.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院民事判决书（2017）宁0202民初4298号原告：魏涛，男，1983年1月18日出生，汉族，个体司机。被告：石嘴山市众安房地产开发有限公司，住所地：大武口区世纪大道**。法定代表人：嵇刚，石嘴山市众安房地产开发有限公司总经理。原告魏涛与被告石嘴山市众安房地产开发有限公司（以下简称市众安房地产公司）商品房销售合同纠纷一案，本院于2017年12月1日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行审理。原告魏涛到庭参加了诉讼，被告市众安房地产公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。本案现已审理终结。魏涛向本院提出诉讼请求：1.判令被告市众安房地产公司导致原告魏涛延期办理房屋产权登记的违约金23992元；2.本案案件受理费由被告市众安房地产公司承担。事实及理由：2011年8月29日，魏涛与市众安房地产公司签订了一份《商品房买卖合同》。约定由市众安房地产公司将其开发的位于大武口区府佑水香22-4-501号房屋出售给魏涛，房款总价为257229元，市众安房地产公司应于2012年8月30日前向魏涛交付该房屋，市众安房地产公司在交付房屋后365天之内协助魏涛办理房屋产权登记手续；双方还对付款方式、交付使用条件、违约责任、争议解决方式等相关条款内容进行了约定。合同签订后，魏涛按合同及补充协议的约定及时向市众安房地产公司支付全部房款257593元，而市众安房地产公司却未能如约交付房屋。2013年8月7日，市众安房地产公司才向魏涛交付了房屋。但魏涛却因市众安房地产公司的原因无法办理房屋权属证书。2016年6月份，魏涛才通过其他途径知道所购买房屋可以办理房屋权属证书手续。现魏涛为维护其合法权益，将纠纷诉至本院，望判如所请。市众安房地产公司递交书面答辩状辩称，应依法驳回魏涛的诉讼请求，具体理由是：一、根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条的规定，造成本案延期办证并非系出卖人的原因。首先是房屋登记部门擅自提高法定办证标准，致使市众安房地产公司于2016年1月15日才办理了涉案房屋总证并开始分户办证。根据房屋登记办法第三十条规定："因合法建造房屋申请房屋所有权初始登记的，应提交以下材料：1.登记申请书；2.申请人身份证明；3.建设用地使用权证明；4.建设工程符合规划的证明；5.房屋已竣工的证明；6.房屋测绘报告；7.其他必要材料"。而政府房屋登记部门擅自提高登记标准，就上述第5项"房屋已竣工的证明"上升到"工程竣工验收备案"的行政登记完成。市众安房地产公司开发建设的涉案房屋已于2013年8月竣工，由建设方、施工方、监理方、物业方共同对工程验收合格后才向相关物业公司移交了前期物业，符合房屋已竣工的条件，但仅仅一个综合竣工验收的行政备案时间就耗时两年多才在2015年底取得备案，截止2016年1月15日才取得房屋总证，使得市众安房地产公司未能按照合同约定的时间为了魏涛办证。其次是因政府行为导致涉案房屋土地规划变更，至2015年10月才得到石嘴山市规划局的行政确认，才具备房屋登记办法第四项"建设工程符合规划的证明"的条件。2010年11月2日，石嘴山市政府常务会议纪要决定：为了提高商务总部经济区的土地综合利用率，同意取消环湖路延伸段和山海路两侧原规划50米宽的绿线，该土地性质调整为建设用地。因该决定使土地规划发生变化，在规划确认时，又因规划导致涉案地块与相邻土地使用权人范围、面积发生交叉及重新确定土地出让金等等一系列问题，直至2015年9月，石嘴山市规划部门才出具了符合规划的确认书，而该建设工程规划核实确认书是在建设工程规划变更确认后出具的，该确认书是建设工程规划条件和规划许可内容进行核实的规划管理活动，也是办理涉案房屋初始登记需要的材料之一，因此，导致市众安房地产公司办理房屋总证严重延迟。二、《商品屋买卖合同》系双方真实意思表示，内容合法、有效，双方应严格履行，魏涛按时向市众安房地产公司支付了全部房款，市众安房地产公司也如期交付了涉案房屋，双方均已履行了各自的主要合同义务，涉案房屋自交付至2016年1月15日未办理房屋产权登记，违反了双方合同第十三条第一款的约定，但合同中对违约金或者违约金的计算标准并未约定。综上所述，涉案房屋造成延期办证的原因与市众安房地产公司无关。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了举证。