陕西省延长县人民法院民事判决书 （2020）陕0621民初257号 原告:王敬东，男，1981年10月6日出生，汉族，江苏省沛县居民，现住该处，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX王敬东，男，1981年10月6日出生，汉族，江苏省沛县居民，现住该处，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX。委托诉讼代理人：魏剑平，系上海市嘉华律师事务所律师。被告：信邦建设集团有限公司统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXX5502法定代表人：王琦，系该公司经理。住所地：山东省泰安市肥城市龙山路甲069号委托诉讼代理人：赵代明，男，1971年4月16日出生，汉族，山东省肥城市村民，现住该村，公民身份号码XXXXXXXXXX********，系该公司职工赵代明，男，1971年4月16日出生，汉族，山东省肥城市村民，现住该村，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，系该公司职工。委托诉讼代理人：戚连峰，系北京明航律师事务所律师。原告王敬东与被告信邦建设集团有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2020年4月1日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原、被告委托诉讼代理人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求，1、判令被告支付劳务工程款319260元；2、诉讼费由被告承担。事实与理由：原、被告于2018年6月6日签订《光伏桩施工劳务合同》，工程名称为延安市宝塔区群鑫工贸有限责任公司17MWp光伏项目，工程地点陕西省延安市延长县XX乡XX村。原告承包部分水泥预制管桩劳务施工部分，并约定及解决纠纷方式。合同签订后，原告依约带机械进场施工一段时间后无法继续开展工作，经双方结算确认，共计产生费用319260元，原告多次向被告索要该款项均无果。信邦建设工程有限公司已变更名称为信邦建设集团有限公司。被告辩称，合同签订后、原告未实际施工，双方也未结算，未确认产生费用319260元。原告陈述签订了承揽合同，但原告未完成任何承揽成果，要求被告支付相应的报酬无法律依据，所以应驳回原告诉讼请求。2018年6月，光伏厂家资金未到位，原告将设备运到施工现场闲置半个月未施工，之后，原告便将设备运走。期间被告同意给原告适当补偿，但原告不同意，原告就将设备拉走。造成未施工是因为甲方无资金，所以被告不承担任何责任。当事人围绕原告诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。双方当事人对原告提供的《光伏桩施工劳务合同》复印件1份、企业信用信息公示报告复印件1份等证据均无异议，本院予以确认并在卷佐证。对当事人无争议的事实，本院简要归纳如下：原、被告于2018年6月6日签订《光伏桩施工劳务合同》，合同约定：一、工程名称为延安市宝塔区群鑫工贸有限责任公司17MWp光伏项目。二、工程施工地点陕西省延安市延长县XX乡XX村。原告承包部分水泥预制管桩劳务，并约定工程中预计产生的各项费用及发生纠纷后应当由延长县人民法院管辖。三、承包方式:打水泥预制管桩规格直径300m＇4.5m。四、结算价格不开票(不含税)打直径300mm水泥预制管柱15元/米，由乙方负责柴油，机械进出场每次2000元。该工地打水泥桩工程完工，以(项目部、甲方)现场负责人认可签署的工作量单为结算凭证。甲方承担本工程全部税金。五、付款方式:按机械施工进度付款，每完成工程量1000米，或施工满一个月，甲方需3日内支付完成工程款_80％，打水泥桩工程竣工后，机械退场前甲方支付完成工程款95％，全部工程款在水泥柱工程竣工后一个月内全部结清。如延期乙方将按所欠工程款每日加千分之三的违约金。六、施工方案:承接本工程后，将严格按照委托单位的要求精心组织施工。七、乙方机械燃油及乙方施工人员的食宿由甲方负责提供。燃油单价以同期加油站单价为准，伙食费为750元/人/月。