四川省巴中市巴州区人民法院 民 事 判 决 书 （2017）川1902民初4029号 原告：中建力天集团有限公司，住所地：福建省泉州市洛江区马甲镇南街农行附属楼。 法定代表人：林从金，该公司总经理。 委托代理人：陈江峰，福建百康律师事务所律师。 被告：云南九彩云蝶生物科技有限公司，住所地：昆明市白云路桃源综合大楼****。 法定代表人：陈明敬，该公司董事长。 委托代理人（特别授权）：王成富，四川立轩律师事务所律师。 原告中建力天集团有限公司（以下简称中建力天公司）诉被告云南九彩云蝶生物科技有限公司（以下简称九彩云蝶生物公司）确认合同效力纠纷一案，本院于2017年11月6日立案后,依法适用简易程序,公开开庭进行了审理。原告中建力天公司法定代表人林从金之委托代理人陈江峰参加诉讼，被告法定代表人陈明敬委托代理人王成富到庭参与诉讼，本案现已审理终结。 原告中建力天集团有限公司向本院提出诉讼请求：1、确认被告2017年8月7日的《解除合同通知函》无效。2、被告承担本案的全部诉讼费用。 事实和理由：2013年3月18日，原告中建力天集团有限公司（原名福建省力天建设发展有限公司，以下简称力天公司）和被告云南九彩云蝶生物科技有限公司（以下简称九彩公司）签订一份《建设工程施工合同》，约定原告承建九彩公司所有的四川省巴中市南龛文化产业园“巴国阳春”项目。工程承包范围：土建、安装、装饰装修、总平。合同工期为515天，工程质量标准为合格，总价款为7000万元（以审计部门审计的结果为准）。合同约定了工程进度款支付的方式和时间。2013年3月22日，九彩公司要求力天公司连同合同外公路、挡墙工程共9个项目同时开工，增加了总工程量约2100万元。 合同签订后，原告开始施工。“巴国阳春”项目一层至三层主体结构分部通过验收，被告未按照合同约定付款，导致工程从2016年停工至今，2017年8月11日，原告收到九彩公司的《解除合同通知函》，该函称原告未在约定时间将项目主体部分工程全面完工并无故长期停工，故单方解除与原告签订的建设工程施工合同及相关补充合同。原告认为主体工程未完工系被告未按照合同约定支付工程款所致，原告没有过错，为维护原告合法权益遂诉至来院。 被告云南九彩云蝶辩称：1、2012年10月13日签订的工程承包协议6.3、7.4条约定的解除条件已经成就；2、原告自2014年年底无故停工，合同约定工期在2014年年底完工。3、我公司已向原告支付4500余万元，履行了合同义务，原告无故停工3年，给我公司造成了损失，我公司解除合同有事实和法律依据，该解除函件具有法律效力。 经审理查明：2012年10月13日，原告作为乙方与被告作为甲方签订了《建筑工程施工承包协议书》，约定了如下事项：甲方将巴中市南龛文化产业园项目建筑工程土建施工工程发包给乙方，工程地点位于四川省巴中市南龛文化产业园，工程承包范围为巴国阳春街2.2万平方米仿古商业建筑（暂定，具体面积待施工图出来后按标段划分确认、甲方指定分包的项目除外）；协议价款为7000万元，实际造价以最终确认的工程决算价为准。若在工程建设进行过程中，因乙方原因无故停工，将处以每天5万元人民币罚款，无故停工5天，则乙方无条件退场，甲方按照国家审计部门审计后的已完工程款的60%给乙方结算；主体完工后十个工作日内，乙方账户存款余额达到1000万元人民币，甲方兼管，按此协议条约定办理后，乙方才能进入装饰装修工程阶段，否则属乙方违约，乙方向甲方赔偿工程造价总额2%的违约金，乙方无条件退场（五天之内清场），甲方按照国家审计部门审计后的已完工程款的60%给乙方结算。原被告均在该合同上签字确认。 2013年3月18日，被告作为发包人与原告作为承包人签订了《建设施工合同》，其中《协议书》约定了如下事项：合同工期为2013年3月20日至2014年3月16日；工程质量标准为国家相关工程建设规范标准，工程质量合格；合同解除的条件为发包人承包人协商一致的，可以解除合同，发包人不按照合同约定支付工程款双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行而停工超过56天，发包人仍不支付工程款，承包人有权解除合同，承包人将承包的全部工程转包给他人或者肢解后以分包名义分包转包给他人，发包人有权解除合同；发生下列情形的，双方可以解除合同：因不可抗力导致合同无法履行的、乙方违约致使合同无法履行的、除协商解除合同外发生上述解除情形的，一方应当以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。