广西壮族自治区隆安县人民法院民 事 判 决 书(2017)桂0123民初1048号原告:罗月英，女，1965年12月11日出生，壮族，居民身份证住址广西壮族自治区隆安县。委托诉讼代理人：黄作祥，男，1990年10月16日出生，壮族，居民身份证住址广西壮族自治区隆安县，系原告罗月英之子。原告:黄作祥，男，1990年10月16日出生，壮族，居民身份证住址广西壮族自治区隆安县。被告：广西隆安聚友房地产开发有限公司，住所地广西壮族自治区隆安华侨管理区浪湾大道53-11号，统一社会信用代码91450123773860870T。法定代表人：梁伟，该公司董事长。委托诉讼代理人：付峻，广西尚盟律师事务所律师。原告罗月英、黄作祥（以下简写原告）与被告广西隆安聚友房地产开发有限公司（以下简写被告）商品房销售合同纠纷一案，本院于2017年8月29日立案后，依法适用简易程序进行审理。被告于2017年9月28日对本案管辖权提出异议，要求由南宁市青秀区人民法院管辖，本院于2017年10月10日依法裁定驳回被告对本案管辖权提出的异议，被告不服向南宁市中级人民法院提起上诉。2017年11月23日，南宁市中级人民法院依法驳回上诉，维持原裁定。本院于2017年12月21日公开开庭进行了审理。原告黄作祥、被告委托诉讼代理人付峻到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告罗月英、黄作祥向本院提出诉讼请求：⒈被告支付原告逾期交房违约金5354元、逾期办理房产证违约金5354元；⒉本案诉讼费由被告负担。事实和理由：2012年3月15日，原告与被告签订一份《南宁市商品房买卖合同》，约定：原告购买被告开发的位于隆安县，该房建筑面积107.49平方米，房屋总价款166284元；被告应于2012年12月31日前将商品房交付原告使用；合同还约定了逾期交房、逾期办理理房产证等违约责任。合同签订后，原告按照约定履行了付款义务，但被告未按约定交房。直到2013年9月8日，被告才将房屋交付给原告，逾期交房9个月又7天。根据《南宁市商品房买卖合同》第九条的约定，被告逾期交房超过90日后，自合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交房之日止，被告应按日向原告支付已交付房款万分之二的违约金。《南宁市商品房买卖合同》第十五条约定，原告不能在规定期限内取得房地产权属证书的，原告不退房的，被告应按已付房价0.2%向原告支付违约金。原告认为，双方签订的合同合法有效。在合同履行过程中，原告履行了自身应负的义务，但被告严重违约，影响了原告的合法权益，现特向人民法院起诉，提出前述诉讼请求。原告围绕其诉讼请求依法提交了如下证据：1、姓名为罗月英、黄作祥的居民身份证复印件一份，用于证明原告的诉讼主体资格适格的事实；2、合同号为02、房号为3-2-601、业主为罗月英、黄作祥的《南宁市商品房买卖合同》（含附件一、二、三、四）复印件一份，用于证明原告与被告于2012年3月19日签订《南宁市商品房买卖合同》，双方之间存在商品房买卖合同关系，并已就涉案商品房的地理位置、面积、价款、交房时间、逾期交房和办理房产证的违约金等合同事项进行约定的事实；3、《房屋交接书》、《业主入住资料移交书》、复印件各一份，用于证明被告于2013年9月8日向原告交付位于隆安县的事实。被告广西隆安聚友房地产开发有限公司对原告主张的关于当事人签订《南宁市商品房买卖合同》的时间，已就涉案商品房的地理位置、面积、价款、交房时间、逾期交房违约金等合同事项进行约定，原告已付清房款，被告于2013年9月8日将涉案商品房交付给原告使用，被告存在逾期交房违约行为，以及原告因被告方违约行为导致其尚未取得涉案商品房房产证书的事实予以认可。但被告认为，合同签订后，因出现合同约定的可以据实延期交房的因素，如停水停电、中雨以上降雨量等，导致涉案商品房所属工地实际停工约120天，故应在原告主张的逾期天数中予以扣减；原告主张的逾期交房违约金过高，应予以调整，按26元/天标准计算，并根据实际停工120天扣减；另，原告主张的逾期办理房地产权属证书违约金过高，请人民法院按合同约定来计算。被告围绕其答辩意见当庭提交了如下证据：1隆安县浪湾华侨农场水厂出具的《情况说明》复印件一份、《隆安供电公司调度运行记录（表）》（2011年度、2012年度、2013年度）复印件三份、《聚友房地产开发有限公司（古鼎香）2011年至2013年各月用水情况》一份，用于证明被告在施工建设涉案商品房及其附属设施的过程中，存在因停水停电造成工地实际停工，工期延误，符合合同约定的可以据实延期的情形，应在原告主张的逾期交房天数中予以扣减的事实；2隆安县气象局出具的《2011年-2012年12月22日隆安县那桐镇降雨实况》复印件一份、《2012年12月23日-2014年4月30日隆安县那桐镇降雨实况》复印件一份，用于证明在此时间段内因中雨以上降雨，造成被告工地实际停工，工期延误，导致被告逾期交房，存在符合合同约定的可以据实延期的情形，应在原告主张的逾期交房天数中予以扣减的事实。