天津市西青区人民法院民 事 判 决 书（2020）津0111民初10749号原告：陈兴全，男，1957年9月16日出生，汉族，住天津市南开区。委托诉讼代理人：刘炳俊（原告之妻），女，1957年6月3日出生，汉族，住天津市南开区。被告：天津市王顶堤工贸集团有限公司，住所地天津市西青区外环线高速公路**桥西。法定代表人：李振旺，经理。委托诉讼代理人：赵晓可，天津津海律师事务所律师。原告陈兴全与被告天津市王顶堤工贸集团有限公司（以下简称王顶堤工贸公司）商品房销售合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告陈兴全之委托诉讼代理人刘炳俊，被告王顶堤工贸公司的委托诉讼代理人赵晓可到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告陈兴全向本院提出诉讼请求：1.请求判令被告赔偿原告自2019年1月1日至2019年12月24日逾期交房利息及违约金156872元；2.本案诉讼费用由被告承担。事实及理由：原告于2018年6月10日与被告就位于天津市南开区××路××号楼××号商品房签署了《天津市商品房买卖合同》。依据合同约定，被告应于2018年12月31日前将原告购买的商品房交付原告。原告依约履行付款义务后，被告却未按照约定将商品房交付给原告，故诉至法院。被告王顶堤工贸公司辩称，不同意原告的诉讼请求。理由如下：一、逾期交房是因为天津市政府2017年至2018年颁布了秋冬季大气污染综合治理攻坚方案，要求相关施工单位停止施工，导致施工顺延。二、被告已经向相关配套设施部门缴纳了配套费用约4000万元，但是由于大配套的相关政府部门未及时施工导致相关延误。三、在施工期间建委审批手续改革，停止收件，导致审批手续延误，导致准入证下发延误。四、原告起诉的违约金及利息重复计算。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。本院经审理认定事实如下：2018年6月10日，原告与被告签署《天津市商品房买卖合同》，出卖人（以下简称甲方）王顶堤工贸公司，买受人（以下简称乙方）陈兴全，涉案房屋座落于天津市南开区××路××号楼××号，房屋价款为2012768元。合同第三条“商品房交付及交付日期”约定，商品房竣工验收，经验收合格并取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》后，方可交付使用，未经验收或验收不合格的，不得交付使用。被告于2018年12月31日前，将符合上述条件的商品房交付原告使用。如遇不可抗力，不能履行合同的，按照下列第3种方式处理：予以延期。合同第五条“甲方逾期交付商品房的处理”约定：除遇不可抗力外，被告如未按照本合同第三条约定日期交付商品房，逾期在90日内的，原告有权向被告追究已付款利息，利息自合同约定被告应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，原告在向被告追究已付款利息的同时，还有权按照下列的第1种约定，追究被告违约责任：1、合同继续履行。被告应支付原告已付款利息，利息自合同约定被告应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，被告还应每日按商品房价款的万分之一向原告支付违约金。合同签署后，原告依约支付了购房款。对于被告主张因停工令、大配套工程延误导致延期交房的问题。2017年8月25日，中共天津市委办公厅、天津市人民政府办公厅联合下发《天津市2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知，要求2017年10月至2018年3月，全市建成区内停止各类建设工程土石方作业、房屋拆迁（拆除）施工、水泥搅拌及浇筑等作业，停止道路工程、水利工程等土石方作业。就诉争房屋，被告于2019年12月3日进行竣工验收备案，于2019年12月24日取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》。被告陈述其于2018年12月和2019年6月先后通知原告入住。原告于2019年7月21日办理了入住手续。原、被告共认，如果按照合同约定被告逾期交房的利息损失及违约金的数额为156872元。本院认为，原、被告订立的《天津市商品房买卖合同》是双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规规定，合法有效，双方均应恪守履行。原告已依约交付购房款，但被告未能于2018年12月31日前向原告交付符合法定及约定交房条件的房屋，故被告应当承担迟延交付的违约责任。对于被告主张的因政府禁令导致延期交付是否应予免责的问题。本案中，政府禁令实施的时间为2017年10月至2018年3月，该阶段涉案项目主体结构工程已竣工验收，被告也未提供其他证据证实该期间因存在土石方作业等禁止施工项目而延误工期的情形。同时，上述禁令发生于涉案合同签署前，被告应对此前政策性停工导致工期延误的情况已经知晓，并在签署合同时合理预定交房时间，被告未能按照其确定的时间履行交付义务，应自行承担不利后果。对于因市政大配套设施延误而导致延期交付是否应予免责的问题。虽然合同约定“如遇不可抗力，不能履行合同的，予以延期处理。”但被告主张的大配套迟延履行非不可抗力范畴，且大配套工程延误是否为第三方迟延履行造成，系另一法律关系认定的事实。即便按照被告主张的其因第三方即政府大配套延迟造成违约，也应当依据合同法规定“当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三方之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决”向原告承担违约责任。因此，被告的上述抗辩主张，不予支持。被告将诉争房屋竣工验收备案的时间为2019年12月3日，被告取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》的时间为2019年12月24日。被告未提供证据证明原告接收房屋前曾通知原告收房以及原告收房时对房屋未经竣工验收合格及未取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》的情况知情。因此，被告应当按依约承担逾期交房的违约责任，对于原告主张的自2019年1月1日至2019年12月24日的已付款利息及违约金，予以支持。上述期间的利息损失及违约金合计为156872元（其中利息以房屋价款为基数，2019年8月19日之前的利息按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算，2019年8月20日之后的利息按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算）。关于被告提出的违约金及已付款利息不能同时主张的抗辩意见，已付款利息及违约金为双方合同明确约定的逾期交房产生损失赔偿额的具体计算方法，该约定属于双方当事人意思自治,没有出现违反国家强制性法律规定的情形。因此，被告的该项抗辩意见，不予支持。综上所述，原告相应诉讼请求的合理部分，予以支持。《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条、第一百一十四条第一款的规定：天津市王顶堤工贸集团有限公司于本判决生效之日起三日内支付陈兴全已付款利息及违约金合计156872元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1934元，由被告天津市王顶堤工贸集团有限公司负担（于本判决生效之日起三日内交付本院）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于天津市第一中级人民法院。审判员  史文林二〇二〇年十一月三日书记员  王 欢附相关法律条文《中华人民共和国合同法》第八条：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第四十四条：依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第六十条：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百一十四条：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。......