湖北省武汉市青山区人民法院民 事 判 决 书（2020）鄂0107民初769号原告：江长啟，男，1965年5月15日出生，汉族，住武汉市青山区。被告：李文进，男，1980年12月13日出生，汉族，户籍地湖北省仙桃市。原告江长啟与被告李文进装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年4月10日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告江长啟到庭参加诉讼，被告李文进经本院公告送达传票，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。原告江长啟向本院提出诉讼请求：1.判令被告退还未装修完工程费用2095.6元，退还定做卧室门、衣柜门和橱柜、防盗门费用7140元，共计9235.6元；2.判令被告按照合同约定按每天50元的标准支付违约金，自2019年12月25日暂计算至2020年5月13日共计141天为7050元，要求计算至实际清偿之日；3.判令本案诉讼费、公告费等费用由被告承担。事实与理由：2019年9月20日原告妻子经人介绍认识了被告李文进，2019年9月24日原告与被告签订《装修合同》，约定装修为期三个月，装修总额为28000元，2019年9月25日原告向被告支付装修定金8000元，2019年10月13日支付装修款10000元，2019年10月31日支付装修款3000元，2019年11月4日支付装修款2000元，2019年11月9日支付装修款3000元，2019年11月29日支付装修款1000元，共计已支付装修款27000元，但被告未按合同约定将其应该装修完成的项目完成，目前还有乳胶漆没刷，开关面板和灯具、洁具没有安装，未完成乳胶漆按照市场价格每平方米8元的价格乘以180.7平方米的面积共计1445.6元，开关面板灯具安装500元，洁具安装150元，被告应退还未完成装修项目款共计2095.6元。另2019年10月9日另外支付2750元给被告定做厨卫门、卧室门及门套，2019年10月19日支付3000元给被告定做橱柜，2019年10月26日支付1630元给被告定做衣柜门，2019年10月27日支付660元给被告定做防盗门，以上合计8040元除厨卫门装了以外，其他都没有做，被告应退还未做的卧室门及门套（1650元）、衣柜门（1630元）、橱柜（3000元）、防盗门（660元）共计7140元。被告在2019年12月16日做完自流平后就未再施工，2019年12月31日最后一次联系被告继续施工，被告以各种理由拒绝，后无法联系。为维护合法权益，故原告诉至法院。被告李文进未作答辩。原告江长啟绕诉讼请求依法提交了证据，本院认定如下：《家庭装饰合同》1份，收据4份、支付宝转账记录、微信转账记录，微信聊天记录均客观、真实，与本案有关联性，能够证明被告李文进未按照约定为原告装修案涉房屋的事实，本院依法予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年9月24日，原告江长啟作为发包人（甲方）与被告李文进作为承包人（乙方）签订《家庭装饰合同》，约定乙方采取半包（承包范围：水电、木工、泥工、乳胶漆）的方式为甲方装修青宜居6栋1单元604号房屋，施工面积61平方米；工程期限90日，开工日期2019年9月24日，竣工日期2019年12月24日，因甲方及其代理人原因（物料供应不及时、不按期支付工程款等）导致工期延误的，工期顺延，乙方原因导致工期延误的，工期不顺延；工程总造价28000元，支付次数4次，合同生效之日起甲方应支付定金8000元，泥工验收合格后支付10000元，木工验收合格后支付5000元，整体工程验收后支付5000元；因乙方及其代理人的原因造成工期延误的，每拖延一天，应向甲方支付50元/天的违约金，甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的，应当按照50元/天支付乙方延期付款违约金。合同签订后，被告于2019年9月25日进场施工，原告于2019年9月25日向被告支付装修定金8000元，于2019年10月13日向被告支付装修款10000元，于2019年10月31日向被告支付装修款3000元，于2019年11月9日向被告支付装修款5000元，于2019年11月29日向被告支付1000元，共计27000元。根据双方合同约定，案涉房屋装修的乳胶漆材料和人工应由被告负责，开关面板灯具洁具安装应由被告负责。另在装修过程中，原告于2019年10月8日向被告支付2750元委托被告定做两个卧室门（含门套）和厨卫门，于2019年10月19日向被告支付3000元委托被告定做橱柜，于2019年10月26日向被告支付1630元委托被告定做衣柜门，于2019年10月27日向被告支付660元委托被告定做防盗门，上述定做项目共计向被告支付8040元，但被告仅定做安装了厨卫门（450元*2=900元），剩余的都没有定做安装，共计7140元。原告自述被告于2019年12月16日做完自流平后未再继续施工，后失联。在本院审理过程中，经本院到现场调查，案涉房屋装修墙面仅有基础腻子处理，未刷乳胶漆，未安装卧室门及门套，未安装衣柜门，未安装橱柜，未安装开关面板灯具洁具、未安装防盗门。本院认为，原告与被告双方约定由被告采取半包的方式为原告案涉房屋进行装修，总装修款28000元，房屋装修的水电、木工、泥工、乳胶漆由被告负责装修，原告已将装修款27000元支付给了被告，但被告未按合同约定将案涉房屋的乳胶漆、开关面板灯具洁具装修完毕，被告已属违约，应将未完工部分的款项退还给原告，现原告参照市场价格要求被告退还未完成乳胶漆1445.6元（8元/平方米*180.7平方米），开关面板灯具安装500元，洁具安装150元，未完成装修项目共计2095.6元的诉讼请求，不违反双方约定及相关法律规定，本院予以支持。被告接受原告的委托并收取原告的款项共计8040元，为原告装修安装卧室门、厨卫门、橱柜、衣柜门、防盗门，但被告仅为原告安装了厨卫门价值900元，剩余项目均未按照约定履行，应向原告退还未完成委托项目的款项共计7140元，对原告此项诉讼请求，本院予以支持。对于原告要求被告自2019年12月25日起至实际付清之日止按照每天50元的标准支付违约金的诉讼请求（暂计至2020年5月13日为7050元），被告未按照合同约定履行装修义务已属于违约，应承担违约责任，但双方约定的违约金标准（50元/天）确属过高，但被告未按照合同约定为原告装修完毕且失去联系，致使原告案涉房屋到目前为止仍不能动工装修，确已给原告造成了损失，本院酌情调整违约金标准为被告应向原告支付2000元，原告超出部分不予支持。被告李文进经合法传唤未到庭参加诉讼，应视为其放弃抗辩和质证权利，应承担对其不利的法律后果。综上，原告的部分诉讼请求，于法有据，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、第一百四十四条规定，判决如下：一、被告李文进于本判决生效之日起10日内向原告江长啟返还装修款9235.6元；二、被告李文进于本判决生效之日起10日内向原告江长啟支付违约金2000元；三、驳回原告江长啟的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案的案件受理费207元，由原告江长啟负担127元，由被告李文进负担80元；本案第一次公告费260元及第二次公告费（以实际票据为准），均由被告李文进负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖北省武汉市中级人民法院。审 判 长  刘 友人民陪审员  杨菊初人民陪审员  樊友岚二〇二〇年十一月三日法官助理汤西倩书记员周鹤