广东省广州市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）粤01民终21351号上诉人（原审被告）：广州知识城腾飞科技园开发有限公司。住所地：广东省广州中新广州知识城。法定代表人：陈永明，该公司首席执行官。委托诉讼代理人：李敏靖，广东卓信律师事务所律师。委托诉讼代理人：周陈，广东卓信律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：李南雄，男，住广东省广州市黄埔区。被上诉人（原审原告）：陈慧燕，女，住广东省广州市黄埔区。两被上诉人共同委托诉讼代理人：赵华林，广东安法律师事务所律师。两被上诉人共同委托诉讼代理人：郑丽萍，广东安法律师事务所律师。上诉人广州知识城腾飞科技园开发有限公司（以下简称腾飞公司）因与被上诉人李南雄、陈慧燕商品房预售合同纠纷一案，不服广州市黄埔区人民法院（2020）粤0112民初5602号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年10月15日立案受理后，采用独任制审理本案。上诉人腾飞公司的委托诉讼代理人周陈，被上诉人李南雄、陈慧燕的委托诉讼代理人赵华林、郑丽萍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。腾飞公司上诉请求：1.撤销一审判决；2.改判驳回李南雄、陈慧燕的所有诉讼请求，并改判腾飞公司无需向李南雄、陈慧燕支付逾期交房违约金；3.由李南雄、陈慧燕承担本案一审和二审的全部诉讼费用。上诉主要理由：1.一审法院认定腾飞公司与李南雄、陈慧燕在《广州市商品房买卖合同》（预售）补充协议中的约定条款“显失公平”，明显错误。（1）李南雄、陈慧燕作为完全民事行为能力人，有充分能力判断前述条款的含义内容与法律后果，并且自愿签署及接受该条款的约束，不存在“显失公平”的情况。（2）李南雄、陈慧燕未能举证证明其在签署协议时存在法定的“危困状态”或“缺乏判断能力”等情形，理应承担举证不能的不利后果。（3）从合同条款的角度，腾飞公司并非必然完全免责，其免责是以“虽经最大限度的补救仍无法避免”为前提，合同订立时即已经考虑公平合理的问题。（4）从结果角度看，腾飞公司已经尽力采取措施而额外付出大量人力物力财力确保涉案房屋具备居住条件，李南雄、陈慧燕并无任何实际损失且已因购买涉案房屋而获利，在此情况下仍由腾飞公司承担违约责任，才是真正的“显失公平”。（5）在司法实操层面，将政府或提供公共服务部门的行为约定为不可抗力或可免责事由，非常合理且常见，因该种情形与行为常常存在强制性、影响广泛、不能或难以追责等特点。因此我国很多法院一般会允许无过错的债务人免除其违约责任。（6）退一步讲，即使认定“显失公平”的情形成立且李南雄、陈慧燕存在损失，但原判决的违约金标准已明显过高且违背公平原则，超过李南雄、陈慧燕损失四倍以上，应大幅调低。2.一审法院申请调查取证过程中，明显遗漏知识城变电站迟延建成完全由于不可抗力、政府行为及提供公共服务部门行为导致、知识城变电站建设对涉案楼盘永久用电的影响、腾飞公司免责等重要事实。3.撇开腾飞公司是否违约的问题，腾飞公司在取得永久用电后，已经及时通知李南雄、陈慧燕收楼，但李南雄、陈慧燕基于其自身原因一直拒绝收楼，故一审法院认定腾飞公司未通知李南雄、陈慧燕收楼、违约金应计至李南雄、陈慧燕实际收楼之日属于严重事实错误。（1）腾飞公司已经根据李南雄、陈慧燕提供的联系方式以书面、口头等多种方式多次通知李南雄、陈慧燕收楼，腾飞公司已经妥善履行完毕通知李南雄、陈慧燕收楼的义务。（2）在腾飞公司与李南雄、陈慧燕之间就涉案房屋的其他案件庭审中，腾飞公司已经明确告知其代理人（注：与本案代理人为同一代理律师）涉案房屋已经取得永久用电，具备收楼条件，随时可前往收楼，但是李南雄、陈慧燕仍拒绝收楼，应由其自行承担相关法律后果。4.一审法院质证程序错误。（1）腾飞公司提交的证据（特别是涉及竣工验收、环评部分）均是真实、合法的，李南雄、陈慧燕若不予认可，一审法院理应告知李南雄、陈慧燕提起司法鉴定或必须提供相反证据证明。（2）李南雄、陈慧燕就其主张存在“损失”完全不能提供任何证据，但一审判决却直接认定李南雄、陈慧燕存在“损失”。5.一审判决认定事实错误甚至遗漏重要事实，且适用法律有误。