湖北省武汉市新洲区人民法院民 事 判 决 书（2020）鄂0117民初3242号原告：邓利民，男，1982年7月12日出生，汉族，武汉市新洲区人，住武汉市新洲区。委托诉讼代理人：耿学军，湖北今天律师事务所律师。代理权限为特别授权。委托诉讼代理人：惠慧，湖北今天律师事务所律师。代理权限为一般授权。被告：陈和娟，女，1989年8月26日出生，汉族，户籍地武汉市新洲区，现住武汉市新洲区。委托诉讼代理人：罗银宝，男，汉族，武汉市新洲区人，住址同上，系被告陈和娟丈夫。代理权限为特别授权。原告邓利民与被告陈和娟装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告邓利民及其委托诉讼代理人耿学军、惠慧、被告陈和娟及其委托诉讼代理人罗银宝到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告邓利民向本院提出诉讼请求：1、请求法院确认原、被告双方签订的装修合同有效，判令被告协助原告履行合同安装橱柜吊柜；2、请求法院依法判令被告立即支付工程欠款人民币40954元；并判令被告支付欠款期间的利息7181元（自2019年11月30日-2020年8月19日），共计本息48135元；以后利息计算至工程款全部结清时止；3、请求法院判令被告支付违约金5000元，赔偿律师费10000元，合计15000元;4、本案的诉讼费用由被告承担。事实与理由：2019年8月13日，原告以湖北天正昊业装饰工程有限公司的名义与被告签订《武汉市住宅室内装饰装修工程施工合同》，合同约定:工程地址为新洲区博雅天城2-2-2803，建筑面积106m2；承包方式:包工包料，工程总造价89000元，支付方式：（1）定金的支付：甲方向乙方支付定金8900元（10%工程总造价）；（2）工程款的支付：第一期款应支付金额为44500元；第二期款应支付金额为31150元；第三期款应支付金额为7350元；第四期款（尾款）应支付金额为2000元。合同第八条：工程变更1.工程项目及施工方式如需要变更，双方应协商一致，签订书面工程变更单，同时调整相关工程费用及工期。工程变更单，作为竣工结算和顺延工期的根据，自甲方签字起，立即生效。第九条：工程质量验收及保修中8、未办理验收交付手续，甲方使用房屋视为质量验收合格，由此引起的后果由甲方负责。使用房屋包括但不限于更换钥匙（包括废除装修钥匙〉、强制乙方清场，搬入家具、生活用品（如桌、椅、凳、沙发、床、锅碗等），开始住宿、做饭等情形。第十条：违约责任，第5项约定了单方违约承担总价款20%的违约金；第6项甲方未按本合同约定期限支付工程款，应自逾期之日起按应付款的日千分之三支付违约金，甲方同意因未按合同约定期限支付工程款所产生的相关费用（诉讼费、律师费……）。合同签订后，原告于2019年8月16日进场施工，并严格按约定履行合同义务，期间被告两次变更工程增项款分别为10307元、538元，应收工程款共计99845元。被告于2019年8月13日付定金8900元，以后逾期分别于9月16日付款10000元、10月3日付款10000元、10月16日付款30000元，共计付款58900元，下欠工程款40954元。经原告多次向被告催要，被告在微信群明确回复收到催款通知，但仍一直未支付。原告2019年11月26日催要未果后，被告随即更换了进户门锁，导致原告不能进入房屋内安装橱柜吊柜，现在被告已经实际入住，并使用房屋，依合同约定视为工程合格。湖北天正昊业装饰工程有限公司系原告个人独资公司，经原告申请，武汉市新洲区工商行政管理局于2019年12月10办理了该公司注销登记。原告系该公司注销后的债权债务实际责任人，依法具备诉讼主体资格。为维护原告的合法权益，特请求法院依法判决。被告陈和娟辩称，原告没有按照合同约定来，按照合同第一期我要交4万多块钱，原告才动工，但是我只交了8900元定金，原告就把水电工程做完了。按照合同来，原告就不应该动工。原告公司在2019年注销了。原告超期未完工，按照合同约定2019年11月要完工交房，但是原告没有交房。按照合同来，原告应当赔偿我违约金。之后的损失是原告造成的，要其承担。原告未做完的工程我又另外找人做完了，用了5000多元。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对当事人有异议的证据，本院认为，原、被告提供的证据均具备真实性，能证明本案的主要事实，本院均予以认定。