为查明本案事实，本院依法调取如下证据：1、南宁市中级人民法院作出的（2016）桂01民终3587号民事判决书、（2016）桂01民终3588号民事判决书复印件各一份；2、北京市国宏信价格评估有限公司广西分公司作出的“国宏信广西（价）字【2016】第0001-3号”、“国宏信广西（价）字【2016】第0001-4号”《价格评估结论书》复印件各一份。综合各方当事人述辩及提交的证据，本院确认本案当事人争议的焦点如下：一、本案是否存在合同约定的可以据实延期交房的情形？如果存在，具体是哪些情形？可以据实延期交房的天数是多少？二、原告诉请被告支付违约金的主张应否获得支持？应如何计算？经过开庭质证，当事人对对方当事人提供的证据进行了质证。被告对原告提交的证据1、2、3的真实性、合法性及关联性均没有异议。对于双方当事人均无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。原告对被告提交的证据1、2均不予认可，表示由法院据实认定。对于本院调取的证据，原告表示由法院据实认定；被告没有异议。对于当事人有异议的证据，本院认证如下：被告证据1系隆安县浪湾华侨农场水厂出具，证据2系隆安县气象局出具；本院调取的证据1系南宁市中级人民法院作出的生效判决，本院调取的证据2系北京市国宏信价格评估有限公司作出的关于隆安县那桐镇华侨管理区区域内同地段步梯房类房屋租金价格标准价格评估结论书。被告提供的证据1、2，以及本院调取的证据2均已被本院调取的证据1予以确认并采纳，所反映的事实属于《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十三条第一款第（五）项规定的“已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实”，且被告证据涉及的商品房与本案涉案商品房均属于被告开发的位于隆安县，地段同一，年份同一或者临近，案件事实也基本相同，而原告虽对被告提交的证据均持有异议，但并未能提供相反证据予以推翻，故，本院对被告提交的证据1、2和本院调取的证据1、2的真实性、合法性及关联性，以及所反映的客观事实，本院予以确认。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2012年3月19日，原告与被告《南宁市商品房买卖合同》一份，该合同主要条款约定：1、原告购买被告开发的位于隆安县，该房为框架结构步梯房，建筑面积107.49平方米，单价1546.97元／平方米，总金额166284元；2、原告选择银行按揭贷款方式付款。原告签署本《商品房买卖合同》的同时交齐首期款50284元，余款116000元由原告向银行申请贷款；3、⑴原告必须在签署本《商品房买卖合同》的5日内向被告全部交齐银行所要求的办理按揭所需要材料，并在银行或被告通知的5个工作日内到达银行指定地点完成《个人住房抵押贷款合同》签署。如原告提交材料有不符合银行要求的，原告必须在银行或被告发出通知5日内按照银行要求提供新材料。如银行批准的按揭金额低于原告申请的按揭金额，原告必须在银行或被告发出通知的5日内向被告补齐差额部分。如原告违反本条款规定，视为原告违约，每逾期一日，原告须按该商品房总价款的万分之一向被告支付违约金。逾期超过10日的，被告有权解除本《商品房买卖合同》，并可要求原告支付该商品房总价款5%的违约金；⑵被告负责联系提供按揭贷款的银行，最终获得贷款额度、贷款年限由银行批准确定；4、原告逾期付款超过30日后，被告有权解除合同。被告解除合同的，原告按累计应付款的2%向被告支付违约金。