河南省安阳市殷都区人民法院民 事 判 决 书(2016)豫0505民初653号原告马雷，男，1987年4月2号出生，汉族，住安阳市殷都区。委托代理人史俊宝，律师。被告江苏宇澄环境工程设备有限公司，住所地：无锡市新吴区。法定代表人谭立武，经理。委托代理人周剑波、戴建慧，律师。被告泊头市钢花环保设备有限公司，住所地：泊头市四营经济开发区。委托代理人黄腾，该公司职工。委托代理人张鹏，律师。被告秦继华，男，1971年5月12日出生，汉族，住江苏省泰兴市。委托代理人蒋兰芳、丁祥，法律工作者。第三人张强，男，1964年1月1日出生，汉族，住安阳市殷都区。第三人安阳市林森防腐有限责任公司，住所地：安阳市殷都区。法定代表人胡林，经理。原告马雷与被告江苏宇澄环境工程设备有限公司、泊头市钢花环保设备有限公司、秦继华，第三人张强、安阳市林森防腐有限责任公司建设工程合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告马雷及委托代理人史俊宝，被告江苏宇澄环境工程设备有限公司委托代理人戴建慧，被告泊头市钢花环保设备有限公司委托代理人黄腾、张鹏，被告秦继华委托代理人蒋兰芳，第三人张强，第三人安阳市林森防腐有限责任公司法定代表人胡林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称，被告江苏宇澄环境工程设备有限公司是安钢一炼轧混铁炉系统工程施工项目的总承包人，其将该工程转包给被告秦继华，2014年10月秦继华将工程的的劳务转包给原告，以被告泊头市钢花环保设备有限公司名义与原告签订补充协议一份。2015年5月原告按照合同约定工程，交付验收并投入使用。2015年12月经评估施工满足技术协议要求。截止2015年12月，被告秦继华已支付劳务承包款30万元，余款未付。请求依法判令被告及第三人支付剩余款项878492.75元，并自2016年3月20日起按同期银行贷款利率支付利息，案件受理费、鉴定费由被告及第三人承担。被告江苏宇澄环境工程设备有限公司辩称，我公司与原告没有合同关系，要求我公司支付工程款没有依据。我公司将涉案部分工程分包给泊头市钢花环保设备有限公司，该公司是否与原告存在其他关系我公司不清楚，原告要求我公司承担连带责任没有相关依据。对鉴定意见的真实性无异议，但对其关联性有异议。根据建设工程司法解释，实际施工人可以请求支付涉案工程款的前提是工程竣工并验收合格，本案中没有相关的证据提供，请求依法驳回原告对我公司的诉讼请求。被告泊头市钢花环保设备有限公司辩称，我公司不认识秦继华，也不认识原告，他们签署的任何文件与我公司无关。我公司没有施工该工程。被告秦继华辩称，我与原告之间没有任何关系，不认可原告的诉讼请求，原告起诉不是事实。涉案工程由江苏宇澄环境工程设备有限公司承包，分包给泊头市钢花环保设备有限公司，泊头市钢花环保设备有限公司再分包给安阳市林森防腐有限责任公司，秦继华是泊头市钢花环保设备有限公司的授权委托人，张强是安阳市林森防腐有限责任公司的授权委托人。秦继华已经将工程款通过张强支付390000元，奖金50000元，共计440000元。我们对原告的身份不清楚，原告没有任何证据证明秦继华将工程承包给他。安阳市林森防腐有限责任公司作为涉案工程的实际施工方，没有完成整个工程的施工，剩余工程由秦继华组织工人施工完成。原告要求秦继华给付工程款没有任何依据，请求依法驳回原告对秦继华的诉讼请求。第三人张强述称，秦继华租赁我的车间，让我给他介绍施工队，我就介绍胡林去给他干，但是胡林认为价格低，就没有干。后来我又介绍给原告，原告确实在我车间干活，但是原告在安钢车间干了多少活我不清楚。补充协议是我签订的，实际施工方是原告。我与原告之间没有合同，不应承担合同责任。第三人安阳市林森防腐有限责任公司述称，我公司和泊头市钢花环保设备有限公司签订合同是事实，但我嫌价格低没有干。我没有见过原告。对补偿协议不清楚，我没有参与。其他的我公司都不清楚。50000元奖金我公司没有收到，与我公司无关。我公司与原告没有合同，不应该承担合同义务。