双方均提出是对方违约的证明目的，本院不予认定。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定本案事实如下：2019年8月13日，原告邓利民以湖北天正昊业装饰工程有限公司的名义与被告陈和娟签订了一份《武汉市住宅室内装饰装修工程施工合同》，被告将其名下位于武汉市新洲区邾城街博雅天成2栋2单元2803号房屋的室内装饰装修工程承包给原告个人独资的湖北天正昊业装饰工程有限公司施工，该合同主要约定:1、工程地址，建筑面积106m2，、户型等；2、承包方式为：由乙方（湖北天正昊业装饰工程有限公司）包工包料并设计施工图纸等；3、工期2019年8月16日至2019年11月20日；工程总造价89000元（其中半包部分40000元，主材费49000元）；4、支付方式为：（1）定金的支付：本合同签订时，甲方（陈和娟）向乙方支付定金8900元（10%工程总造价），上述定金给付后，甲方补齐40%工程款，乙方方可进场施工等；（2）工程款的支付：第一期款应于签订合同后三日内支付金额为44500元；第二期款应于水电路基础、防水、墙地砖铺设、地面找平完毕后支付金额为31150元；第三期款应于木工现场制作或厂家加工的成品定制产品及安装后支付金额为7350元；第四期款（尾款〕应于竣工验收合格后支付金额为2000元。合同还约定了：双方的其他义务、材料供应、工程变更、工程质量验收及保修、违约责任等内容。合同签订当天，被告向原告支付定金8900元，湖北天正昊业装饰工程有限公司于2019年8月16日安排相关人员进场施工，施工期间，被告两次变更工程增项款分别为10307元、538元，应收工程款共计99845元，被告分别于9月16日付款10000元、10月3日付款10000元、10月16日付款30000元，共计付款58900元，下欠工程款40954元未付，为此，原告诉至本院。庭审中查明，双方在履行合同期间，2019年11月26日，被告以湖北天正昊业装饰工程有限公司在其卫生间安装的花洒、面盆等洁具是公司样品拆卸过来安装的为由与该公司发生纠纷，湖北天正昊业装饰工程有限公司的法定代表人邓利民要求停工，还有橱柜地柜门板、吊柜、酒柜门板、背景墙等（按双方约定的价格共计4500元）合同约定的施工内容，湖北天正昊业装饰工程有限公司没有完成；被告也拒付下欠工程款，导致双方一直没有进行竣工验收。此后，被告另外找人做完原告未完成的施工项目。并于2020年8月28日，被告一家已经入住使用涉案房屋。另查明，湖北天正昊业装饰工程有限公司系原告邓利民个人独资公司，经原告申请，武汉市新洲区市场监督管理局于2019年12月10日对该公司办理了注销登记。本院认为，原告邓利民个人独资的湖北天正昊业装饰工程有限公司与被告陈和娟自愿签订的《武汉市住宅室内装饰装修工程施工合同》不违反有关法律规定，为有效合同，合同双方均应按合同全面履行各自的义务。湖北天正昊业装饰工程有限公司已注销登记，该公司的债权债务应由其一人股东邓利民个人享有和承担，被告差欠原告工程款40954元未付，应承担偿还欠款的民事责任，原告要求被告支付工程欠款40954元的请求，本院予以支持。原告要求被告协助继续履行合同安装橱柜吊柜的请求，因被告在双方发生纠纷后自行找人完成，没有继续安装的必要，故该请求，本院不予支持。原告未完成的橱柜地柜门板、吊柜、酒柜门板、背景墙等施工内容共计价款4500元，应在被告欠款中扣减。本案中，原、被告双方均有违约行为，各自损失应各自承担，因此，原告主张要求被告承担欠款利息、支付违约金5000元、律师费10000元的请求，被告也要求原告承担违约责任的主张，本院均不予支持。据此，本院依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百二十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：一、由被告陈和娟向原告邓利民支付工程款36454元，限于本判决生效之日起十日内付清。二、驳回原告邓利民的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1378元，减半收取689元，由原告邓利民负担189元，被告陈和娟负担500元。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省武汉市中级人民法院。审判员  高昳春二〇二〇年十一月十八日书记员  黄丽芳