（1）腾飞公司不存在逾期交楼的情况。（2）按照我国法律原理及精神，以及商品房预售合同的约定，腾飞公司均应就政府行为及提供公共服务部门行为导致的无法为中新广州知识城提供永久用电情形免责。（3）房屋达到交付条件并非必须取得竣工验收备案表，同时，涉案房屋之所以延迟取得环评批复的原因与政府行为及提供公共服务部门行为有关，故应全部或部分免责。（4）应当认定商品房预售合同明确约定的违约金不高于房款总价1%的条款合法有效，同时结合李南雄、陈慧燕并无损失且腾飞公司无过错但耗资巨大采取措施等情况，应进一步调低违约金比例标准。李南雄、陈慧燕答辩称：同意一审判决处理，不同意腾飞公司的上诉请求。事实与理由：一、《广州市商品房买卖合同（预售）》（以下简称预售合同）是腾飞公司提供的格式合文本，补充协议条款限定逾期交房违约金总额不超过总房价款的百分之一明显不公平，且腾飞公司未履行提醒李南雄、陈慧燕对该条款的注意义务。二、知识城变电站迟延建成不属于不可抗力或者政府行为导致，不构成腾飞公司的免责理由。李南雄、陈慧燕于2020年5月11日向一审法院提起诉讼，请求判令：1.腾飞公司向李南雄、陈慧燕支付自2017年5月1日起至涉案商品房符合交付条件之日止的逾期交房违约金（违约金每日按涉案商品房总房价1382640元的0.02%计算，暂计算至2018年5月16日共380天为105080.6元）；2.腾飞公司承担本案的全部诉讼费。一审法院认定事实：2016年6月8日，李南雄、陈慧燕（乙方、买方）与腾飞公司（甲方、卖方）签订预售合同，约定：乙方所购商品房房屋地址为广州市萝岗区（现为黄埔区）（中新广州知识城）中新里二街5号（自编号block5）1602房（以下简称涉案房屋），建筑面积142.4514平方米，套内建筑面积113.2559平方米，共有分摊面积约29.1955平方米。第七条，计价方式和价款：该商品房以套出售，按套内建筑面积计算房价，单价为每平方米12208.11元，总金额1382640元。第八条，付款方式：甲方同意乙方按按揭贷款方式付款，首期款422640元自本预售合同网上签订之日起0日内（不超过5日）支付，剩余房款960000元须于2016年6月11日前申请办理银行按揭手续，并按照按揭方式付款。第十二条，交房条件：该商品房项目工程竣工验收合格，并取得了建设工程质量监督机构出具的商品房建设项目符合验收管理规定的《建设工程质量监督报告》和规划、公安消防、人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件；满足供水、供气、供电及通邮等必要居住条件，并取得了公共服务单位出具的永久供水、供气、供电、通邮的证明文件。第十三条，房屋交付：甲方应当在2017年4月30日前将作为本合同标的物的房屋交付乙方使用。甲方向乙方交付房屋时，应当向乙方发出收楼通知书，甲方委托物业服务企业或其他中介机构办理交楼手续的，物业服务企业或其他中介机构应当向乙方出示甲方出具的授权委托书。因不可抗力等原因，房屋需延期交付使用的，甲方应当及时书面告知乙方。第十四条，延期交房的违约责任：甲方如未能按本合同规定的期限交房，按下列方式处理：甲方应自本合同第十三条约定的交房日期的次日起至实际交付之日止，每日按总房价款0.05%的标准向乙方支付违约金，乙方不退房。第十五条，房屋交付时的有关资料：甲乙双方进行房屋验收交接时，甲方应当向乙方提供有关该商品房的下列资料：（一）规划部门出具的《建设工程规划验收合格证》。（二）建设单位出具的《建设工程竣工验收报告》。（三）消防部门出具的《建设工程消防验收合格意见书》或备案凭证。（四）供水、供气、供电、通邮的永久使用证明材料。（五）人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件。（六）《房地产（住宅）质量保证书》。（七）《房地产（住宅）使用说明书》。（八）《临时管理规约》或《管理规约》。上述文件中，（一）至（五）项应出示原件并向乙方提供加盖甲方公章的复印件；（六）、（七）项应载明水电等设施配置说明、有关设备安装预留位置说明、装修注意事项和建筑节能等有关内容，甲方应提供已加盖公章的原件给乙方；（八）项应交由乙方填写或签署。上述文件不全的，视为不符合交付标准，乙方有权拒绝收楼，由此产生的逾期交付责任由甲方承担。