经审理查明，2015年5月12日，泊头市钢花环保设备有限公司、安阳市林森防腐有限责任公司与原告签订安钢一炼轧900吨混铁炉除尘系统工程施工项目补偿协议一份，约定：图纸中除尘器本体制作／安装、管道及支架制作／安装／加固、混铁炉兑铁水罩制作、出铁水罩制作、出铁水罩制作／安装、铁水倒灌站捕集罩制作、钢包清扫工位除尘罩制作，以上由施工方制作安装的部位加工费在原单价1100元／吨基础上增加125元／吨，原告承包价为1100元／吨。增加后的安装单价为最终工程决算单价1225元／吨。固定价包括施工中发生的所有工伤事故、所有图纸以内钢结构安装、管道未完成焊缝焊接、支架加固、除尘器整改的费用，图纸以内整改产生的费用不再另计，图纸外整改产生的费用按实际产生的工数计算。设备安装费较大吨位由泊头市钢花环保设备有限公司根据合同扣除税收管理费、机械费后全部付给施工方。较小吨位按实际产生的工数计算付给施工方。风机、电机安装费为18000元。施工方正常复工后，5天内支付赶工费、奖金。全部安装、整改完成直至业主签字合格后，并且甲方放在乙方车间内的所有工具设备、材料、2个工具箱、2台卷板机拉走后同时付款至95℅。5℅作为质保金，在业主验收合格、设备正常运转后3个月后10天内付清。另查明，1.经安阳市建源工程造价咨询有限责任公司安钢一炼轧900吨混铁炉除尘系统工程施工费用为：（一）按补充协议可以确定的施工费用为460459.60元；不能确定的施工费用，按照有关定额规定计算出施工费，金额为613483.15元。（二）施工过程中由于设计变更、整改等导致的人工工资费及误工费为66550元。以上共计为1140492.75元。关于原告施工量，原告与秦继华之间存在争议，原告主张完成全部工程，秦继华认为原告完成部分工程，剩余工程由其另行组织施工完成。2.2015年9月23日，泊头市钢花环保设备有限公司出具说明，内容为由于安阳市林森防腐有限责任公司无法完成安钢要求完成工程工期，经协商泊头市钢花环保设备有限公司从4月10号开始外请一批技术工人完成施工方不能完成安装项目，由秦继华自己安装82.219吨，设备安装3.582吨，以上共计85.801吨，50000元扣款通知单一份，工人工资清单106503元一份，除尘器整改和未完成管道焊缝明细表30750元一份。江苏宇澄环境工程设备有限公司、安阳钢铁股份有限公司第一炼轧厂在证明单位上盖章确认。3.2015年12月9日，安阳钢铁公司出具一炼轧900吨混铁炉除尘系统工程性能效果评价报告，认为自4月29日建成投运，经过6个多月调试整改，目前运行状态稳定，捕集效果定性评价为较好，从该日开始，900吨混铁炉除尘器纳入公司环保设施正常考核管理。4.2014年8月31日，安阳钢铁股份有限公司与江苏宇澄环境工程设备有限公司签订一炼轧900吨混铁炉除尘工程合同，约定本工程为总承包，设计、安装、调试由承包公司完成，工程总价款7392060元。5.2014年11月27日，江苏宇澄环境工程设备有限公司与泊头市钢花环保设备有限公司签订一炼轧900吨混铁炉除尘系统工程制作安装工程合同，委托泊头市钢花环保设备有限公司施工。6.2014年11月8日，泊头市钢花环保设备有限公司与安阳市林森防腐有限责任公司签订一炼轧900吨混铁炉除尘系统工程制作安装工程合同，委托安阳市林森防腐有限责任公司施工。7.2014年11月8日，泊头市钢花环保设备有限公司出具单位授权委托书一份，委托秦继华为该公司代理人同江苏宇澄环境工程设备有限公司签订一炼轧900吨混铁炉除尘系统工程制作安装工程协议，因施工产生的一切法律后果由该公司承担。8.2014年11月24日，安阳市林森防腐有限责任公司出具建设单位授权委托书，委托张强为该公司代理人并以单位名义安装一炼轧900吨混铁炉除尘系统工程，因施工项目产生的一切法律后果由该单位承担。9.2015年9月21日，泊头市钢花环保设备有限公司出具除尘问题处理方案，内容为安阳市林森防腐有限责任公司收到施工奖金，但未兑现协议要求及时处理现场若干遗留问题，导致该设备无法正常移交，本着奖罚分明原则由此造成的一切后果由安阳市林森防腐有限责任公司负责。