陕西省汉阴县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）陕0921民初1097号 原告：安康市汉滨区某某装饰有限公司（以下简称尚进公司）。 法定代表人柯某某，系公司总经理。 委托代理人陈峰，男，系公司司机。 委托代理人李增宏，男，安康市汉滨区148法律服务所法律工作者。 被告乔某，男，生于1986年5月23日，汉族。 委托代理人李若芹，女，陕西振汉律师事务所律师。 委托代理人李铅铅，男，陕西振汉律师事务所律师。 被告许志某某，女，生于1988年3月29日，汉族，现住址同上，公民身份证号6124221988********。 委托代理人乔某（第一被告），男，系被告许志某某丈夫。 原告安康市汉滨区某某装饰有限公司与被告乔某、许志某某装饰装修合同纠纷一案，本院受理后依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告尚进公司的委托代理人陈峰、李增宏，被告乔某及其委托代理人李若芹、李铅铅，被告许志某某委托代理人乔某，均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告尚进公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告合同内工程款23000元；2、判令被告支付原告增项工程款122193元；3、判令被告支付原告违约金及强行入住违约金40000元；5、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2018年5月6日，原、被告签订了一份安康市汉滨区某某装饰有限公司工程合同书，合同约定：第一条：1、装修地点：汉阴县城关镇青枫秀岭1号楼1单元603室；2、承包方式：包工包料；3、装饰施工内容：依据甲乙双方签订的施工预算表子目内容而定；4、工期：2018年5月8日至2018年9月8日竣工，工期约120天。第五条：本工程总造价93000元；第六条：工程款及结算约定，甲乙双方签订合同后，乙方材料进场2日内，甲方向乙方支付定金5万元，在工程进度达到50%时，将33000元支付给乙方，在工程进度到70%时，将8000元支付给乙方，剩余款项当甲方验收后2日内将2000元一次性付清与乙方；第七条：甲方验收责任：乙方在竣工2日内通知甲方验收，若甲方不验收或延迟验收，乙方视为甲方验收，甲方应在2日内将尾款付清与乙方，若甲方不付清，乙方有权阻止甲方入住。如甲方强行入住，再提高违约金20000元，因此造成的一切后果由甲方负责；第八条：增项约定，甲方给乙方追加合同外的工程都属于增项，增项工程量以实际施工为准，造价由乙方报价为准；第十一条：违约责任，甲乙双方若任意一方毁约，或中途解除合同或不遵守合同，A若甲方不按规定时间足额支付工程款的，不按时支付尾款的，若甲方给乙方增加项目不付增项款的，如甲方违约支付乙方违约金20000元人民币。B如果乙方违约支付甲方违约金20000元。C若甲方不按约定时间足额支付给乙方工程款、拒付增项工程款的造成停工，若甲方强行安排另外施工队施工，强行入住，若甲方有以上两项违约支付乙方违约金40000元整。合同签完后，乙方于2018年6月16日材料进场，甲方验收后在材料验收表上签字按手印，按合同约定，甲方应按合同约定支付乙方订金50000元，可甲方未付一分钱，甲方一开始就违约。乙方只好开始装修，直到2018年6月20日，甲方才给乙方转款40000元，乙方继续装修，直到2018年7月8日，本装饰工程已完成80%以上（含增项工程100%完成），甲方一并验收，应支付二期工程款41000，可甲方未支付，再次违约，因甲方强势下，乙方是残疾人无力抗争，没办法只好严格按照合同履行，直到2018年8月16日，乙方依照合同约定全部完成本合同工程竣工含增项工程100%完成竣工，至此甲方给乙方支付合同内工程款23000元和增项工程款122193元，乙方一直追要，可甲方一直未付，甲方已严重违约并侵犯了乙方的合法权利。综上所述，原、被告合同签订后，原告按照合同履行，被告不按合同履行，严重违约，原告特提起诉讼，请求法院查明事实，公正判决。 被告乔某、许志某某辩称，一、关于本案事实，2018年5月6日，被告与原告签订《安康市汉滨区某某装饰有限公司工程合同书》，约定被告将位于汉阴县城关镇清风秀岭1号楼1单元603室房屋交由原告装修，承包方式为包工包料，工期为2018年5月8日至2018年9月8日，工程总价为93000元。合同签订后，被告分别于2018年6月20日、7月24日两次支付工程款7万元，原告在收到工程款后就开始消极怠工，不按合同履行义务，不组织工人继续施工，因为其拖欠工人工资导致工人工作积极性低，甚至拒绝施工，在被告多次催促的情况下，原告才断断续续请不固定的工人进行施工，而原告也不到场进行监督管理。