第十六条，交付时的验收：乙方应在接到收楼通知书之日起3日内对该商品房进行验收，如有异议，应当在验收期限届满之日起当日内以书面形式提出，逾期不提出，视为同意接收该商品房。乙方认为该商品房不符合交付标准或条件的，应一次性提出异议。甲方在接到乙方异议后，应在15日内对异议部分做出书面答复和处理意见。逾期不予答复及处理的，视为乙方异议事实成立，该商品房视为未交付。第十八条，面积确认及面积差异处理：合同约定的该商品房面积与用于产权登记的实测面积有差异的，以实测面积为准。套内建筑面积误差比绝对值在3%以内（含3%）的，按照合同约定的价格据实结算房价款。第二十四条，关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺：甲方在该商品房交付乙方时，该商品房项目的《建设工程规划许可证》规定的共用设施及附属配套项目，应一并建成并经验收合格；经批准分期建设的，甲方应按批准的进度进行建设并至验收合格。甲方未按规定时间建成公用设施及附属配套项目并经验收合格的，该商品房不符合交付标准，不视为甲方违约，乙方应按约定时间收楼，甲方应继续完善该共用设施及附属公建配套项目。该预售合同的附件七本合同补充协议（下称补充协议）：第一条第1款约定，在本合同约定的房屋交付使用日前，除有特别约定外，乙方必须按照本合同的约定付清所有应付房款及面积补差款，以银行按揭方式支付款项的，乙方须按照合同约定期限内办理完毕银行按揭所须的全部手续（包括银行要求提交的书面文件、证明等资料、须签署的按揭贷款合同以及银行放款所必须签署的其他所有文件等）且银行已实际发放按揭贷款。否则，甲方交楼时间予以相应顺延，直到乙方付清全部房款及面积补差款止，甲方不因此承担逾期交楼的违约责任。第一条第7款约定，在甲方已具备本合同第十二条约定的交房条件（不包含取得建设工程质量监督机构出具的商品房建设项目符合验收管理规定的《建设工程质量监督报告》）及不存在影响房屋主体结构的质量问题的情况下，乙方应在甲方通知的时间内收楼（乙方因自身原因需要另外约定时间收楼的，乙方应在甲方通知的收楼时间前书面告知甲方，且甲方通知的收楼时间的最后一天视为乙方的收楼日），乙方未按通知收楼的视为乙方已在通知的时间内收楼。乙方从该日起缴纳物业管理费及公摊水电费等费用。乙方不能因为甲方未取得本合同第十二条约定的建设工程质量监督机构出具的商品房建设项目符合验收管理规定的《建设工程质量监督报告》及未办妥（或取得）本合同第十二条约定的交房条件的之外的任何手续或未提供本合同第十五条约定之外的任何资料（包含但不限于甲方未办妥或未取得或未提供本合同第十二条约定的交楼条件以外的其他任何手续或本合同第十五条约定以外的其他任何资料）或因甲方不具备本合同第二十三条、第二十四条的约定而拒绝收楼，甲方也不因此而承担逾期交楼的违约责任。甲方依据本合同第十四条的约定支付违约金的总额不超过总房价款的百分之一。第四条关于不可抗力、政府行为和/或提供公共服务部门行为的约定：由于不可抗力、政府行为（包括但不限于规划变更、该商品房建设工地邻近的市政工程建设导致该商品房建造施工暂停等）和/或提供公共服务部门（包括但不限于水、电、煤气等单位）行为或甲方不可控制的其他第三方原因（如其他买受人延迟提交以下第七条所述的资料等），导致甲方出现下列情形，甲方虽经最大限度的补救仍无法避免，双方同意，甲方可以不承担由此产生的违约责任：1.不能按照约定时间交房…。本合同中的“不可抗力”是指受影响的一方无法预见、不能避免并无法克服的任何客观情况。合同签订后，李南雄、陈慧燕向腾飞公司支付了购房款，腾飞公司分别于2016年6月8日、2016年10月9日、2016年10月29日向李南雄、陈慧燕出具422640元、600000元、360000元的购房款发票，发票金额合计1382640元。李南雄、陈慧燕主张后因涉案房屋的面积少了，退了相关款项，腾飞公司于2018年3月20日重新向其开具417735元的购房款发票，并将2016年6月8日金额为422640元的房款发票收回。双方均确认李南雄、陈慧燕实际支付的购房款为1377735元。2016年9月14日，广州市公安消防局出具《建设工程消防验收意见书》，涉案房屋所在工程消防验收合格。