广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院 民 事 判 决 书 (2020)桂0103民初532号 原告：广西南宁君耀广告有限公司，住所：南宁市兴宁区秀厢大道**澳华花园**楼**车库。统一社会信用代码：91450102MA5KFJM08E。 法定代表人：黎登高，该公司总经理。 委托诉讼代理人：钟雄秋，广西沵达律师事务所律师。 被告：广西远山静水影视文化传媒有限公司，住所：南宁市青秀区通泰路70号绿城明珠·怡景苑3号楼2单元五层1号。统一社会信用代码：91450103MA5KFE4N86。 法定代表人：覃桂兰，该公司总经理。 委托诉讼代理人：袁昊，男，该公司员工。 原告广西南宁君耀广告有限公司（以下简称：君耀公司）与被告广西远山静水影视文化传媒有限公司（以下简称：远山公司）承揽合同纠纷一案，本院于2020年1月10日立案后，依法适用普通程序，于2020年8月11日公开开庭进行了审理。君耀公司的委托诉讼代理人钟雄秋、远山公司的委托诉讼代理人袁昊到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 君耀公司向本院提出诉讼请求：1、判令远山公司支付君耀公司工程款117410元；2、判令远山公司向君耀公司支付违约金117410元（计算方式为：以117410元为基数，从2019年1月17日起按日利率5‰计至工程款付清之日，违约金数额以欠付工程款117410元为限）；3、本案的诉讼费、保全费由远山公司承 担。事实与理由：2018年12月3日，君耀公司与远山公司经协商一致，共同签订了《广告制作合同》，内容为君耀公司承揽金凯南宿舍区五楼“职工之家”党建文化的制作安装事宜。该项目总价款为85000元，支付时间为“经甲方验收合格，2018年12月31日付清所有工程款项”。另，工程期限系合同签订之日起10日内完工，但“因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可由双方协商确定延期时间”。2019年1月2日，双方又签订了一份《金凯南党建项目工程合同补充协议》（以下简称《补充协议》），约定在原来工程量的基础上，增加三个工程项目，即“1、海王健康产业园党建文化建设；2、普罗旺斯小学文化长廊建设；3、金凯南职工之家改写真，改水晶字，拆装音响，安装电视”。以上追加项目，总价款为187930元，约定预付款为15520元，于2019年1月9日前支付40000元，剩余工程款在制作完成后经远山公司验收合格，2019年1月16日付清。同时，补充协议还约定，追加项目的工期为“在《广告制作合同》工期基础上追加10天”。另，按照合同之约定，远山公司若逾期付款，则每逾期一日，应以合同总金额的5‰计算向君耀公司支付违约金。以上项目均已竣工，并于2019年1月11日全部验收合格，交付给远山公司使用。但截止起诉之日，远山公司仅向君耀公司支付155520元工程款，余款共计117410元经君耀公司多次催告，远山公司均拒绝支付。君耀公司认为，远山公司的行为给君耀公司造成了损失，故远山公司除应承担支付工程款的义务外，还应向君耀公司支付违约金。 远山公司辩称：1、君耀公司交付的工程项目存在重大瑕疵，无论是工期、质量，还是君耀公司没有能力独立完成工程的事实来说，君耀公司在没有履行完合同义务的情况下，远山公司不应向其支付款项，故君耀公司主张的工程款及违约金没有依据；2、2018年12月3日双方所签订的合同第三条第2款约定支付工程款需经过远山公司验收，现远山公司未对涉案工程项目进行验收认可，工程款的支付条件并未达到；3、合同建立的基础是双方真实意思的表示，君耀公司在签订合同时明知自身存在不能独立完成工程的能 力，远山公司认为君耀公司存在虚构履行合同能力的情形，合同的订立存在瑕疵。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2018年12月3日，远山公司（甲方）与君耀公司（乙方）签订《广告制作合同》，就君耀公司承揽金凯南宿舍区五楼“职工之家”党建文化建设宣传栏的制作安装事宜达成协议，主要约定：合同总价款为85000元，制作安装完成后，经甲方验收合格，2018年12月31日付清所有工程款项；工程期限自合同签订之日起10日内完工，如遇不可抗力因素（如雨、雪、四级以上大风）工期顺延；因甲方反复提出修改意见导致乙方不能按时完成时，可由双方协商确定延期时间；乙方完成全部制作安装完工后三天内，甲方必须组织正式验收，甲方在完工后五天内不组织验收，视为验收完成，乙方不为成品效果及质量负责；甲方未能按本合同第三条规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的千分之五计算，向乙方支付违约金；乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到国家标准，如未达标乙方应承担返工及相应损失；如属甲方原因造成中途停工、停建、拆除等，均由甲方负责，乙方有权就实际施工情况要求甲方支付已完成部分或全部的制作、安装费；本合同一经签字即生效，并对双方具有约束力，合同有效期限自2018年12月3日至2019年12月2日。该合同附件为《金凯南党建示范点明细表》，主要载明相关产品名称、技术参数、规格、数量、计算单位、单价及总价等明细信息。 2019年1月2日，远山公司与君耀公司签订《金凯南党建项目工程合同补充协议》，约定在远山公司认可君耀公司《金凯南党建示范点明细表》的基础上，增加工程内容：1、海王健康产业园党建文化建设；2、普罗旺斯小学文化长廊建设；3、金凯南职工之家改写真，改水晶字，拆装音响，安装电视。安装地点为经开区海王健康产业园党建文化建设、普罗旺斯小学及金凯南职工之家。