湖南省益阳市资阳区人民法院民 事 判 决 书（2020）湘0902民初1563号原告：浙江万润建设有限公司，住所地：诸暨市陶朱街道艮塔西路**，统一社会信用代码为91330681757094192A（1/5）。法定代表人：张月光，该公司执行董事。委托诉讼代理人：罗志强，代理权限为特别授权。委托诉讼代理人：李萍，湖南天恒健律师事务所律师，代理权限为一般代理。被告：益阳永阳贸易有限公司，住，住所地：湖南省益阳市资阳区沿江路资江明珠****一社会信用代码为91430902MA4L8MT28R。法定代表人：符建辉，系该公司总经理。委托诉讼代理人：孙月明，湖南金顺达律师事务所律师，代理权限为一般代理。原告浙江万润建设有限公司（以下简称万润公司）与被告益阳永阳贸易有限公司（以下简称永阳公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年8月3日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告万润公司委托诉讼代理人罗志强、李萍、被告永阳公司的法定代表人符建辉及其委托诉讼代理人孙月明均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。万润公司向本院提出如下诉讼请求：1、请求判令被告赔偿原告经济损失2427320元；2、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：万润公司为完成益阳市资阳区陶然北岸领秀资江建设工程施工任务，于2017年3月6日与永阳公司签订《建筑材料买卖合同》1份，合同约定万润公司向永阳公司购买钢材、水泥、混凝土一批，用于陶然北岸工程施工。2019年8月，万润公司使用由永阳公司供应的益阳恒昌混凝土有限公司（以下简称恒昌公司）生产的混凝土，用于陶然北岸领秀资江11栋工程，由于生产厂家没有控制好产品质量，导致浇筑的混凝土强度不够，万润公司发现梁柱强度不合格，存在重大安全隐患，为此，万润公司立即通知永阳公司，永阳公司通知混凝土生产厂家共同进行检测，检测结论为混凝土梁柱强度不合格。万润公司被迫安排进行加固设计、加固施工，造成万润公司支付检测费38000元、加固设计费5000元、加固施工费22万元、赔偿建设单位延期完工费用1793000元、塔吊租金、电梯租金、钢管租金、项目部工资236500元、永阳公司应退还不合格混凝土货款134820元，合计造成万润公司损失为2427320元。根据原、被告签订的合同，永阳公司应承担赔偿万润公司上述损失。双方多次协商未果后，万润公司遂向法院提起诉讼。永阳公司辩称，关于质量问题，被告并不生产涉案混凝土，生产厂家是恒昌公司，永阳公司购买恒昌公司的混凝土再销售给万润公司，永阳公司不具备生产的能力，且关于涉案产品的质量问题也有另案起诉，如果恒昌公司不参加诉讼，我们无法认可质量问题，如果我们认可存在质量问题，那么就会损害恒昌公司的利益；万润公司的主张的损失过大，已经超过签订合同时可预见的损失范围；本案的损失与质量问题的因果关系不充分。经审理查明，2017年3月6日，万润公司与永阳公司签订建筑材料买卖合同1份，双方在合同中约定，万润公司因承包益阳信实置业有限公司开发的陶然北岸建设工程施工需要，向永阳公司购买预拌混凝土、钢材、水泥等建筑材料。其中约定混凝土按如下方式计算价格：普通混凝土强度等级为C35的价格为580元/立方米、强度等级为C40的价格为610元/立方米、强度等级为C45的价格为700元/立方米…细石混凝土强度等级为C35的价格为610元/立方米…双方在合同第三条约定了质量标准：“永阳公司供应的产品，必须符合国家质量标准，产品质量必须合格，产品必须拥有合格证、检测报告。如果有用产品质量问题，责任全部由永阳公司承担”。合同第五条第3款约定：“永阳公司供应的建筑材料不合格的，每次罚款5万元，同时永阳公司承担检测费、停工损失、修复费用、延期交房违约金、建筑工程资金占用费等全部经济损失，且万润公司有权解除本合同”。2018年12月28日，万润公司作为承包人承包陶然北岸领秀资江11号楼建设工程并与建设单位益阳信实置业有限公司签订湖南省建设工程施工合同1份，双方约定如下：承揽工程总建筑面积16202平方米，土建、水电安装工程、具体以厦门住宅设计院的设计施工图纸为准；合同价款为21506680元；承包人项目经理为罗志强；开工日期为2019年1月1日，竣工日期为2020年12月31日，工期总日历天数为730天；工程质量标准的评定以国家或行业现行的质量检验评定标准作为依据，工程质量一次性达到国家规定的合格工程质量验收标准…。