腾飞公司另于2016年11月9日取得《广州开发区供水管理中心户内给水工程验收表》，于2016年12月1日取得《人防工程专项竣工验收备案意见书》，于2016年12月7日取得《广州市燃气输配及应用工程交工验收证书》，于2016年12月19日与中国邮政集团公司广州市增城区邮政局签署《邮政自助信包箱布放协议》。2016年12月30日，涉案房屋所在楼幢建设工程规划验收合格，腾飞公司取得《建设工程规划验收合格证》。2017年1月20日，涉案房屋所在工程经建设单位、监理单位、施工单位、勘察单位、设计单位验收合格，腾飞公司取得《建筑工程竣工验收报告》。2017年8月3日，涉案房屋所在工程取得《关于广州知识城腾飞园中新里（1C住宅6栋）建设项目竣工环境保护验收的批复》。2017年8月29日，涉案房屋所在工程取得《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》。腾飞公司提交广州供电局有限公司黄埔供电局于2018年5月8日签署合格意见的《客户受电工程竣工检验意见书》，及腾飞公司与广州供电局有限公司签署的《供用电合同（高压）》，拟证明涉案房屋所在工程已于2018年5月8日取得永久用电。腾飞公司提交了《腾飞园业主收楼通知书》以及EMS快递单，拟证明其于2017年4月发出《腾飞园业主收楼通知书》，通知李南雄、陈慧燕于2017年4月23日前往办理收楼手续。李南雄、陈慧燕质证称腾飞公司虽然通知其收楼，但在通知时无法提供符合合同约定的相关资料，其有权拒绝收楼。2018年3月8日，李南雄、陈慧燕办理了涉案房屋的收楼手续。腾飞公司主张其已按照试点政策要求完全履行了20kV双回路并环技术电网设计与施工等所有职责工作，完全是因政府原因等造成知识城变电站无法按时建成投入使用，导致腾飞公司无法在约定的交楼时间内向涉案住宅项目提供永久用电。为此，腾飞公司提交了《关于广州知识城腾飞园项目供电事宜的征询函》《关于广州知识城腾飞园项目供电事宜征询函的复函》《关于中新广州知识城输电工程的介绍》《关于广州知识城腾飞园项目申请永久用电有关问题的函》《筹建工作会议纪要（[2015]9号）》《供电方案协议》及附件、《公用电房协议》《筹建工作会议纪要（[2015]35号）》《新装4×630kVA、2×800kVA公变、1×1000kVA、1×200kVA专变项目施工设计图》《会议纪要（穗知开办会纪[2016]39号）》《临时供电系统工程》《竣工验收资料（1-6栋建筑电气分部）》《国家发展改革委国家能源局关于规范开展增量配电业务改革试点的通知》《供电方案（高压）》《工程概况牌及照片》《关于广州知识城腾飞科技园开发有限公司1C住宅项目永久用电进展情况说明的申请函》及广州开发区企业建设和服务局的答复、《关于广州知识城腾飞园中新里住宅项目永久供电工程建设及申办情况说明的申请函》及广州开发区企业建设和服务局的答复等证据。腾飞公司还主张其基于保障住宅项目业主能正常用电的角度出发与考虑，已经尽力采取措施额外支付了上千万元的成本费用，并按照永久用电的费用标准收取电费，差价由腾飞公司负担，为此，腾飞公司提交《会议纪要（穗知开办公会纪[2017]号）》《腾飞园1C开关房10KV临时供电方案》及图纸、与广州供电局有限公司黄埔供电局签署的《供电方案（高压）》、知识城南起步区企扩配套及网架情况、广州知识城腾飞园项目（1C）临时供电（10KV）工程合同文件、黄埔供电局出具缴费发票、广州供电局电费通知单、广州宜家创生物业管理公司代收电费收据等作为证据。另查明，腾飞公司于2015年10月28日取得涉案楼栋的预售许可证。以上事实，有《广州市商品房买卖合同（预售）》及《补充协议》《建设工程规划验收合格证》《建筑工程竣工验收报告》《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》《建设工程消防验收意见书》《广州开发区供水管理中心户内给水工程验收表》《广州市燃气输配及应用工程交工验收证书》《邮政自助信包箱布放协议》《人防工程专项竣工验收备案意见书》《广州知识城腾飞园中新里（1C住宅6栋）建设项目竣工环境保护验收的批复》《客户受电工程竣工检验意见书》《商品房预售许可证》《关于中新广州知识城输电工程的介绍》《关于广州知识城腾飞园项目供电事宜的征询函》《关于广州知识城腾飞园项目供电事宜征询函的复函》《关于广州知识城腾飞园项目申请永久用电有关问题的函》等书证及当事人陈述等证据予以佐证。