原告愿意继续履行合同的，经被告同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，原告按日向被告支付逾期应付款万分之贰的违约金；5、⑴被告应于2012年12月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将经勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位、建设单位五方共同验收并在验收意见书中认定合格的商品房交付原告使用；⑵如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，被告可据实予以延期：①如原告未付应付房款（包括但不限银行按揭贷款、公积金贷款尚未发放及贷款额不足以支付房款的），则交房日期顺延，顺延至原告付清全部房款之日起10日内；②非因被告和施工单位的原因（包括但不限于自然灾害、公共突发事件、重大会议、二会一节、三会一节、重大庆典、中考、高考、交通管制、政府强制性管理、政府明令禁止施工、强制拆迁、7级以上大风、发布橙色以上（含橙色）降雨预警信号期间、发生乙级以上（含乙级）重大疫情期间、每日累计停水或停电达五小时以上、气象部门记录日降雨量达到中雨及其以上的等等）导致的工期延误；6、被告逾期交房超过90日后，原告有权解除合同。原告解除合同的，被告应当自原告解除合同通知到达之日起90天内退还全部已付款，并按原告累计已付款的2%向原告支付违约金。原告要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，被告按日向原告支付已交付房价款万分之贰的违约金；7、原告应当在商品房交付使用后540日内，将办理权属登记需由被告提供的资料报产权登记机关备案。如因被告的责任，原告不能在规定期限内取得房地产权属的，如原告不退房，被告按已付房价款的0.2%向原告支付违约金；因原告原因（含原告不及时提交办证手续或自己不及时办证，未付清应付付款等），造成该商品房不能在规定期限内取得房地产权属证书的，由原告承担全部责任，被告不承担责任等。2012年4月间，原告以银行按揭贷款方式付清了涉案商品房余款。2013年9月8日，被告将涉案商品房交付给原告。2017年8月29日，原告以被告逾期交房，逾期办理房产证，存在严重违约行为为由，向本院起诉，提出前述诉讼请求。另查明，2012年3月19日起至2013年2月7日止，那桐镇日降雨量达到中雨以上天数为33天（其中，自2012年3月19日起至2012年12月31日止为33天；自2013年1月1日起至2013年2月7日止，那桐镇不存在日降雨量达到中雨以上的情形）。2012年3月15日起至2013年2月7日止，那桐镇浪湾变电站日累计停电超过5小时以上的天数为5天。日降雨量达到中雨以上日期与日停电累计超过5小时以上日期没有交叉存在情形。再查明，北京市国宏信价格评估有限公司广西分公司作出的“国宏信广西（价）字【2016】第0001-3号”、“国宏信广西（价）字【2016】第0001-4号”《价格评估结论书》已经本院及南宁市中级人民法院生效判决予以确认并采信，上述《价格评估结论书》确定：隆安县那桐镇华侨管理区区域内同地段同类房屋租金价格标准如下：框架结构步梯房类，2013年度为4.5元/月/平方米。本院认为，原告与被告在平等和自愿原则下签订的《南宁市商品房买卖合同》，系双方的真实意思表示，合法有效，对原被告双方均具有法律约束力。原被告应按合同的约定全面履行自己的权利义务。原告已依合同约定付清全部购房款，而被告却未能在合同约定的交房期限内将符合约定条件的商品房交付给原告使用，已构成违约，应承担相应的违约责任。一、关于本案是否存在合同约定的可以据实延期交房的情形？如果存在，具体是哪些情形？可以据实延期交房的天数是多少的问题。原被告签订的《南宁市商品房买卖合同》第八条约定，如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，被告可据实予以延期：非因被告和施工单位的原因（包括但不限于自然灾害、公共突发事件、重大会议、二会一节、三会一节、重大庆典、中考、高考、交通管制、政府强制性管理、政府明令禁止施工、强制拆迁、7级以上大风、发布橙色以上（含橙色）降雨预警信号期间、发生乙级以上（含乙级）重大疫情期间、每日累计停水或停电达五小时以上、气象部门记录日降雨量达到中雨及其以上的等等）导致的工期延误。对于该条款，双方在签订合同时，原告并未持有无异议，系原被告的真实合意，且该条款也未违反法律、法规的强制性规定，合法有效。本案合同签订日期为2012年3月19日，约定的交房日期为2012年12月31日，被告交付商品房日期为2013年9月8日。经核实，本院确定：本案存在符合合同约定的可以据实延期交房的情形，可据实延期交房的天数为38天，即被告可延期至2013年2月7日交房，自2013年2月8日至2013年9月8日止，被告共逾期交房213天。被告关于应以120日作为扣除逾期交房违约金天数的辩解无事实依据，本院不予采信。二、关于原告诉请被告支付违约金的主张应否获得支持？应如何计算的问题。