其中合同第二部分通用合同条款第16.2.1约定了承包人违约的情形：（2）、承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的...（5）、承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的...16.2.2约定了承包人违约责任：承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。16.3约定了第三人造成的违约：在履约合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向一方当事人承担违约责任、一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律法规按照约定解决。合同第三部分专用合同条款第7.5.2约定因承包人原因导致工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为10000元每天，违约金上限为合同总造价的10%。第16.2.2约定承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相应责任，因违约给发包方造成损失的，一并赔偿。2019年3月2日，万润公司租用湖南本泰设备租赁有限公司塔式起重机和施工升降机，并签订了建筑起重机械设备租赁合同1份，合同约定租用塔式起重机（TC5610）每月18000元一台，租用施工升降机（SC200-G）每月12000元一台，租赁费按月结算一次。2019年3月5日，万润公司作为承租方与出租方益阳市赫山区宪辉钢管租赁经营部签订建筑器材租赁合同1份，双方在合同约定：万润公司租赁益阳市赫山区宪辉钢管租赁经营部的钢架管按0.01元每天每米、扣件按0.008元每天每套、700长顶柱按0.04元每天每套收取租金，约定上述材料合计租金金额为每月13000元（钢架管：30000×0.01×30=9000元；扣件：15000×0.008×30=3600元；700长顶柱：340×0.04×30=408元，上述合计每月13008元）。2019年8月6日永阳公司向万润公司提供强度等级为C35的预拌混凝土72立方米用于其承建的陶然北岸·领秀资江11号楼5层墙柱（华美达广场酒店工程），2019年8月29日提供72立方米用于11号楼8层墙柱，以上144立方米，货款总值83520元。2019年10月26日，受涉案混凝土生产公司恒昌公司委托，湖南赛科检验有限公司于2019年10月12日至18日对华美达广场酒店第5层剪力墙柱实体混凝土强度进行了检测，检测结论为混凝土构件芯样的抗压强度算数平均值为26.8Mpa，最小值为25.8Mpa。芯样的抗压强度算数平均值大于委托方定的目标混凝土强度等级值得88%；芯样的抗压强度的最小值大于委托方定的目标混凝土强度等级值得80%，益阳市华美达广场酒店第5层剪力墙柱实体的混凝土强度满足C30等级的目标要求。益阳信实置业有限公司分别于2019年12月1日、2019年12月28日向万润公司发出工作联系单，指出陶然北岸11#楼工程于2019年11月15日已经主体封顶，但经检测机构检测5层、8层部分墙柱混凝土强度不合格，要求万润公司尽快加固处理，否则延误工期将按照施工合同条款追究万润公司违约责任。2020年2月28日,万润公司与湖南科创高新工程检测有限公司签订《房屋结构抽芯检测报告》1份，双方约定，湖南科创高新工程检测有限公司对陶然北岸领秀资江11号楼五层、八层柱抽芯检测，按每组2000元收费，取19组，共计38000元，湖南科创高新工程检测有限公司于2020年4月1日出具了检测报告，检测结论为涉案混凝土强度未达到C35。