广西壮族自治区隆安县人民法院 民 事 判 决 书 (2017)桂0123民初1045号 a 原告:黄宝康，男，1963年10月5日出生，壮族，居民身份证住址广西壮族自治区隆安县。 被告：广西隆安聚友房地产开发有限公司，住所地广西壮族自治区隆安华侨管理区浪湾大道53-11号，统一社会信用代码91450123773860870T。 法定代表人：梁伟，该公司董事长。 委托诉讼代理人：付峻，广西尚盟律师事务所律师。 原告黄宝康（以下简写原告）与被告广西隆安聚友房地产开发有限公司（以下简写被告）商品房销售合同纠纷一案，本院于2017年8月29日立案后，依法适用简易程序进行审理。被告于2017年9月28日对本案管辖权提出异议，要求由南宁市青秀区人民法院管辖，本院于2017年10月10日依法裁定驳回被告对本案管辖权提出的异议，被告不服向南宁市中级人民法院提起上诉。2017年11月23日，南宁市中级人民法院依法驳回上诉，维持原裁定。本院于2017年12月21日公开开庭进行了审理。原告黄宝康、被告委托诉讼代理人付峻到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告黄宝康向本院提出诉讼请求：⒈被告支付原告逾期交房违约金42416.18元；⒉本案诉讼费由被告负担。事实和理由：2013年11月26日，原告与被告签订一份《南宁市商品房买卖合同》，约定：原告购买被告开发的位于隆安县商品房，该房建筑面积117.35平方米，房屋总价款217966元；被告应于2013年8月31日前将商品房交付原告使用；合同还约定了逾期交房、逾期办理理房产证等违约责任。合同签订后，原告按照约定履行了支付全款的付款义务，但被告未按约定交房。直到2016年5月1日，被告才将房屋交付给原告，逾期交房973天。根据《南宁市商品房买卖合同》第九条的约定，被告逾期交房超过90日后，自合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交房之日止，被告应按日向原告支付已交付房款万分之二的违约金。原告认为，双方签订的合同合法有效。在合同履行过程中，原告履行了自身应负的义务，但被告严重违约，影响了原告的合法权益，现特向人民法院起诉，提出前述诉讼请求。 原告围绕其诉讼请求依法提交了如下证据： 1、姓名为黄宝康的居民身份证复印件一份，用于证明原告的诉讼主体资格适格的事实； 2、合同号为02、房号为5-2-401、业主为黄宝康的《南宁市商品房买卖合同》（含附件一、二、三、四）复印件一份，用于证明原告与被告于2013年11月26日补签《南宁市商品房买卖合同》，双方之间存在商品房买卖合同关系，并已就涉案商品房的地理位置、面积、价款、交房时间、逾期交房和办理房产证的违约金等合同事项进行约定的事实； 3、金额为217966元的《收据》复印件一份，用于证明原告于2012年9月22已履行付清房款义务的事实； 4、《房屋交接书》、《业主入住资料移交书》复印件各一份，用于证明被告于2016年5月1日向原告交付位于隆安县商品房的事实。 被告广西隆安聚友房地产开发有限公司对原告主张的关于当事人签订《南宁市商品房买卖合同》的时间，已就涉案商品房的地理位置、面积、价款、交房时间、逾期交房违约金等合同事项进行约定，原告已付清房款，被告于2016年5月1日将涉案商品房交付给原告使用，被告存在逾期交房违约行为的事实予以认可。但被告认为，合同签订后，因出现合同约定的可以据实延期交房的因素，如停水停电、中雨以上降雨量等，导致涉案商品房所属工地实际停工约120天，故应在原告主张的逾期天数中予以扣减；另，原告主张的逾期交房违约金过高，请人民法院参照同地段同类房屋租金来衡量原告的损失，即应按照26元/天的标准并结合被告实际违约天数计算，而不应按合同约定的逾期交房违约金条款来计算。 被告围绕其答辩意见当庭提交了如下证据： 安县浪湾华侨农场水厂出具的《情况说明》复印件一份、《隆安供电公司调度运行记录（表）》（2011年度、2012年度、2013年度）复印件三份、《聚友房地产开发有限公司（古鼎香）2011年至2013年各月用水情况》一份，用于证明被告在施工建设涉案商品房及其附属设施的过程中，存在因停水停电造成工地实际停工，工期延误，符合合同约定的可以据实延期的情形，应在原告主张的逾期交房天数中予以扣减的事实； 隆安县气象局出具的《2011年-2012年12月22日隆安县降雨实况》复印件一份、《2012年12月23日-2014年4月30日隆安县降雨实况》复印件一份，用于证明在此时间段内因中雨以上降雨，造成被告工地实际停工，工期延误，导致被告逾期交房，存在符合合同约定的可以据实延期的情形，应在原告主张的逾期交房天数中予以扣减的事实； 南宁市中级人民法院作出的（2016）桂01民终3587号民事判决书、（2016）桂01民终3588号民事判决书复印件各一份，用于证明原告主张的违约金数额超过其实际损失，可以按照同期同地段房屋租金标准26元/天来计算的事实； ⒋北京市国宏信价格评估有限公司广西分公司作出的“国宏信广西（价）字【2016】第0001-3号”、“国宏信广西（价）字【2016】第0001-4号”《价格评估结论书》复印件各一份，用于证明原告主张的违约金数额超过其实际损失，可以按照同期同地段房屋租金标准26元/天来计算的事实。 综合各方当事人述辩及提交的证据，本院确认本案当事人争议的焦点如下： 一、本案是否存在合同约定的可以据实延期交房的情形？如果存在，具体是哪些情形？可以据实延期交房的天数是多少？ 二、原告诉请被告支付违约金的主张应否获得支持？应如何计算？ 经过开庭质证，当事人对对方当事人提供的证据进行了质证。 被告对原告提交的证据1、2、3的真实性、合法性及关联性均没有异议。