以乙方专职人员签字确认为准，甲乙双方凭单据核实金额，在最后总结算时在乙方工程款中扣除。、因甲方原因使乙方长时间停工，超过3天，甲方按每天3500元/台，补贴给乙方。2、因甲方原因导致乙方提前退场，甲方按合同付款方式结算工程款，另追加平板费20000元台，限期三天内结清，导致拖延，每天按3500元补贴给乙方。八、安全职责:甲方为乙方提供施工便利，包括打柱机行走线路下面无怕压管线，打桩机施工范国内无障碍，水泥桩离桩点保持在十米以内，如需铁板时，甲方负责提供。2、甲方必须派施工负责人带现场施工。乙方在甲方施工人员的指挥下操作，安全施。3、为确保乙方施工人员的安全，甲方应做好地下察工作，确保打桩位置无电缆、光缆、煤气管、水管、电话线各种管线，打柱机15米范围内无人员进入。否则，出现后果甲方负全部责任。4、凡属乙方人员违反操作规章或工作不慎所致，由乙方负责。5、施工后造成的新建筑物及施工后造成的地质变化，使水泥桩无法拔出应有甲方负责全部责任。九、技术要求:建立和完善技术管理体系，落实质量责任制，推动全面质量管理，以确保工程质量。十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。如果双方产生纠纷，诉讼地定在陕西延长县。合同签订后，原告将设备运输到施工现场。由于延安市宝塔区群鑫工贸有限责任公司不能及时履行与被告的约定，导致原被告签订的承揽合同无法继续履行。另查明，信邦建设工程有限公司已变更名称为信邦建设集团有限公司。对当事人有争议的事实，原告提供的结算确认单复印件1份被告认为确认单中内容与合同无关联，被告未签过确认单，确认单上的于跃军，其不是被告公司职工及雇佣的管理人员，无权利签字确认，且原告进场后未进行施工，被告已明确告知原告合同无法履行的原因，避免扩大损失。确认单中计算人工费4人每天3500元的计算标准过高。原告未在确认书上签名按印，仅是打印名字，不符合常理。被告未提供原件致使不予无法核实真实性。庭审后，经释明后，并限期双方当事人继续提供证据证明确认书真伪及双方解除合同和赔偿问题的事实，逾期不提供承担不利的法律后果。期限届满后，原、被告均未再向本院提交证据证明其主张。故本院对原告提交的确认书不予采信。本院认为，被告与无施工资质的原告签订承揽合同该承揽合同，该合同无效。合同签订后因总发包方延安市宝塔区群鑫工贸有限责任公司客观原因致使案涉工程项目无法进行，导致原、被告签订的承揽合同无法履行，原、被告均同意解除签订的承揽合同，原告产生了部分损失，原、被告对以上事实均无异议，并就解除合同及赔偿事宜进行协商未果。原、被告因原告经济损失数额未达成一致意见，原告也未提供证据证明其经济损失的具体数额，原、被告签订的承揽合同虽然无效，但约定内容系原、被告真实意思的表示，原告主张赔偿其损失，而不能放任损失扩大，不采取有效措施避免扩大损失，故原告应负一定的责任，被告当庭承诺愿意在承揽合同约定合理期限范围内对原告进行赔偿，本院酌情认定误工期限为15日。原告损失本院依据原、被告签订的承揽合同条款认定为伙食费750元×4人=一月伙食费为3000元，本院认定15天伙食费即1500元，人工费3500元×15日=52500元，进场费20000元，出场费20000元，平板费20000元，共计114000元。故依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第五十二条第一款第五项、第五十八条、第九十四条第一款第一项、第一百一十七条、第一百一十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告信邦建设集团有限公司于本判决生效后十日内一次性赔偿原告王敬东各项经济损失114000元。二、驳回原告王敬东的其它诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费6089元，减半收取3044.5元，被告信邦建设集团有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出上诉状副本，上诉于陕西省延安市中级人民法院。   审  判  员   刘  鹏    二〇二〇年十一月五日                          法官助理   罗  英书  记  员   冯亮亮 1