由于原告不能按时施工，约定的工期即将届满，而整个装修工程仅完成了工程清单中的第2项厕所防水，第3项客厅地板、厕所墙地瓷砖，第6项客厅及过道吊顶的基础部分，第7、8项鞋柜、酒柜只搭了个架子不到一半，第11项大衣柜只搭了架子，第18项蹲便器安装。约定的工期快到了，原告仍然不能及时进行施工，因此被告多次给原告打电话让其加快施工，并且派人到现场监工，但是原告只是口头答应，但并没有采取实际行动，而且原告私下将已经编造好的装饰验收表在2018年7月8日在安康找到被告让其签字，被告认为应当到施工现场对具体完工项目验收后再签字，原告说只有签了字才能找人继续施工，迫于无奈，被告在没有对实际情况进行核实的情况下签了字。在签完字后，原告就完全停止了施工，被告多次打电话给原告，原告均置之不理，后来连电话都不接了。因为要使用新房，在不得已的情况下，被告只能自己找施工队完成余下的工程。工程清单中的第4、5、9、10、12、13、14、15、16、17、19、20、21、22、23、24、25、26项均是被告另外找人完成的，而相应的装饰装修材料也是被告购买的，而这些项目的材料费用、人工费用共计91796元。原告要求被告支付工程尾款23000元纯属厚颜无耻，因原告没有按工程进度施工，在工期严重超期后被告自己出钱购买材料找工人完成施工的，原告完成的工程量还不到总工程量的20%，而被告实际支付的工程款远远超过了应付工程款，后续工程不是原告完成的，其无权要求被告支付尾款；二、关于原告要求被告承担增项工程款122193的诉讼请求，在双方在签订合同后，原告就不停的向被告要钱，被告为了加快施工进度，早日住进新房，只能满足原告的要求。2018年7月8日，原告拿出早已编造好了的验收表找到被告让被告签字，当时双方均在安康，被告当时对实际完工的情况不清楚，被告提出到施工现场查看后再签字，但是原告却说签字也是为了更好提供服务，被告在不知情的情况下签了字。当时原告也没有说是合同增项，因为截至到现在，原告完成的工程量还不到20%。验收表是原告提前编造好的，与实际完工情况不相符。如前所述，由于原告停止施工，也不接被告的电话，被告只能另外找人施工，材料也都是自己购买的，并不存在原告所述的工程增项。即便存在增项，也是原告擅自增加，变更合同内容，其应当提前与被告沟通，征得被告的同意。原告的工程增项工程款达到了十二万元，远远超过了双方约定的工程总价款，这完全不符合正常逻辑；三、关于原告主张的违约金40000元，被告认为纵观全案，是原告擅自停工，构成违约的是原告而非被告，被告的义务就是支付工程款，而被告也已经履行了自己的义务。原告却拿钱不办事，恶意怠工，实际完成的工程量只有总工程量的20%不到，而被告实际支付了7万元的工程款的，达到总工程款的75%以上。被告已经超付了工程款，而原告并没有完成施工，是原告违约，而不是被告违约。原告一直故意拖延施工直至停止施工，其就是利用被告急于入住新房的心理，让被告承担不利后果。但是原告忽视了工期已经超期，没有按合同约定的时间完工，被告多次打电话都置之不理，被告不可能因为原告违约就无限期拖下去，有房却不能住，如果按原告的装修的速度，到现在被告都无法入住。鉴于此，被告才自己购买材料找人装修，共计花费91796元。对于被告超付的工程款，原告应当予以返还。原告作为提供有偿服务的装饰装修公司，在与业主签订装修合同后却违反合同约定恶意停工，编造验收表，事后又以此将业主起诉，这样的情形不仅仅是被告这一起，还有其他几十起相同的情况，很明显这就是原告有预谋的套路欺诈行为。综上所述，原告恶意怠工停工，未按合同约定履行义务，违约在先，被告已经按照合同约定超付了工程款，被告不存在违约，不承担违约责任。原告应当将超付的工程款退还被告。 本院经审理认定事实如下：2018年5月6日，原告尚进公司与被告乔某签订《工程合同书》，在合同书中约定，被告乔某（甲方）将房屋装修工程发包给尚进公司（乙方），合同第一条约定装修地点为汉阴县城关镇青枫秀岭1号楼1单元603室，承包方式为包工包料，装修施工内容为双方签订的施工预算表子目内容，工期为2018年5月6日开工，2018年9月8日竣工；合同第二条对双方的职责进行了约定；合同第三条对材料供应进行了约定；合同第四条对安全生产和防火进行了约定；合同第五条约定工程总造价为93000元；合同第六条对工程款及结算进行了约定，材料进场支付订金50000元，工程进度到50%时支付33000元，工程进度到70%时支付8000元，剩余款项验收2日内将剩余2000元一次性付清；第七条约定验收责任，乙方在竣工2日内通知甲方验收，若甲方不验收或者延迟验收，视为已验收，甲方应在2日内将尾款付清与乙方，若甲方不付清乙方有权阻止甲方入住，如甲方强行入住，在提高违约金2万元，因此造成的一切后果由甲方负责；合同第八条对增项进行了约定，甲方给乙方追加合同外的工程都属于增项，增项工程量以实际施工为准，造价由乙方报价为准；该合同同时对其它事项、甲方责任、违约责任、纠纷处理方式等进行了约定。