安徽省来安县人民法院民 事 判 决 书（2020）皖1122民初3783号原告：戴永洁，女，1994年6月22日生，汉族，住安徽省来安县。被告：来安县紫名都装饰工程有限公司，住所地安徽省滁州市来安县威尼斯花园大门南侧店面**，统一社会信用代码91341122MA2T7KKP1E。法定代表人：刘连琴，该公司总经理。委托诉讼代理人：曹宗宝，男，该公司员工。委托诉讼代理人：刘连忠，男，该公司员工。原告戴永洁与被告来安县紫名都装饰工程有限公司（以下简称紫名都装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年10月9日立案后，依法适用小额诉讼程序，公开开庭进行了审理。原告戴永洁、被告紫名都装饰公司的委托诉讼代理人曹宗宝、刘连忠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。戴永洁向本院提出诉讼请求：1、请求法院判令被告立即支付原告的违约金13791.6元（以总人工费即15496.2为准，按日1%计算自2020年7月1起计算富春纺起诉日止共89天）；2、请求法院判令被告立即支付原告2020年9月27日之后的违约金（以总人工费即15496.2元为准，按日1%计算直至房屋实际验收日为止）；3.本案的诉讼费由被告承担。审理中，戴永洁放弃第2项诉讼请求。事实和理由：被告承包了原告的位于来安县东骏华府1栋203室的房屋装修工程，双方并于2020年4月1日签订了房屋装修合同，合同总金额为108000元（包括材料费和人工费），工期自2020年4月1日至2020年6月30日。可验收日到期后，被告并如约将房屋装修完毕，中途原告都催促过被告的装修工程进度，被告仍未将房屋装修完毕交付给原告。为维护原告的合法权益，按照装修合同中约定的条款：“如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止”。故原告特向法院提起诉讼，请求法院依法支持诉请。紫名都装饰公司辩称，原告先违约，我方不应承担违约责任，原告没有按照约定的时间缴纳相关款项，2020年4月1日我司进行开工，约定每项工程结束后原告缴纳相关款项，但是每项工程结束后原告并未按时缴款，最终由项目经理担保我司再进行施工。原告未按时缴款影响我司进行施工。经审理查明：2020年4月1日，戴永洁为甲方与紫名都装饰公司为乙方签订一份《紫名都装饰装修签订合同》，约定：甲方委托乙方进行居家装潢。第一条、工程概况：1、工程地址：来安东骏华府1#203室；2、居室规格：3室2厅2卫1厨；3、建筑面积：108㎡;4、承包方式：包工包料、包清工部分承包；5、总价款：壹拾万捌仟元整（￥108000元）；第二条、施工工期：总工期90天；工程开工日期2020年4月1日；工程竣工日期2020年6月30日；1、如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止，如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方。2、由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。……4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改工施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变；第三条、工程价格：以附表《装修工程价格表》所定的价格表为准；第四条：质量要求：1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可;2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同；3、凡由甲方自行采购的材料、设备、产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。第五条、甲方义务。第六条、乙方义务；第七条、材料供应；第八条、工程验收；第九条、付款方式：1、合同一经签订，甲方即应付定金工程全款的58000元；水电结束，验收合格，应支付工程款30000元，瓦工结束，验收合格，应支付工程款10000元；本工结束，验收合格，应支付工程款10000元。公司收到全款后，出具工程质量保修卡，甲方未在规定的期限内交齐工程款将视为甲方自动放弃工程保修权利。2、工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更报告，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。第十条、违约责任：合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿；第十一条、争议解决；第十二条、合同的变更和终止：1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总借款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。合同签订后，紫名都装饰公司进行施工，戴永洁按合同约定，在合同签订后即付款58000元，2020年5月7日在水电和木工结束后，经验收合格，戴永洁于2020年5月21日付款40000元，瓦工结束后因卫生间瓷砖贴的错误，被要求整改，紫名都进行了返工，戴永洁未付尾款10000元，整个工程于2020年8月21日结束。后双方在对整个工程进行验收时，因装修工程未按时骏工，双方对违金赔偿发生矛盾。另查明，在施工过程中，戴永洁因对紫名都装饰公司提供的部分实物不满意，自行购买了洗衣柜、马桶、花洒、面盆、水槽等价值为5000元，另橱柜少做一节价值800元，以上两项共计5800元，双方协商同意在总工程款扣除，戴永洁实际未支付工程款为4200元。上述事实，有双方当事人当庭陈述，戴永洁提交的《紫名都装饰装修签订合同》、收据、银行付款凭证、紫名都装饰公司报价表，紫名都装饰公司提供微信聊天记录等证据在卷佐证,予以确认。本院认为，戴永洁与紫名都装饰公司签订的《紫名都装饰装修签订合同》，是当事人的真实意思表示，且不违反法律规定，合法有效，对当事人具有约束力。双方在合同中约定工程竣工日期为2020年6月30日，但该工程的实际竣工为2020年8月21日，紫名都装饰公司的行为已违反双方合同的约定，应承担相应的违约责任。戴永洁在紫名都装饰公司完成木工和水电工程后也未按约定及时付款，也应承担一定的违约责任。双方在合同中虽约定了延迟完工的违约条款，但戴永洁也未能提供紫名都装饰公司实际给其造成了损失的直接证据。故本院根据双方的过错程度，酌定紫名都装饰公司承担1000元违约金。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百一十四条、第一百二十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告来安县紫名都装饰工程有限公司于本判决生效后十日内支付原告戴永洁违约金1000元。二、驳回原告戴永洁的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费145元，减半收取计72.5元，由原告戴永洁负担22.5元，被告来安县紫名都装饰工程有限公司负担50元。本判决为终审判决。审 判 员  李维忠二〇二〇年十一月二十三日法官助理纪红林代理书记员  武蕴伟附：判决适用的相关法律法条：《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第一百一十四条当事人可以违定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第一百二十条当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。