兰州新区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）甘0191民初349号 原告：平罗县兰翔贸易有限公司。 法定代表人：韦洁，该公司经理。 委托诉讼代理人：范洁，宁夏搏强律师事务所律师。 被告：甘肃宏瑞达建设工程有限公司。 法定代表人：曾绍林，该公司总经理。 委托诉讼代理人：朱榕桥，甘肃崇平律师事务所律师。 被告：兰州乾川置业有限公司。 法定代表人：郭元新，该公司董事长。 委托诉讼代理人：魏军，男。 原告平罗县兰翔贸易有限公司（以下简称“兰翔公司”）与被告甘肃宏瑞达建设工程有限公司（以下简称“宏瑞达公司”）、兰州乾川置业有限公司（以下简称“乾川公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年2月5日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告兰翔公司委托诉讼代理人范洁、被告宏瑞达公司委托诉讼代理人朱榕桥到庭参加诉讼，被告乾川公司经本院合法传唤后未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 兰翔公司向本院提出诉讼请求：1.判令宏瑞达公司支付工程款2582968.67元，逾期付款利息38615.38元及判决确定的付款之日止的利息；2.乾川公司在未付款的范围内对上述款项承担连带付款责任；3.本案诉讼费用由宏瑞达公司、乾川公司承担。事实和理由：2019年4月15日，兰翔公司与宏瑞达公司签订《金城·新天地首开区一标段水电暖安装工程施工协议》一份。约定：甲方承建的金城·新天地首开区一标段土建及水电暖安装工程,其中水电安装工程以包工、包料形式由乙方承包施工,按每平米155元现金形式包干结算,总金额暂定为4387481.15元(最终以实际竣工后验收面积核算的总金额为准),双方同时对工程地点、工程规模、工程款支付方式进行了约定。签订合同后,兰翔公司即组织工人开始施工,在施工过程中,由于设计变更,新增加了等电位、室外雨水管、空调冷凝水留洞等等,在弱电部分,兰翔公司施工完毕后由于设计图纸变更,又进行了二次重新制作安装,由于上述设计变更,一方面影响了兰翔公司的工程进度,另一方面增加了部分工程造价。2019年9月,兰翔公司完成了所有原有图纸及变更、增加的工程,宏瑞达公司验收。2019年10月2日,乾川公司向业主交付房屋。按照合同约定,宏瑞达公司应当在每月10日按照兰翔公司的实际完成工程量的40%支付工程款,竣工验收合格后三十日内向兰翔公司一次性支付剩余工程款,但是时至今日,宏瑞达公司不与兰翔公司做工程总决算,也拒不支付剩余工程款。综上所述，宏瑞达公司应当按照合同约定支付剩余工程款,现宏瑞达公司违反合同约定,应当承担相应的违约责任,乾川公司作为涉案工程的发包方,亦应当在未付款的范围内承担连带付款责任,故兰翔公司为维护其合法权益，诉至法院，望判如所请。 宏瑞达公司辩称,双方签订合同后，兰翔公司至今未完成工程量，双方也未结算；合同约定的质保金不能支付，只能到工程验收后才可支付。 乾川公司辩称,乾川公司已经向宏瑞达公司按照合同约定全额支付了工程款，应依法驳回兰翔公司对乾川公司的诉请。 本院经审理认定事实如下：2017年5月21日，乾川公司将金城·新天地首开区一标段土建及水电安装工程发包给宏瑞达公司施工，总建筑面积约64197.58㎡，暂定总造价87220000元。 2019年4月15日，宏瑞达公司作为甲方，兰翔公司作为乙方，双方签订《金城·新天地首开区一标段水电暖安装工程施工协议》。约定：甲方承建的金城·新天地首开区一标段水电暖安装工程以包工、包料的形式由乙方承包施工，每平米155元（含9%增值税，不含前承包人结构预埋结算金额），总安装面积约28306.33平米，施工日期自2019年4月10日至2019年8月10日，合同总金额暂定4387481.15元(最终以实际竣工后验收面积核算的总金额为准)；工程款按每月10日由甲方按乙方实际完成量的40%付至乙方指定账户；水电暖工程安装完毕后，13-20楼在竣工验收合格后三十日内，扣除3%质量保证金后，甲方将剩余款项一次性支付到乙方指定账户,质保期两年，到期30日后无息退付质量保证金；由于工程进度、工程质量的原因，乙方在履约过程中退场，按甲方认可的已完工程量70%结算，除这两个原因之外，甲方因任何原因提出让乙方退场，都需按认可的乙方已完工程量的100%给予结算；如甲方迟延支付进度款及尾款，进度款不超过30日，尾款不超过60日，届时甲方除应付款外，还应以该项未付款为基数，按当年银行贷款一年期基准利率上浮30%支付相应费用；合同约定保修期为工程交付业主使用后两年。合同签订后，兰翔公司组织人工、材料进场施工，后宏瑞达公司又将空调冷凝水管、室外雨水管、消防管交兰翔公司施工，对新增部分，双方再未签订合同。2019年6月28日，双方对图纸新增等电位部分工程进行了结算，结算价为24600元。2019年9月30日，乾川公司将案涉工程交付业主使用，并完成了不动产登记，登记的面积为预测面积。庭审中，宏瑞达公司认为预测面积不能作为结算面积，兰翔公司遂即申请对13#楼至20#楼实际面积和室外雨水管、消防管、冷凝水管造价进行鉴定，兰翔公司预付鉴定费用31280元。2020年9月8日，甘肃信诺工程造价咨询有限公司作出（2020）甘信鉴字第164号工程造价鉴定意见书。