对于双方当事人均无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 原告对被告提交的证据1、2、3、4均不予认可，表示由法院据实认定。 对于当事人有异议的证据，本院认证如下： 被告证据3系南宁市中级人民法院作出的生效判决，被告证据1、2、4均已经被告证据3予以确认并采纳，所反映的事实属于《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十三条第一款第（五）项规定的“已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实”，且被告证据涉及的商品房与本案涉案商品房均属于被告开发的位于隆安县华侨管理区古鼎香·时代广场楼盘的商品房，地段同一，年份同一或者临近，案件事实也基本相同，而原告虽对被告提交的证据均持有异议，但并未能提供相反证据予以推翻，故对被告提交的证据1、2、3、4的真实性、合法性及关联性，以及所反映的客观事实，本院予以确认。 根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2012年9月22日，原告为购买被告开发的位于隆安县商品房，向被告全额支付该房房款217966元。2013年11月26日，双方补签《南宁市商品房买卖合同》一份，该合同主要条款约定：1、原告购买被告开发的位于隆安县商品房，该房为框架结构步梯房，建筑面积117.35平方米，单价1857.4元／平方米，总金额217966元；2、原告选择其他方式付款。原告签署本《商品房买卖合同》的同时交齐总房款；3、⑴被告应于2013年8月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将经勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位、建设单位五方共同验收并在验收意见书中认定合格的商品房交付原告使用；⑵如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，被告可据实予以延期：①如原告未付应付房款（包括但不限银行按揭贷款、公积金贷款尚未发放及贷款额不足以支付房款的），则交房日期顺延，顺延至原告付清全部房款之日起10日内；②非因被告和施工单位的原因（包括但不限于自然灾害、公共突发事件、重大会议、二会一节、三会一节、重大庆典、中考、高考、交通管制、政府强制性管理、政府明令禁止施工、强制拆迁、7级以上大风、发布橙色以上（含橙色）降雨预警信号期间、发生乙级以上（含乙级）重大疫情期间、每日累计停水或停电达五小时以上、气象部门记录日降雨量达到中雨及其以上的等等）导致的工期延误；6、被告逾期交房超过90日后，原告有权解除合同。原告解除合同的，被告应当自原告解除合同通知到达之日起90天内退还全部已付款，并按原告累计已付款的2%向原告支付违约金。原告要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，被告按日向原告支付已交付房价款万分之贰的违约金等。 2016年5月1日，被告将涉案商品房交付给原告。2017年8月29日，原告以被告逾期交房，逾期办理房产证，存在严重违约行为为由，向本院起诉，提出前述诉讼请求。 另查明，2012年9月22日起至2013年10月12日止，那桐镇日降雨量达到中雨以上天数为36天（其中，自2012年9月22日起至2013年8月31日止为32天；自2013年9月1日起至2013年10月8日止为4天；2013年10月9日起至2013年10月12日止，那桐镇不存在日降雨量达到中雨以上天数）。2012年9月22日起至2013年10月12日止，那桐镇浪湾变电站日累计停电超过5小时以上的天数为6天。日降雨量达到中雨以上日期与日停电累计超过5小时以上日期没有交叉存在情形。 再查明，北京市国宏信价格评估有限公司广西分公司作出的“国宏信广西（价）字【2016】第0001-3”、“国宏信广西（价）字【2016】第0001-4”《价格评估结论书》已经本院及南宁市中级人民法院生效判决予以确认并采信，上述《价格评估结论书》确定：隆安县华侨管理区区域内同地段同类房屋租金价格标准如下：框架结构步梯房类，2013年度为4.5元／月／平方米，2014年度为5.5元／月／平方米，2015年度为6.5元／月／平方米。 本院认为，原告与被告在平等和自愿原则下签订的《南宁市商品房买卖合同》，系双方的真实意思表示，合法有效，对原被告双方均具有法律约束力。原被告应按合同的约定全面履行自己的权利义务。原告已依合同约定付清全部购房款，而被告却未能在合同约定的交房期限内将符合约定条件的商品房交付给原告使用，已构成违约，应承担相应的违约责任。 一、关于本案是否存在合同约定的可以据实延期交房的情形？如果存在，具体是哪些情形？可以据实延期交房的天数是多少的问题。 原被告签订的《南宁市商品房买卖合同》第八条约定，如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，被告可据实予以延期：非因被告和施工单位的原因（包括但不限于自然灾害、公共突发事件、重大会议、二会一节、三会一节、重大庆典、中考、高考、交通管制、政府强制性管理、政府明令禁止施工、强制拆迁、7级以上大风、发布橙色以上（含橙色）降雨预警信号期间、发生乙级以上（含乙级）重大疫情期间、每日累计停水或停电达五小时以上、气象部门记录日降雨量达到中雨及其以上的等等）导致的工期延误。对于该条款，双方在签订合同时，原告并未持有无异议，系原被告的真实合意，且该条款也未违反法律、法规的强制性规定，合法有效。 本案合同签订日期应确定为原告付清房款之日，即2012年9月22日，约定的交房日期为2013年8月31日，被告交付商品房日期为2016年5月1日。