一审法院认为，李南雄、陈慧燕与腾飞公司签订的《广州市商品房买卖合同（预售）》是双方真实意思表示，内容不违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效，双方应诚信履行。本案争议焦点为：一、关于涉案房屋是否符合交楼条件的问题；二、腾飞公司是否存在逾期交房违约行为及违约责任的问题；三、如果腾飞公司应当承担违约责任，违约金的标准及计算问题。关于焦点一，涉案房屋是否符合交楼条件的问题。双方在预售合同第十二条、第十五条及附件七补充协议第一条第7款中对房屋交付条件进行了约定，而结合补充协议第一条第7款的文义，该条款对腾飞公司是否承担责任进行了补充约定，并未排除预售合同第十二条、第十五条所约定的交房条件的适用，因此涉案房屋仍应当满足预售合同第十二条、第十五条所约定的交付条件，即：涉案房屋所在项目工程竣工验收合格，并取得了建设工程质量监督机构出具的商品房建设项目符合验收管理规定的《建设工程质量监督报告》和规划、公安消防、人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件；满足供水、供气、供电及通邮等必要居住条件，并取得了公共服务单位出具的永久供水、供气、供电、通邮的证明文件。而根据《中华人民共和国建筑法》第六十一条规定：“建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用”。因此，竣工验收是房屋交付使用的必经环节，建设工程经竣工验收合格后，始具备交付使用的条件。国务院于2000年1月30日颁布的《建设工程质量管理条例》第49条规定：“建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案”。据此，房屋经过验收和验收合格的标志是取得工程竣工验收备案表，即取得工程竣工验收备案表是交付房屋的法定条件。虽然双方合同没有约定《建设工程竣工验收备案表》为交楼条件之一，但由于双方约定的交楼条件低于法定条件，故腾飞公司在交楼时除应符合合同约定的条件外，还应具备法定的交楼条件，即取得《建设工程竣工验收备案表》。腾飞公司应当在2017年4月30日前将符合合同约定及法定条件的房屋交付给李南雄、陈慧燕，但腾飞公司直至2017年8月29日才取得涉案房屋所在工程的竣工验收备案表，根据广州供电局有限公司黄埔供电局出具的《客户受电工程竣工检验意见书》可知涉案房屋于2018年5月8日才符合永久用电条件，因此，一审法院认定涉案房屋于2018年5月8日才满足法定和合同约定的交付条件。关于焦点二，腾飞公司是否存在逾期交房违约行为及违约责任的问题。腾飞公司提出因第三方原因导致未能在约定交楼时间前取得永久用电不视为其违约并应予以免责的意见，一审法院认为，首先，腾飞公司作为房地产开发企业，理应清楚了解房地产建设开发流程，对房地产开发过程中的各种因素应有合理的预期，在签约时应考虑涉案房屋在交付时能否具备永久用电等基本生活居住的交付条件，慎重议定交付房屋的期限，承担相应的开发建设风险。从腾飞公司的答辩意见可以印证腾飞公司在签订涉案合同时就已经预见相关部门就知识城变电站建成投产时间不确定可能影响涉案房屋在交房日期之前具备永久用电的情况，但腾飞公司却将涉案房屋存在不能具备永久用电的开发建设风险直接通过补充协议第四条的约定转为由李南雄、陈慧燕承担，违反公平原则。同时从补充协议第四条签订的形式上看，腾飞公司对该条款的内容未采取合理的方式提请对方注意，且该条款的内容有失公允，因此该条款对双方不具有约束力。其次，即使涉案房屋无法具备永久用电并非腾飞公司的原因造成，根据《中华人民共和国合同法》第一百二十一条“当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决”的规定，腾飞公司也不能以此理由免除其延期交房的违约责任。综上，腾飞公司上述主张的免责抗辩理由不成立，一审法院不予采纳。腾飞公司未在约定的交楼时间前向李南雄、陈慧燕交付符合条件的房屋，存在逾期交房的违约行为，应承担相应期间的逾期交房违约责任。关于焦点三，逾期交房违约金的标准及计算问题。预售合同第十四条约定，腾飞公司如未能按本合同约定的期限交房，应自本合同第十三条约定的交房日期的次日起至实际交付之日止，每日按总房价款0.05%的标准向李南雄、陈慧燕支付违约金，李南雄、陈慧燕不退房。