明系本人签名，但称对于原告方的误工天数不清楚，当时也没有对误工日进行记数，本院认可原告工程误工的事实；原告的证据民事判决书、民事裁定书，本院对其真实性予以认可；原告的证据龙朝槐与何来付的结算单、支条、短信记录、银行转账凭证，本院休庭后对何来付进行了调查核实，对于该结算单，何来付认可是本人签字，并认可至2018年4月17日龙朝槐还下欠工程款84114元，但他不认可龙朝槐支付了误工费，本院认为，从龙朝槐与何来付的结算单、短信记录及银行转账情况来看，这已形成一个完整的证据链，证实龙朝槐支付给何来付误工费37400元，被告方及何来付也未提供相应证据来否认该结算单的真实性，并且王胜亮在庭审中陈述原告方存在误工的事实，故对该项证据本院予以采信。根据采信的证据和当事人的陈述，本院确认如下案件基本事实：龙朝槐承包了被告柏兴平、李建生、杨欣桦合伙开发的位于宁远县桐山街道老村屋学校对面的住宅楼工程项目。2015年6月30日，原告龙朝槐与被告柏兴平签订一份《工程承包合同书》，合同约定：采取包工不包料的承包方式；工程单价：按投影面积计算每平方米单价260元（如四周都用钢管架，那么每平方米单价为275元）；工人的劳动保险和意外保险费由柏兴平方负责，如柏兴平方不帮工人购买保险，如发生意外事故所产生的费用概由柏兴平方负责；工程工期：此工程从开工之日起必须在8个月内全部完工（暂定7月10日开工），如有下雨天和不可抗拒的因素和因柏兴平方原因而导致停工的工期顺延；误工补偿：柏兴平方必须及时供料并处理好一切事务，以免导致停工，因柏兴平方原因停工的，停工一天由柏兴平方补偿给龙朝槐方每人每天100元的误工费；合同还约定其他事项。合同签订后，原告遂安排人员施工，于2017年完工，兴建了一栋十一层楼房（不含地下室）。工程完工后，双方已对工程款进行了结算，但原告要求被告方承担误工损失及因被告方不购买施工人员的意外伤害保险致使其支付施工人员杨水德赔偿金22208.7元，双方协商未果，原告遂诉至本院。本院认为，根据《中华人民共和国建筑法》第二十六条的规定，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。根据《最高人民法院关于审理建设工程纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条（一）项的规定，承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，建设工程施工合同应当根据合同法第五十二条第（五）项规定，应当认定合同无效。本案中，原告在不具备建筑施工资质的情形下，承包了被告柏兴平、李建生、杨欣桦开发的位于宁远县桐山街道老村屋学校对面的住宅楼工程项目，双方签订了《工程承包合同书》，该合同违反了法律的强制性规定，应认定无效。合同无效或者被撤销后，有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释（二）》第三条的规定，建设工程施工合同无效，一方当事人请求对方赔偿损失的，应当就对方过错、损失大小、过错与损失之间的因果关系承担举证责任。损失大小无法确定，一方当事人请求参照合同约定的质量标准、建设工期、工程价款支付时间等内容确定损失大小的，人民法院可以结合双方过错程度、过错与损失之间的因果关系等因素作出裁判。原告给付何来付因工程误工产生的损失费用37400元，该项损失应依照双方的过错程度来承担，根据本案实际情况，本院酌定原、被告各承担50%责任，故被告柏兴平、李建生、杨欣桦应赔偿原告因工程误工产生的损失18700元（37400元×50%）。原告要求被告方承担安全责任费用，因双方签订的《工程承包合同书》无效，故关于该合同约定由柏兴平方负责购买劳动保险和意外保险费的条款也无效，对于无效合同造成的损失，双方根据过错来承担相应的责任。案涉房屋的施工人员杨水德因意外受伤已经法院生效判决，判决柏兴平与龙朝槐各承担杨水德的经济损失22208.7元，由此可见，原、被告双方都有损失，且损失大小也一致，故本案不能再进行处理。被告李建生答辩提出本人不是适格的被告，本院认为，根据法律相关规定，合伙人对合伙期间的债务应承担连带责任，而案涉房屋系三被告合伙兴建，故三被告应对原告的债务承担连带责任，故对此本院不予采纳。依据《中华人民共和国民法通则》第三十五条，《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条，《中华人民共和国建筑法》第二十六条第一款及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条第（一）项，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第三条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、由被告柏兴平、李建生、杨欣桦于本判决生效后十五日内，连带赔偿原告龙朝槐因工程误工产生的损失18700元；二、驳回原告龙朝槐的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1550元，由原告龙朝槐负担1136元，被告柏兴平、李建生、杨欣桦负担414元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省永州市中级人民法院。审 判 长  乐小宁审 判 员  杨光力人民陪审员  何红丽二〇二〇年十一月二十日法官 助理  李 伟代理书记员  袁 敏附相关法律条文：《中华人民共和国民法通则》第三十五条合伙的债务，由合伙人按照出资比例或者协议的约定，以各自的财产承担清偿责任。合伙人对合伙的债务承担连带责任，法律另有规定的除外。偿还合伙债务超过自己应当承担数额的合伙人，有权向其他合伙人追偿。《中华人民共和国合同法》第五十二条有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。第五十八条合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。《中华人民共和国建筑法》第二十六条承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释（二）》第三条建设工程施工合同无效，一方当事人请求对方赔偿损失的，应当就对方过错、损失大小、过错与损失之间的因果关系承担举证责任。损失大小无法确定，一方当事人请求参照合同约定的质量标准、建设工期、工程价款支付时间等内容确定损失大小的，人民法院可以结合双方过错程度、过错与损失之间的因果关系等因素作出裁判。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。