增加总工程制作费（即追加工程款）共计187930元，现付金额15520元，2019年1月9日前付40000元，制作安装完成后经远山公司验收合格，2019年1月16日前付清所有工程款项。本协议工期 在原工期基础上追加10天，协议一经签字即生效，并对双方具有约束力，有效期自2019年1月2日至2020年1月1日。 本案庭审中，君耀公司认可远山公司支付过四次工程款，分别为40000元、100000元、12000元、3520元，合计155520元；远山公司对该付款事实无异议。君耀公司认可案涉工程新增项目中其未完成的工程项目为金凯南职工之家党建文化宣传栏中的“修改中间党徽软膜灯箱”及海王健康产业园文化宣传栏中的“底座补铁皮喷漆”，工程款分别约为3520元、2000元。远山公司主张海王健康产业园文化宣传栏中的铁皮未制作，不会产生水晶字的费用1080元；君耀公司认可未安装水晶字，但主张水晶字已按照要求进行生产，故在本案中也主张该1080元费用。远山公司认可案涉工程项目已经过验收，但主张验收未通过，认可案涉工程项目已于2019年1月底交付给业主使用。 君耀公司在本案中提交的其法定代表人黎登高与远山公司工作人员韦琼的微信聊天记录显示双方曾就工程款的结算进行过协商，韦琼于2019年9月25日发送的对账单中载明要求扣款项目为：“袁总支付的工人费6500元+海王铁皮2000元+线（电视）250元+水晶华表1200元+袁总已支付木工刘师傅费用3600元+袁总已支付工人费6500元+刘师傅去修补三次（300+300+500元），总计21150元”，同时载明“双方协商扣三万，需要支付67960元”；黎登高对应扣款项提出异议，表示远山公司自己增加的人工不在君耀公司的负责范围之内，远山公司不能因为觉得君耀公司完成不了工程项目就自己增加人工，韦琼回复：“他的人工费，你一年前都同意了”“现在又不同意”，黎登高答复：“哎”“我们商量看看吧”。君耀公司否认其同意远山公司在工程款中再另行扣除30000元。 远山公司在本案中提交的其工作人员与君耀公司法定代表人的微信聊天记录记载双方曾就君耀公司未按照约定的工期完成施工以及施工存在质量问题等进行沟通。远山公司 主张因君耀公司超期施工、施工存在质量问题，其为了及时向业主交付工程项目，另外聘请了其他工人进行施工，为此提交了其工作人员与经开区工作人员及另外聘请的施工人员的微信沟通记录、劳务报酬转账记录及施工人员出具收到劳务报酬的收据等证据予以证明。 另查明，远山公司及君耀公司双方盖章确认的《金凯南党建示范点修改明细表》载明新增项目“增大软膜天花标志”总价为3520元，《海王预算报价》载明新增项目“底座补铁皮喷漆”总价为2000元。 本院认为，远山公司与君耀公司签订的《广告制作合同》及《金凯南党建项目工程合同补充协议》系双方当事人的真实意思表示，其内容不违反法律法规的强制性规定，合法有效。根据合同约定，君耀公司负有在约定的工期内向远山公司交付工作成果的义务，同时享有要求远山公司依约支付相应报酬的权利。但君耀公司未能在合同约定期限内交付工作成果，远山公司为了及时向业主交付工作成果聘请其他工人对案涉项目进行施工，并向工人支付了劳务报酬，现远山公司主张从应支付君耀公司的工程款中扣除其已支付给工人的劳务报酬，合法有据，本院予以支持。扣除远山公司已支付的工程款155520元、君耀公司未依约完成的新增项目6600元（3520+2000+1080）及远山公司已支付的劳务报酬17700元（6500+3600+6500+300+300+500），本院认定远山公司还应当向君耀公司支付工程款93110元（85000+187930-155520-6600-17700）。 关于违约金。根据双方当事人陈述的案件事实及举证情况，君耀公司在案涉项目中确有存在超期施工、部分工作成果存在质量问题及部分增加项目未完成制作的情况，双方因此曾就工程款的结算进行过沟通协商，远山公司并非无故拖欠君耀公司工程款，且君耀公司在本案中亦无证据证明其实际损失情况，故君耀公司主张远山公司支付违约金，依据不足，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第二百五十一条、第 二百六十二条、第二百六十三条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 一、被告广西远山静水影视文化传媒有限公司向原告广西南宁君耀广告有限公司支付工程款93110元； 二、驳回原告广西南宁君耀广告有限公司的其他诉讼请求。 上述债务，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，如未按判决指定的期间履行给付金钱义务的，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内向本院或与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。 案件受理费4822元、保全费1694.1元，两项合计6516.1元，由原告广西南宁君耀广告有限公司负担3932.1元，由被告广西远山静水影视文化传媒有限公司负担2584元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于南宁市中级人民法院，同时在上诉期届满之日起七日内预交上诉案件受理费（开户名称：南宁市中级人民法院，开户银行：中国农业银行南宁市竹溪支行，账号：20×××28。网银转账先选古城支行，再在备注栏注明竹溪支行）。逾期未预交也不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。 审 判 长  林利扬 人民陪审员  周 萍 人民陪审员  周 娟 二〇二〇年十一月二日 书 记 员  梁华鑫