而补充协议第一条第7款对逾期交房的违约金责任进行了变更及限制，即腾飞公司依据本合同第十四条的约定支付违约金的总额不超过总房价款的百分之一。本案中，腾飞公司逾期交房的违约事实处于持续状态，腾飞公司的违约金责任及李南雄、陈慧燕不能如期收房的损失持续产生，补充协议约定不论违约时间的长短而将违约金总额限定为不超过总房价款的百分之一，该约定有失公允且违反公平，一审法院依法予以调整。李南雄、陈慧燕自行将违约金标准调低为按照每日总房价款的万分之二计算，是其对自身权利的处分，一审法院予以准许。考虑李南雄、陈慧燕因腾飞公司迟延交房所受的实际损失，兼顾合同的履行情况、腾飞公司过错程度等综合因素，一审法院对李南雄、陈慧燕自行调低的违约金标准即按照每日总房价款万分之二的标准计算予以支持。至于腾飞公司提出取得竣工验收备案表后的违约金计算比例应进一步大幅度调低的抗辩意见，由于腾飞公司逾期交楼的事实处于持续状态，虽然腾飞公司在取得竣工备案表之后就永久供电问题采取了相应补救措施，但该情况一审法院在处理涉案住宅项目其他业主诉腾飞公司的前批系列案中已进行综合考虑，故腾飞公司现提出进一步调低违约金比例的抗辩意见，一审法院不予采纳。关于违约期间，双方签订的预售合同约定交房期限为2017年4月30日前，因此，应从最后交房期限的次日即2017年5月1日开始计算违约金。虽然涉案房屋直至2018年5月8日才具备永久供电条件，但是李南雄、陈慧燕于2018年3月8日办理了收楼手续，其于该日起已实际享有对涉案房屋占有、使用等权利，因此，违约金应计至李南雄、陈慧燕实际收楼之日的前一日即2018年3月7日止。此外，违约金本金应以双方确认的实际购房款1377735元计算。综上，腾飞公司应承担从2017年5月1日起至2018年3月7日止共计311日的逾期交房违约金合计85695.12元（1377735元×0.02%/日×311日）。李南雄、陈慧燕超出上述部分的诉讼请求无依据，一审法院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百二十一条，《中华人民共和国建筑法》第六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，一审法院于2020年8月18日作出一审判决如下：一、广州知识城腾飞科技园开发有限公司于判决发生法律效力之日起十日内向李南雄、陈慧燕支付2017年5月1日起至2018年3月7日止的逾期交房违约金共计85695.12元；二、驳回李南雄、陈慧燕的其他诉讼请求。如果广州知识城腾飞科技园开发有限公司未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费1201元，由李南雄、陈慧燕负担222元，广州知识城腾飞科技园开发有限公司负担979元。李南雄、陈慧燕已经预交一审受理费，一审法院不予退还，广州知识城腾飞科技园开发有限公司应负担的案件受理费由其在履行判决义务时迳付李南雄、陈慧燕。本院二审期间，双方当事人均未提交新证据。腾飞公司提交调查取证申请书，申请本院向中新广州知识城开发建设办公室等政府部门调查涉案楼盘变电站未能按期投入使用的情况。本院认为，腾飞公司虽上诉主张其无需向李南雄、陈慧燕支付逾期交房违约金，但本院审理期间，腾飞公司未能提交新的证据佐证自己的主张。腾飞公司在上诉中提出的理由，均不足以改变本案基本事实的认定，即腾飞公司逾期交房，已构成违约，应承担违约责任。一审法院根据双方当事人的诉辩、提交的证据对本案事实进行了认定，并在此基础上依法作出一审判决，合法合理，且理由阐述充分，本院予以确认。至于腾飞公司二审申请法院调查取证，在同类楼盘的系列案件中腾飞公司已经以永久用电问题主张免责，均被驳回。故对于腾飞公司的申请，本院不予接纳。综上所述，上诉人腾飞公司的上诉请求均不成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项及《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、第三百二十三条规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费1942元,由上诉人广州知识城腾飞科技园开发有限公司负担。本判决为终审判决。审判员 闫 娜二〇二〇年十一月九日书记员 冯冠豪