2020年4月8日，涉案工程的施工单位万润公司、混凝土生产企业恒昌公司及永阳公司等参加11#酒店混凝土问题处理协调会，会议一致同意如下意见：均认可湖南赛科检验有限公司和湖南科创高新工程检测有限公司的钻芯取样检测结果，能达到C30要求，但低于设计C35的强度等级要求；同意五层墙柱按原设计单位厦门市住宅设计院有限公司出具的加固方案图纸进行加固，加固必须由有相应资质的专业公司承担加固；8层墙柱加大钻芯样本数量，同意由湖南科创高新工程检测有限公司再次钻芯检测墙柱混凝土的抗压强度，将检测结果报设计院复核，再确认是否进行加固；加固费用、检测费用等损失待8层出钻芯检测结果后再由混凝土厂家和施工单位、建设单位另行协商处理。2020年4月14日万润公司委托湖南科创高新工程检测有限公司对陶然北岸领秀资江11号楼八层柱抽芯检测，检测结论为涉案混凝土强度平均值为33.8Mpa，未达到C35。2020年7月8日，万润公司与湖南金泰特种工程施工有限公司签订《陶然北岸11#楼五层、八层柱加工公司施工承包合同》1份，万润公司为发包方，湖南金泰特种工程施工有限公司为承包方，约定承包工作范围：五层柱11个；八层柱3个；承包工作内容：根据万润公司提供的陶然北岸11#楼五、八层柱加固设计施工图纸及本合同约定的全部施工内容...承包方式为包工包料，包质量、安全、加固检测合同；包干价为221600元，合同工期为30天，从合同签订的第二日起计算。之后，湖南金泰特种工程施工有限公司按约完成加固工程。2020年7月22日，益阳信实置业公司向万润公司发出索赔报告，以工期延误为由提出索赔金额为179.3万元（按10000元每天，另多支付的监理费为2.6万元每月×5.5月=14.3万元，即5.5月×30天每月×1万元每天+14.3万元=179.3万元），双方就该赔偿签署了赔偿协议书，确认同意179.3万元赔偿金额在工程结算时予以扣除。同日，万润公司向永阳公司发出工作联系单，要求永阳公司赔偿万润公司停工期间的费用损失。此后双方多次协商未果。万润公司遂诉如所请。上述事实，有原、被告的当庭陈述及万润公司提供的《建筑材料买卖合同》、《湖南省建设工程施工合同》、益阳市预拌混凝土交货验收单、检测报告、抽样照片、加固照片、会议记录、益阳市建设工程质量安全监督站文件、微信记录、工程联系单二份、索赔意向通知书、索赔报告、工作联系单、建筑起重机械设备租赁合同、加固工程施工承包合同、检测合同、建筑器材租赁合同、建设工程监理合同、银行凭据、收据、发票、收条在卷予以证实。本院认为，原、被告签订的《建筑材料买卖合同》系双方真实意思的表示，合同真实合法有效。双方均应按约履行各自的义务。永阳公司经销的建筑材料混凝土强度未达到合同约定的标准C35，系不合格，应按约承担违约责任和承担加固造成的实际损失。永阳公司应向万润公司赔偿如下损失：检测费38000元、委托专业加固公司施工费用221600元、不合格混凝土款项83520元，合计343120元。万润公司主张的万润公司赔偿建设单位的逾期竣工违约金1793000元因万润公司与建设单位约定的建设工程竣工日期为2020年12月31日，逾期竣工的事实尚未实际发生，对此项违约损失本院不予以支持；万润公司主张的租用塔式起重机、施工升降机165000元、钢管扣件等租金71500元，因疫情等因素影响不必然发生租金损失，且万润公司亦没有充分提供误工时间的相关证据，对此项损失，本院不予以支持，万润公司主张的加固设计费5000元仅提供了个人出具的收条，主张该费用证据不足，本院不予支持。永阳公司主张应追加第三人恒昌公司参加诉讼和本案的损失与质量问题的因果关系不充分的观点，因没有事实和法律依据、且永阳公司已另行向恒昌公司起诉，本院不予采纳。永阳公司主张万润公司要求赔偿损失过大的观点，本院予以采纳。综上所述，本院对万润公司的部分诉讼请求予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十一条、第一百一十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、由被告益阳永阳贸易有限公司偿付原告浙江万润建设有限公司违约赔偿金343120元。履行期限：本判决生效后10日内付清；二、驳回原告浙江万润建设有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取13109.28元，由原告负担11256.28元，被告负担1853元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省益阳市中级人民法院。审判员  龚维舜二〇二〇年十一月二日书记员  邓 浩