河南省郑州市惠济区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0108民初4074号原告：河南三上体育用品有限公司，住所地郑州市惠济区天河路**院**楼******，统一社会信用代码91410108MA44WFLT4F。法定代表人：崔雨，系公司总经理。委托诉讼代理人：邢文银、赵佳，河南扬善律师事务所律师。被告：广州市当下创造品牌设计有限公司，住所地广，住所地广州市荔湾区西堤二马路****自编**信用代码91440101MA5CUG4XXN。法定代表人：郑跃鸣，系公司总经理。委托诉讼代理人：吴丹，广州金鹏律师事务所律师。原告河南三上体育用品有限公司与被告广州市当下创造品牌设计有限公司承揽合同纠纷一案，本院立案后依法适用小额诉讼程序公开开庭进行了审理。原告河南三上体育用品有限公司（下称“三上体育公司”）的法定代表人崔雨及诉讼代理人邢文银、被告广州市当下创造品牌设计有限公司（下称“当下创造公司”）的诉讼代理人吴丹均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告三上体育公司向本院提出诉讼请求：1、判令解除原、被告签订的《当下创造DesignContract-硬牙Hardteeth品牌服务设计》合同；2、判令被告退还原告9600元设计费用，并支付因被告违约行为造成的经济损失4000元；3、判令被告向原告支付违约金1000元；4、判令被告承担本案诉讼费。事实与理由：原告因推广其运动洗衣液产品的需要，于2020年6月9日与被告签订了《当下创造DesignContract-硬牙Hardteeth品牌服务设计》合同，约定设计周期为2020年6月8日至2020年7月8日止。签订合同之前原告已经表明自身所需要的品牌设计成果的要求，并向被告提供了自身设计要求的设计风格素材、竞品资料、产品资料等，被告对原告的设计要求十分清楚。2020年6月9日，被告向原告发送了《硬牙Hardteeth品牌及包装设计时间进度表》，时间进度表明确了被告应于2020年6月19日前交付品牌视觉VI-logo设计、品牌VI提案及瓶身外型设计，但被告直到7月2日才第一次正式提交VI提案。截止起诉之日止，被告从未提交过符合合同约定的品牌视觉VI-logo设计、瓶身外型设计，关于包装设计、网页搭建工作被告从未开展过。2020年7月，原告委托河南扬善律师事务所关于本案所涉问题向被告发送律师函，并通知被告解除合同。由于被告的严重违约行为，导致原告无法在销售旺季销售运动洗衣液，损失严重。原告为维护合法权益，提起本案诉讼。被告当下创造公司辩称：1、不同意原告第一项诉讼请求，原告没有解除权，合同没有约定原告享有解除权；2、被告公司没有违约，不应承担违约责任。由于原告前后要求不同版本的设计风格导致延期，原告在延期后仍继续积极和被告讨论设计方案，表示原告明确知晓延期的事实，对延期接收且无异议，被告已多次提交不同风格的设计作品，已实际完成的部分占工作总量的76%，远高于原告的预付款。且原告要求变更的部分占工作总量的50%，占已完成工作量的71%，被告为此投入大量人力物力并且被迫延期；3、原告主张4000元经济损失无法律依据。被告没有违约，原告并非因签订合同前往广州，合同中没有明确约定经济损失中包含律师费，原告没有对上述金额提供证据。本院根据当事人的陈述、举证，结合有效证据，对本案事实确认如下：自2020年6月1日起，原告公司负责人崔雨与被告公司负责人郑跃鸣通过微信对Hardteeth品牌及包装工作进行磋商，2020年6月9日，原告（甲方）、被告（乙方）双方共同签订了《硬牙Hardteeth品牌服务设计》合同，项目名称为硬牙Hardteeth品牌项目设计，乙方工作内容为品牌VI系统，包装设计，网页搭建，设计周期为1个月，开工日期为2020年6月8日，结束日期为2020年7月8日，设计时间管控要求乙方应按合同约定的数量、质量、时间完成工作，在完成工作后应及时通知甲方，甲方应按合同约定的期限和合同约定的质量要求及时验收乙方完成的工作。合同金额32000元，合同签订后3个工作日内，甲方向乙方支付30%预付款，计9600元，乙方完成甲方制定品牌VI系统及包装设计后，甲方确认所有设计内容之后，乙方提交所有设计的成果，甲方支付40%，计12800元，乙方完成网页设计后，甲方确认，乙方提交设计成果之后，甲方支付30%尾款，计9600元。