除尘顶上喷吹管脱落和漏焊问题，安阳市林森防腐有限责任公司并未出面检修，目前已另派人员2人检修了5个工作日。希望安阳市林森防腐有限责任公司按照三方达成的补充协议继续完成现场未完成的工作量。10.2015年9月18日，安阳钢铁股份有限公司第一炼轧厂出具除尘问题说明：除尘器顶上有异响部分喷吹管固定螺丝未装或脱落、除尘室风机检修门有烟尘散落需检修箱体焊缝、除尘进风口管道有3条焊缝未焊及油漆未补、管道上悬挂的软梯未及时清理。11.2015年4月9日，泊头市钢花环保设备有限公司、安阳市林森防腐有限责任公司、江苏宇澄环境工程设备有限公司签订一炼轧900吨混铁炉除尘系统工程施工进度奖励协议，内容为3月31日之前所要求的主体工程量基本完成，给予施工方50000元赶工奖。奖金在5月15日，除尘工程全部安装完成进行支付。12.2015年5月15日，马国斌出具收到江苏宇澄环境工程设备有限公司奖金50000元收据一份。13.张强向秦继华出具收到工程款340000元收据。本院认为，江苏宇澄环境工程设备有限公司与泊头市钢花环保设备有限公司签订一炼轧900吨混铁炉除尘系统工程制作安装工程合同，及泊头市钢花环保设备有限公司与安阳市林森防腐有限责任公司签订一炼轧900吨混铁炉除尘系统工程制作安装工程合同，性质均为将主体工程非法转包。安阳市林森防腐有限责任公司又将主体工程非法转包给不具备施工资质的原告。安阳市林森防腐有限责任公司实际未参与工程安装，仅仅是收取一定介绍费用，该工程实际施工方为原告。一炼轧900吨混铁炉除尘系统工程制作安装工程施工费用经鉴定为1140492.75元，其中50000元损失扣款、工人工资106503元、除尘器整改和未完成管道焊缝30750元，应从安阳市林森防腐有限责任公司协议施工费用中扣除，扣除后的费用为953239.75元。从2015年4月9日协议内容及原告收到奖金50000元来分析，该主体工程实际由原告组织人员完成。在工程完工后的后期维护阶段，安阳市林森防腐有限责任公司未尽完全施工义务，及泊头市钢花环保设备有限公司为工程付出一定的劳动及相关的费用支出，应酌情计算费用150000元，该费用从总施工费中扣抵。扣除后的施工费用为803239.75元，被告泊头市钢花环保设备有限公司已向安阳市林森防腐有限责任公司支付工程款340000元，未付金额为463239.75元。由于安阳市林森防腐有限责任公司实际未参与工程安装，该工程实际施工方为原告，因此泊头市钢花环保设备有限公司应向原告马雷直接支付上述剩余工程款。江苏宇澄环境工程设备有限公司系非法转包方，应就泊头市钢花环保设备有限公司向原告支付的款项承担连带责任。原告不具备施工资质，对纠纷的形成也有过错，其要求被告、第三人支付利息的主张理由不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一项、第二条、第四条之规定，判决如下：一、限被告泊头市钢花环保设备有限公司于本判决生效后十日内支付原告马雷工程施工款463239.75元。被告江苏宇澄环境工程设备有限公司就此款向原告承担连带清偿责任。二、驳回原告马雷的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，依中国人民银行同期贷款利率计算加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费15000元，由原告马雷负担5000元，被告泊头市钢花环保设备有限公司负担7000元，第三人安阳市林森防腐有限责任公司负担3000元。鉴定费17000元，由原告马雷负担8500元，被告泊头市钢花环保设备有限公司负担8500元。财产保全费3000元，由被告泊头市钢花环保设备有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于河南省安阳市中级人民法院。审 判 长  刘家梁人民陪审员  丁 雪人民陪审员  宋丹丹二〇一七年十二月三十日书 记 员  申晓宇