魏涛分别提交的《商品房买卖合同》、销售不动产专用发票、《〈商品房买卖合同〉补充协议》、销售不动产统一发票均具有证据的真实性、合法性，在证据关联性上能体现魏涛待证事实的存在，且待证事实与本案争议之间具有实质联系，予以采信。市众安房地产公司未向法庭提交证据材料。本院经审理认定事实如下：2011年8月29日，魏涛与市众安房地产公司签订了一份《商品房买卖合同》，合同约定由市众安房地产公司将其开发的的位××区号商业房出售给魏涛，市众安房地产公司应于2012年8月30日前向魏涛交付房屋；双方还就付款方式、交付使用条件、违约责任、争议解决方式等条款内容进行了相应的约定。合同签订后，魏涛即按照约定陆续向市众安房地产公司交付房款共计257229元。2013年8月7日，市众安房地产公司与魏涛又签订了一份《〈商品房买卖合同〉补充协议》，由魏涛支付房屋差价款364元，市众安房地产公司于当天向魏涛交付了房屋。2016年1月15日，魏涛通过其他渠道获知众安·府佑水香小区的房屋买受人可以办理房屋权属证书事宜。本院认为，魏涛与市众安房地产公司签订的《商品房买卖合同》、《〈商品房买卖合同〉补充协议》是双方真实意愿的体现，不存在违反法律、行政法规的强制规定的内容；合同合法有效，对双方具有约束力。魏涛按约定向市众安房地产公司交付了全部房款，即魏涛履行了合同约定的主要义务，市众安房地产公司亦无异议。而市众安房地产公司在书面答辩中移交不能办理涉案房屋权属证书是基于第三人原因所致以进行抗辩。依照相关法律的规定这种抗辩不能对抗合同相对人如本案的魏涛，不予采纳。市众安房地产公司不能如期向魏涛办理房屋权属证书已构成实际违约，应依法承担违约责任，而市众安房地产公司又抗辩上述合同并未约定关于延期办理房屋权属证书要承担违约责任的理由，亦不符合相关法律的规定。虽上述合同未对延期办理房屋权属证书承担违约金进行约定，但这并不妨碍魏涛依相关司法解释的规定主张市众安房地产公司承担延期办理房屋权属证书的法定违约责任，显然该抗辩理由也不能成立。魏涛主张市众安房地产公司支付违约金应理解为赔偿实际损失，而《商品房买卖合同》约定房屋交付后365日内（应当不超过365日）双方共同申请房屋所有权转移登记。涉案迟延办理房屋权属证书的实际损失应以魏涛支付房款257593元为基数，又以魏涛主张涉案房屋实际交付之日（系2013年8月7日）的一年以后（即从2014年8月8日开始）至2016年1月15日止，即魏涛知道涉案房屋可以办理房屋权属证书之日至少有519天，参照中国人民银行规定的金融机构逾期年利率4.75%的1.3倍，计算利息损失22932元较适当。综上所述，魏涛主张市众安房地产公司赔偿延期办理房屋产权证书产生的相应损失的理由正当且于法有据。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十三条第一款、第一百三十条、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条第一款第一项、第二款及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：被告石嘴山市众安房地产开发有限公司于本判决生效后五日内赔偿原告魏涛因延期办理房屋产权证书产生的利息损失22932元。如义务方未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费400元，减半收取计200元，由魏涛负担25元，由石嘴山市众安房地产开发有限公司负担175元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于石嘴山市中级人民法院。审判员 刘 力 二○一七年十二月八日书记员 范抒意本案适用法律条款如下：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任：(一)商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限;(二)商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付使用之日起90日;(三)商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的，自合同订立之日起90日。合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第二百三十六条发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。本院特别提醒：当事人上诉的，应当于递交上诉状之日起至上诉期届满后七日内，向石嘴山市中级人民法院交纳上诉案件受理费，逾期则视为放弃上诉。