《专用条款》中约定了工程款的支付方式为项目修建到主体封顶，甲方向乙方支付1000万元人民币，装饰装修工程完成50%工程量，甲方向乙方支付300万元人民币，工程交工完场后15日内支付已完工程款的90%，原告向甲方提供监理签字的工程结算报告及完整的档案资料，经原、被告双方确认后30日内，被告向乙方支付工程总价的97%，预留3%的工程质量保证金在工程竣工验收合格后满2年后的28天内支付完毕，所有工程款项，由被告支付到原告工程建设当地开具的对公银行账户。 2017年7月17日，被告委托律师向原告发出了律师函，载明了原告公司实际开工时间是2012年，竣工时间是2014年，至今未完工并无故停工两年时间，故通知原告要求其在接到律师函7日内，原告在巴中市开立的账户存款达到1000万元，保证后续资金同时恢复施工，若原告拒不履行上述合同义务，经催告后仍未履行，被告将解除合同并追究原告的法律责任。 2017年8月7日，被告向原告发出了《解除合同通知函》（云九司【2017】38号），通知函件载明了依据《巴中市南龛文化产业园工程承包协议书》，该合同约定原告应在2014年项目工程竣工，原告公司至今未将该项目主体部分工程全面完工，并长期无故停工，已不能实现合同目的，故单方解除与原告于2012年至2013年间就巴中市南龛文化产业园内“巴国阳春”项目工程双方签订的建设工程施工合同及相关补充合同，即时产生法律效力。解除合同后，被告公司将申请项目所在地相关部门有权对该项目实际已完工程量和现状进行锁定。 庭审中，被告提供了借款明细表证明其已经向原告支付了部分工程款，该明细表载明了支款账户为被告公司，时间为2013年-2017年，备注转款给王开汉、郑绍志、杨明虎、袁旭、荣辉投资咨询有限公司等人，朱开容等人。 以上事实，有原告提交的解除合同通知函、工程承包合同、建设工程施工合同、主体结构部分验收申请表、主体结构分布工程质量验收报告，被告提交的律师函、财务台账明细表及本院的庭审笔录在卷予以佐证，本案事实清楚，证据充分，足以认定案件事实。 本院认为：合法的合同关系依法应予以保护。原告与被告签订的《工程承包协议书》、《建设工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律禁止性规定，依法认定有效。在合同履行期间，被告向原告发出解除合同的通知函，请求解除前述两份合同，原告对此提出异议。本案的争议为该解除函是否产生合同效力。《中华人民共和国合同法》第九十三条：“当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同”。原告有权依据合同约定的解除条件解除合同。一、被告依据2012年10月13日签订的《工程承包协议书》第7.4条约定行使单方解除权。审理中被告辩称原告所承建工程主体并未完工亦不存在原告应向指定账户存款1000万元的事实，因此不能证明原告构成违约；二、该条虽然约定原告违反上述约定应当无条件退场，但并未明确被告有权单方解除合同；三、被告依据《工程承包协议书》约定解除双方签订的所有合同及补充协议予以无据；四，被告辩称原告未按照约定时间和工期履行合同，至工程停工至今，存在违约行为，但被告对工程停工所导致的违约行为没有作为解除函的解除条件，对被告辩称不予采信。 综上，被告单方解除合同不符合合同约定及法定条件，根据《中华人民共和国合同法》第九十六条：“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力”，因此，本院确认被告于2017年8月7作出的解除合同通知函无效。 综上，依照《中华人民共和国合同法》四十四条、第六十条，第九十三条、第九十六条、第一百三十条之规定，判决如下： 确认被告云南九彩云蝶生物科技有限公司于2017年8月7日向作出的《解除合同通知函》（云九司【2017】38号）无效。 本案诉讼费100元，减半收取50元，由被告云南九彩云蝶生物科技有限公司承担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院或者巴中市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省巴中市中级人民法院。 审判员  杨培林 二〇一七年十二月二十八日 书记员  杨 凤