合同同时约定，乙方未按期交付设计文件及有关资料，每逾期一日，乙方应向甲方支付设计费1‰的违约金，乙方交付的设计文件不符合约定质量和规范要求的，乙方应向甲方支付设计费1‰的违约金，乙方未履行合同其他义务或履行义务不符合约定的，应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任，甲方如无正当理由提前终止合同，乙方所收取的费用不再退回甲方等。合同签订后，原、被告双方主要通过微信方式在线沟通品牌logo的设计与调整，被告同时向原告出示了硬牙Hardteeth品牌及包装设计时间进度表，该进度表显示在6月19日完成品牌VI提案和瓶身外型设计，7月1日完成包装设计，7月6日完成网站搭建。因被告公司未能按照该进度表和合同约定的期限完成设计服务，7月15日，原告公司负责人崔雨通过微信联系被告公司负责人郑跃鸣，要求被告将当初留下的瓶型样板寄回，相关资料删除，同时被告公司扣除1000元当做补偿，剩余8600元退回原告公司，郑跃鸣未同意。原告认为被告公司未按合同约定的期限和质量要求完成设计成果，于7月20日向被告公司发出律师函，要求解除案涉合同，退还设计费并支付违约金。因双方未能协商解决争议，原告诉至法院。另查明，因被告未能按期完成合同项下内容，原告公司于2020年7月29日另寻其他设计方进行品牌VI设计。本院认为，原、被告双方签订的《硬牙Hardteeth品牌服务设计》合同，系双方真实意思表示，不违反法律法规强制性规定，合法有效，双方实际上形成了承揽合同法律关系。本案争议的主要焦点在于被告公司是否存在逾期违约以及是否系因被告公司的原因导致的逾期违约等问题。根据双方出具的证据显示，原、被告因异地原因，多通过微信方式在线沟通品牌设计工作，被告公司确已向原告提交了相关成果，但根据微信记载的时间，被告交付有关成果时均已超出了2020年6月9日其向原告出具的进度表载明的时间节点，截止至合同期满（2020年7月8日），被告仍未能就瓶身外型设计和品牌VI设计拿出确定成果，故被告在履行合同过程中存在逾期行为，现双方自7月15日之后就案涉合同不再沟通履行，合同目的已无法实现，故原告要求解除合同的诉请，本院予以支持。合同解除后，被告应返还原告已支付的9600元。关于原告主张经济损失4000元的诉请，未提交相关证据证明，本院不予支持。关于原告主张违约金1000元的诉请，根据双方合同显示，未按期交付的，每逾期一日，被告应支付甲方设计费1‰的违约金，故每日违约金应为32元（设计费32000×1‰），因原告在7月15日已向被告发出停止履行合同的通知，故该违约金计算至双方停止履行合同的前一日，即2020年7月14日，从2020年7月9日起算，共计6天，为192元（32元×6天）。关于被告答辩称系因原告变更设计要求导致被告调整了设计，从而出现了延期，并且延期后原告仍与被告协商讨论，应认定原告对延期接收无异议的意见，经查，双方在微信沟通过程中，并未就合同履行期变更做出过明示，实际上，原告在微信中多次询问进展情况，而被告向原告反馈信息时已在原定工作进度节点之外，故对被告该意见不予采信。关于被告公司辩称已多次提交不同风格的设计作品，已完成的占工作总量的76%，远高于原告的预付款的意见，经查，被告公司虽然履行合同逾期，但确实提交了部分设计产品，可以认定被告公司为履行合同已付出了劳动，但未提交相关证据证明该部分的劳动价值大小，基于原告在沟通解除合同过程中自愿补偿被告1000元，本院酌情支持1000元，被告在返还合同款时可予扣减。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、解除原告河南三上体育用品有限公司与被告广州市当下创造品牌设计有限公司签订的《硬牙Hardteeth品牌服务设计》合同；二、被告广州市当下创造品牌设计有限公司于本判决生效之日起十日内向原告河南三上体育用品有限公司返还合同预付款8600元，并支付逾期违约金192元；三、驳回原告的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费165元，减半收取计82.5元，由原告河南三上体育用品有限公司负担32.5元，由被告广州市当下创造品牌设计有限公司负担50元。本判决为终审判决。判决生效后，当事人应从判决规定的履行期间最后一日起两年内向法院申请执行，逾期则不再执行。审判员  左嘉龙二〇二〇年十一月五日书记员  司园园