经核实，本院确定：本案存在符合合同约定的可以据实延期交房的情形，可据实延期交房的天数为42天，即被告可延期至2013年10月12日交房，自2013年12月13日至2016年5月1日止，被告共逾期交房932天，在其中，2013年度为80天，2014年度为365天，2015年度为365天，2016年度为122天。被告关于应以120日作为扣除逾期交房违约金天数的辩解无事实依据，本院不予采信。 二、关于原告诉请被告支付违约金的主张应否获得支持？应如何计算的问题。 在区域内同地段同类案件中，北京市国宏信价格评估有限公司广西分公司作出的关于隆安县华侨管理区区域内同地段同类房屋租金价格的《价格评估结论书》，已经本院及南宁市中级人民法院生效判决予以确认并采信，隆安县华侨管理区区域内同地段同类房屋租金价格计算标准应确定为：2013年度为4.5元／月／平方米，2014年度为5.5元／月／平方米，2015年度为6.5元／月／平方米。虽然2016年度那桐镇同地段同类房屋租金价格计算标准尚未经过评估确认，但2016年5月1日前被告尚未交房，原告的损失继续存在和扩大，根据公平原则，结合当地经济发展水平，并参照北京市国宏信价格评估有限公司广西分公司评估方法，本院酌情确定：2016年度隆安县华侨管理区区域内同地段同类房屋租金价格计算标准仍为6.5元／月／平方米。 《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条规定：“当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少；当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额。”。原告主张的违约金“应当以违约金超过造成的损失30%为标准”计算。 据此，自2013年10月13日至2016年5月1日止，被告应支付给原告逾期交房的违约金计算如下： ⒈2013年度为1830.66元，即（117.35平方米×4.5元/月/平方米÷30日×80日）×（1+30%）=1830.66元，日均22.88元； ⒉2014年度为10208.47元，即（117.35平方米×5.5元/月/平方米÷30日×365日）×（1+30%）=10208.47元，日均27.97元； ⒊2015年度为12064.56元，即（117.35平方米×6.5元/月/平方米÷30日×365日）×（1+30%）=12064.56元，日均33.05元； ⒋2016年度4032.54元，即（117.35平方米×6.5元/月/平方米÷30日×122日×（1+30%）=4032.54元，日均33.05元。 以上四项合计为28136.23元，即被告应支付给原告逾期交房的违约金确定为28136.23元。 综上所述，对于原告的诉讼请求，合理部分，本院予以支持；不合理部分，本院不予支持。结合本案认定的事实，根据《中华人民共和国合同法》第三条、第五条、第六条、第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十三条的规定，判决如下： 被告广西隆安聚友房地产开发有限公司支付原告黄宝康逾期交房违约金28136.23元。 上述金钱给付义务，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，逾期则应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院或被执行人财产所在地的基层人民法院申请执行。 案件受理费860元,适用简易程序减半收取计430元，由原告负担178元，被告告广西隆安聚友房地产开发有限公司负担252元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于南宁市中级人民法院，同时在上诉期届满之日起七日内预交上诉案件受理费（开户名称：南宁市中级人民法院，开户银行：中国农业银行南宁市竹溪支行，帐号：20×××28。网银转账先选古城支行，再在备注栏注明竹溪支行）。逾期未预交也不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。 审判员  农福志 二〇一七年十二月二十六日 书记员  颜汉金 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第三条合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方。 第五条当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。 第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》 第16条当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少；当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十三条下列事实，当事人无须举证证明： （一）自然规律以及定理、定律；（二）众所周知的事实；（三）根据法律规定推定的事实；（四）根据已知的事实和日常生活经验法则推定出的另一事实；（五）已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实；（六）已为仲裁机构生效裁决所确认的事实；（七）已为有效公证文书所证明的事实。 前款第二项至第四项规定的事实，当事人有相反证据足以反驳的除外；第五项至第七项规定的事实，当事人有相反证据足以推翻的除外。