2018年6月16日，原告将材料运到装修现场，双方签订了材料验收表，2018年7月8日，双方签订了《装饰验收表》，该装饰验收表签字后，原告停工未再恢复施工完成装修工程，被告乔某催促未果后于2018年10月起遂自行找工人施工完成剩余装修工程，支出材料费用65635元，支出人工工资费用17370元。被告许志某某、乔某通过银行转帐方式向原告法定代表人柯某某于2018年6月20日汇款40000元、于2018年7月24日汇款3万元，共计支付工程款70000元。 另查明，1、被告乔某与许志某某系夫妻关系；2、被告前期做房屋水电改造，支出材料费5791元和人工工资费3000元；3、2018年7月8日，双方签订的《装饰验收表》地点在安康。4、2018年9月26日汉阴县城建置业管理有限公司证明及当日形成的照片、出庭证人汪昌进证言、出庭证人陈明汉（原告装修被告房屋雇请的贴地板工人）证言，能够证实原告停工、未完工，被告自行施工完成剩余装修工程。 本案审理过程中，被告乔某向本院提交了1份《装饰验收表》项目完工情况，经原告尚进公司质证，双方无争议的增项工程款金额为34048.8元。 上述事实，有工程合同书、材料验收表、装饰验收表、汇款回单、汉阴县城建置业管理有限公司证明、照片、当庭证人证言、当事人陈述、销售单等证据在卷佐证。 本院认为，本案争议的焦点为：一是尚进公司要求乔某、许志某某支付合同内剩余工程款23000元的诉讼请求是否成立；二是乔某、许志某某应支付尚进公司增项工程款数额的认定；三是尚进公司要求乔某、许志某某承担违约金及强行入住违约金40000元的诉讼请求是否成立。 关于焦点一，被告与原告签订了《工程合同书》，将其位于汉阴县城关镇青枫秀岭1号楼1单元603室房屋以包工包料的方式发包给原告尚进装饰公司装修，工期为2018年5月8日至2018年9月8日，后由于原告的停工未再恢复施工完成装修工程，被告于2018年10月后自行完成剩余装修工程，现原告实际完成的装修工作量已经无从查清，且原告亦未能提供证据予以证明其实际完成了合同内约定的全部工程量，属于原告举证不能，故尚进公司要求乔某、许志某某支付合同内剩余工程款23000元的诉讼请求不能成立，本院不予支持。 关于焦点二，原告与被告签订的《工程合同书》约定“原告包工包料；被告给原告追加合同外的工程都属于增项，增项工程量以实际施工为准，造价由原告报价为准”，并在该合同后附有装修清单，合同及清单中对于尚进公司在诉讼中主张的增项工程虽未具体约定，但尚进公司并未提供证据证明增项工程均是在被告要求追加下变更的增项，且亦未提供证据证明《装饰验收表》记载的增项工程实际完成的装修工程量，且凭交易习惯、生活经验还可判断《装饰验收表》所涉增项存在属原合同约定应当实施的工程范围，故尚进公司要求乔某、许志某某支付增项工程款的数额认定，本院以审理中双方无争议的34048.8元增项工程款金额予以认定。 关于焦点三，因本案双方当事人在履行合同过程中都存在违约行为，乔某、许志某某确有迟延支付装修款的事实，尚进公司亦确有对该装修工程施工停工后未再恢复施工完成全部装修工程的事实，从违约程度上讲，尚进公司的违约行为程度更深，故尚进公司要求乔某、许志某某承担违约金及强行入住违约金40000元的诉讼请求，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条、第一百二十条、第二百五十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》六十四条规定，判决如下： 一、被告乔某、许志某某于本判决生效后三十日内向原告安康市汉滨区某某装饰有限公司支付装修工程款34048.8元； 二、驳回原告安康市汉滨区某某装饰有限公司的其它诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付的金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理2002元（已减半），由原告安康市汉滨区某某装饰有限公司负担1351元，被告乔某、许志某某负担651元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省安康市中级人民法院。 审判员  刘华 二〇二〇年十一月十九日 书记员  刘娜