湖南省双峰县人民法院民 事 判 决 书（2020）湘1321民初2936号原告（反诉被告）：武汉世纪领航体育发展有限公司，住所地湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区楚天大道特**卓尔优势企业总部基地****。诉讼代表人：王年祥，该公司经理。委托诉讼代理人（特别授权）：王安，该公司员工。委托诉讼代理人：周光炬，湖北三象律师事务所律师。被告（反诉原告）：湖南明泰体育工程有限公司（曾用名湖南呈祥建设工程有限公司），住所，住所地湖南省长沙市天心区刘家冲北路**满庭芳家园****div>诉讼代表人：金鑫，该公司经理。委托诉讼代理人（特别授权）：李攀峰，湖南人和律师事务所律师。原告武汉世纪领航体育发展有限公司与被告湖南明泰体育工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案。诉讼过程中，被告湖南明泰体育工程有限公司提起反诉。本院于2020年8月5日立案受理后，依法适用简易程序，由审判员邹耀彩独任审判，于2020年9月8日、10月15日公开开庭进行了合并审理，原告武汉世纪领航体育发展有限公司委托诉讼代理人王安、周光炬、被告湖南明泰体育工程有限公司诉讼代表人金鑫及其委托诉讼代理人李攀峰到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告（反诉被告）武汉世纪领航体育发展有限公司向本院提出如下诉讼请求：1、判令被告向原告支付工程款84585元及自2018年10月1日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际支付之日的欠付工程价款利息（计算至2020年7月1日为7105.14元，剩余利息继续计算）；2、由被告承担本案的全部诉讼费用。事实与理由：2018年7月31日，原告武汉世纪领航体育发展有限公司与被告湖南明泰体育工程有限公司签订了《材料销售与施工合同》（合同编号：ＬＨＴＹ20180730Ａ），约定原告承包被告位于湖南省双峰县××学校××道工程，工程承包方式为包工包料，工程总造价522000元（不含税），工程完工后原告通知被告７个工作日内进行验收，逾期未验收则视为默认验收合格，被告应于2018年9月30日之前付清所有款项。合同签订后，原告按照合同约定履行了合同，被告至今仍有84585元工程款未向原告支付。原告认为，原、被告之间建立了合同关系，原告已按合同约定完成了合同义务，被告未按时全部付款已构成违约，应承担违约责任，请求法院支持原告的全部诉讼请求。被告（反诉原告）湖南体育工程有限公司辩称，1、被告的付款金额已经远远超过了合同约定的金额，原告没有提供所有的付款证据，实际被告已向原告支付工程款535500元，不存在尚拖欠原告工程款84585元的事实。2、原告在施工的过程中将合同约定的塑胶辅助区9MM混合跑道塑胶材料换成了硅PU3.5MM材料，多出的4万元应该在合同结算总金额中予以核减。合同约定的涂漆项目原告没有完成，而是由被告完成的，因此该项目工程款也应当在结算总额中予以核减，故双方约定的合同金额比实际履行的金额要少，被告已多付的款项应由原告予以退还。被告（反诉原告）湖南明泰体育工程有限公司同时向本院提出如下反诉请求：1、判令反诉被告向反诉原告返还超额支付的合同价款88300元及赔偿反诉原告重新返工损失94052元，合计182352元；2、本案的诉讼费由反诉被告承担。事实与理由：2018年7月31日，反诉原告与反诉被告签订了《材料销售与施工合同》，约定由反诉被告承包反诉原告位于湖南省双峰县××学校××道工程，工程承包方式为包工包料，合同暂定材料费为459000元，施工费用为63000元。反诉被告进场后，施工组织混乱，经常出现人员窝工、材料供应不及时以及配料错误、塑胶材料不能固化、反复施工等状况，根本不能满足反诉原告的质量及进度要求。无奈之下，反诉原告只能自行组织施工队伍实施最后的塑胶油漆面施工。按照合同约定的计价办法计算，反诉被告的工程价款实际只有447200元。后来又因反诉被告施工及材料出现问题造成塑胶面层全场起泡、脱皮以及严重粉化，根本无法通过发包单位新城学校的验收，反诉原告只能又组织施工队伍，更换材料进行大范围整改，两项累计给反诉原告造成实际损失94052元。针对反诉，原告（反诉被告）武汉世纪领航体育发展有限公司辩称，反诉事实不成立。