在区域内同地段同类案件中，北京市国宏信价格评估有限公司广西分公司作出的关于隆安县那桐镇华侨管理区区域内同地段同类房屋租金价格的《价格评估结论书》，已经本院及南宁市中级人民法院生效判决予以确认并采信，隆安县那桐镇华侨管理区区域内同地段同类房屋租金价格计算标准应确定为2013年度为4.5元/月/平方米。《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条规定：“当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少；当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额。”。原告主张的违约金“应当以违约金超过造成的损失30%为标准”计算，即与涉案商品房同等面积的房屋日租金应为：107.49平方米×4.5元/月/平方米÷30天/月×（1+30%）=20.93元/日。现被告同意以26元/日标准计算逾期交房违约金金额，是其处分自己民事权益的表现，并不违反法律法规的强制性规定，本院予以支持。故此，自2013年2月8日至2013年9月8日止，被告应支付给原告逾期交房的违约金确定为5538元，即26元/日×213日=5538元。对于逾期办理房地产权属证书违约金，根据双方签订的《南宁市商品房买卖合同》第十五条约定，原告应当在商品房交付使用后540日内，将办理权属登记需由被告提供的资料报产权登记机关备案，如因被告的责任，原告不能在规定期限内取得房地产权属的，如原告不退房，被告按已付房价款的0.2%向原告支付违约金。本条款是双方当事人的真实意思表示，并不违反法律法规的强制性规定。原告主张的逾期办理房地产权属证书违约金应为332.57元，即166284元×0.2%=332.57元。据此，被告应支付给原告的违约金合计为5870.57元，即5538元+332.57元=5870.57元。综上所述，对于原告的诉讼请求，合理部分，本院予以支持；不合理部分，本院不予支持。结合本案认定的事实，根据《中华人民共和国合同法》第三条、第五条、第六条、第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十三条的规定，判决如下：被告广西隆安聚友房地产开发有限公司支付原告罗月英、黄作祥逾期交房违约金5538元、逾期办理房地产权属证书违约金332.57元，合计5870.57元。上述金钱给付义务，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，逾期则应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院或被执行人财产所在地的基层人民法院申请执行。案件受理费50元,适用简易程序减半收取计25元，由被告广西隆安聚友房地产开发有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于南宁市中级人民法院，同时在上诉期届满之日起七日内预交上诉案件受理费（开户名称：南宁市中级人民法院，开户银行：中国农业银行南宁市竹溪支行，帐号：20×××28。网银转账先选古城支行，再在备注栏注明竹溪支行）。逾期未预交也不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。审判员  农福志二〇一七年十二月二十六日书记员  颜汉金附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第三条合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方。第五条当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第16条当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少；当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十三条下列事实，当事人无须举证证明：（一）自然规律以及定理、定律；（二）众所周知的事实；（三）根据法律规定推定的事实；（四）根据已知的事实和日常生活经验法则推定出的另一事实；（五）已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实；（六）已为仲裁机构生效裁决所确认的事实；（七）已为有效公证文书所证明的事实。前款第二项至第四项规定的事实，当事人有相反证据足以反驳的除外；第五项至第七项规定的事实，当事人有相反证据足以推翻的除外。