鉴定结论为：一、实际建筑面积29312.91㎡（13#楼2407.26㎡、14#楼2514.70㎡、15#楼5494.97㎡、16#楼3391.30㎡、17#楼5417.14㎡、18#楼2514.70㎡、19#楼5058.14㎡、20#楼2514.70㎡）；二、室外雨水管、消防管造价154105.52元；三、冷凝水管造价69649.16元。以上鉴定报告送达各方当事人后，宏瑞达公司提出异议称：鉴定意见书中关于人工费、材料费、规费的计算依据的文件错误导致第二项、第三项鉴定结论错误。以上标准不应超过乾川公司与宏瑞达公司之间签订的合同所约定的计算标准。 另查明，宏瑞达公司已累计支付兰翔公司工程款2240500元。兰翔公司为诉讼保全支出案件申请费5000元。目前，一年期LPR报价为年利率3.85%。 认定以上事实的证据有：《金城·新天地首开区一标段水电暖安装工程施工协议》、《金城·新天地首开区一标段土建及水电安装工程施工合同补充协议》、工程变更签证单、工程造价鉴定意见书、发票等证据及当事人当庭陈述。 本院认为，依法成立的合同，受法律保护，当事人应当按照约定全面履行自己的义务，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，宏瑞达公司将部分工程分包给兰翔公司，乾川公司对此知情，且兰翔公司具有工程施工资质，故兰翔公司与宏瑞达公司签订的工程施工协议依法成立并生效。兰翔公司已经按照合同约定完成施工，案涉工程已经交付业主使用，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三项，转移占有之日视为竣工日期，故宏瑞达公司应当支付工程款。主合同内工程约定的单价155元/㎡、鉴定的面积29312.91㎡，主合同造价为4543501.05元（29312.91㎡×155元/㎡），签证单单独造价24600元，双方均无异议，本院予以确认。对于双方新增加的室外雨水管、消防管和冷凝水管项目鉴定造价，双方存在争议，本院认为，宏瑞达公司与兰翔公司并未就该两项新增部分工程另行签订合同，双方是否就该两部分工程的计算标准达成了合意，宏瑞达公司并未提交相应的证据加以证实，且在施工完成后，双方也并未进行结算，根据合同相对性原则，不能以乾川公司与宏瑞达公司之间签订的合同所约定的标准计算兰翔公司所完成的增加工程项目造价；鉴定机构按照实际施工时现行有效的人工费、材料价格和规费标准核定新增工程造价，有事实和法律依据，故宏瑞达公司的异议不能成立，本院不予采纳。综上，宏瑞达公司应支付兰翔公司工程款4791855.73元（4543501.05元+24600元+154105.52元+69649.16元），宏瑞达公司已支付2240500元，尚有2551355.73元未付，因质保期未到，扣减质保金136305.03元（4543501.05元×3%），剩余2415050.70元宏瑞达公司理应支付给兰翔公司。关于兰翔公司要求宏瑞达公司支付逾期付款利息38615.38元的诉请，因乾川公司已于2019年9月30日将案涉工程交付业主使用，但至今未付清尾款，已构成违约，根据双方约定，宏瑞达公司应在60日内付清尾款，逾期应以该项未付款为基数，按当年银行贷款一年期基准利率上浮30%计算支付相应费用至本案起诉前一日即2020年2月1日，经核算，自工程交付60日后的2019年12月1日计算至2020年2月1日即按年利率5%（3.85%×130%）为20511.39元（2415050.70元×5%÷365天×62天），并以欠付工程款为基数，按年利率5%计算逾期付款利息至判决确定的付款之日止。因各方当事人均未提交证据证明乾川公司是否欠付宏瑞达公司工程款，故兰翔公司主张乾川公司承担责任的诉讼请求，无事实与法律依据，本院不予支持。至于鉴定费由谁负担的问题，本院认为，本案中的鉴定事项包括工程量及工程造价，兰翔公司之所以鉴定工程造价是因为庭审中宏瑞达公司不认可兰州新区不动产登记事务中心的预登记面积，但鉴定结果与预登记面积相差不多，且宏瑞达公司实际欠付工程款，故鉴定费31280元应当由宏瑞达公司负担，案件申请费5000元亦应当由其承担。 综上所述，兰翔公司的诉讼请求部分成立。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百七十二条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条、第十六条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下： 一、甘肃宏瑞达建设工程有限公司于本判决生效之日起三十日内支付平罗县兰翔贸易有限公司工程款2415050.70元、逾期付款利息20511.39元（计算至2020年2月1日）、鉴定费31280元，共计2466842.09元，2020年2月2日起的逾期付款利息以欠付工程款为基数，按年利率5%计算至判决确定的付款之日止； 二、驳回平罗县兰翔贸易有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 已减半收取的案件受理费14966元，案件申请费5000元，合计19966元，甘肃宏瑞达建设工程有限公司负担18267元，平罗县兰翔贸易有限公司负担1699元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于甘肃省兰州市中级人民法院。 审 判 员  何 莉 二〇二〇年十一月十日 法官助理  杨治彦 书 记 员  刘双双