反诉被告在进场后不存在组织混乱等问题，而是因为反诉原告自行要求更换施工队，反诉被告被迫同意，后来出现气泡等问题，是因为施工基础不同，且长期积水所致，并非因为材料存在质量问题，故反诉原告的反诉事实不成立，请求人民法院予以驳回。经审理查明：2018年7月31日，原告（反诉被告）武汉世纪领航体育发展有限公司与被告（反诉原告）湖南明泰体育工程有限公司签订了《材料销售与施工合同》，约定材料用于双峰县××学校运动场的塑胶跑道工程，合同暂定材料费为459000元，施工费用为63000元。合同签订后，原告武汉世纪领航体育发展有限公司按照合同约定进场进行了施工。2018年7月19日，被告湖南明泰体育工程有限公司代原告武汉世纪领航体育发展有限公司向北京奥博健公司支付水波纹面漆款51500元，2018年8月21日至2019年7月21日，被告湖南明泰体育工程有限公司另向原告武汉世纪领航体育发展有限公司支付工程款共计484000元。2019年7月17日，被告湖南明泰体育工程有限公司诉讼代表人金鑫通过微信告知原告武汉世纪领航体育发展有限公司双峰县××学校运动场中一半的塑胶跑道已出现起泡现象，出现气泡的原因系该部分塑胶跑道的施工基础为水泥地。2019年7月13日至2019年8月10日开始，因双峰县××学校开学在即，被告湖南明泰体育工程有限公司组织自己的施工队将原告武汉世纪领航体育发展有限公司施工的ＰＵ跑道材料铲除并重做，并对相关地方进行打磨、消泡、做防护等，共计花费67052元。本院认为，原告武汉世纪领航体育发展有限公司与被告湖南明泰体育工程有限公司所签订的《材料销售与施工合同》是双方的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，当事人均应按照合同约定全面履行合同义务。合同履行完毕后，双方应当按时进行结算。而原、被告双方一直没有进行有效结算，从双方提供的现有证据来看，被告已经足额支付了原告的工程款，不存在拖欠原告工程款的事实，故原告要求被告支付工程款的诉讼请求，证据不足，本院不予支持。被告反诉原告返还多支付的合同款项，也因具体数据不清，证据不足，本院不予支持。被告反诉因原告施工的水泥面上的塑胶跑道出现大量气泡而导致工程返工的直接经济损失67052元，要求原告予以赔偿。本院认为，该项目材料和施工人员均是原告组织实施的，原告应对此工程质量承担责任。原告施工后，部分塑胶面层气泡、脱皮，无法达到验收条件。被告被迫另行组织施工人员铲除重做，造成被告直接施工费用损失67052元，原告应承担赔偿责任。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十一条、第二百八十一条，判决如下：一、原告（反诉被告）武汉世纪领航体育发展有限公司在本判决生效之日起十日内赔偿被告（反诉原告）湖南明泰体育工程有限公司直接经济损失67052元。二、驳回原告（反诉被告）武汉世纪领航体育发展有限公司的诉讼请求。三、驳回被告（反诉原告）湖南明泰体育工程有限公司的其他诉讼请求。上述款项限义务人在判决书生效后十日内自觉履行，将应给付款项汇入双峰县人民法院在华融湘江银行双峰县支行的账号7603********，注明本案案号。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2100元，减半收取1050元，反诉费用3947元，减半收取1974元，共计3024元，由原告（反诉被告）武汉世纪领航体育发展有限公司和被告湖南明泰体育工程有限公司各负担1512元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，通过本院或者直接向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于娄底市中级人民法院。审 判 员  邹耀彩二〇二〇年十一月四日法官助理邓娆芳代理书记员  陈 昭附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十一条质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。第二百八十一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。