安徽省太和县人民法院民 事 判 决 书（2017）皖1222民初6071号原告：中冶天工集团天津有限公司。法定代表人：周青，董事长。委托代理人：王长亮，该公司法律顾问。委托代理人：王兴礼，该公司项目经理。被告：安徽好梦圆食品有限公司。法定代表人：贾廷颂，董事长。委托代理人：李达，安徽天联天律师事务所律师。委托代理人：高亚，该公司员工。本院受理原告中冶天工集团天津有限公司诉被告安徽好梦圆食品有限公司建设工程合同纠纷一案，本院于2017年11月15日立案受理后，依法由审判员沈怡适用简易程序独任审判，于2017年12月22日公开开庭进行了审理。原告中冶天工集团天津有限公司的委托代理人王长亮、王兴礼，被告安徽好梦圆食品有限公司的委托代理人李达、高亚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。中冶天工集团天津有限公司向本院提出的诉讼请求如下：1、请求判决被告支付原告工程款8561665.64元及利息105097.38元，共计8666763.02元；2、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2016年6月20日，原被告双方签订《安徽好梦圆食品有限公司太和基地建设项目施工合同》，合同签订后双方依约履行相应权利义务，截止到2017年1月20日，原告完成工程量共计26311665.64元。2016年12月底被告方提出资金链断裂，工程进度款无法按时支付，无法继续履行合同，要求解除合同。2017年1月10日经原被告及工程监理单位召开专题会议研究决定：1.2017年1月12日前对原告完成工作量进行确定，并作为最终结算依据；2.被告方于2017年7月20日前将所有工程款支付给原告；3.2017年1月20日后所有工程施工内容由被告安排其他单位进行施工，原告负责移交资料并退场等。截止到2017年1月20日，原告完成工程量26311665.64元，被告已付工程款17750000元，尚欠工程款8561665.64元，被告的行为已严重侵犯了原告的合法权益，请求依法判如所请。安徽好梦圆食品有限公司辩称：要求按照审计结果计算工程款，因为该工程原告并没有建设完毕，没有按照合同履行自己的全部义务，另外原告要求的利息不应支持。本院经审理认定事实如下：2016年6月20日，发包人安徽好梦圆食品有限公司与承包人中冶天工集团天津有限公司、担保人太和县工业投资有限公司签订建设工程施工合同一份，合同约定：一、工程概况1.工程名称：安徽好梦圆食品有限公司太和基地建设项目。5.工程内容：安徽好梦圆食品有限公司厂房，总建筑面积为4.5万㎡，结构形式框架结构。6.工程承包范围：安徽好梦圆食品有限公司厂房、办公楼、结算中心、检测中心、产品展示厅和产品检测中心。承包人负责本工程承包范围内施工内容的竣工验收备案和资料归档工作。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为人民币（大写）65000000（￥陆仟伍佰万元）（暂定，实际施工内容结算产值为准）。第三部分专用合同条款12.4.1关于付款周期的约定：月进度付款。12.4.3（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：每月末承包人向发包人申报当月为此形象进度工程量，经发包人审核后10日内，工程进度款支付至已完工程量的75%；工程竣工验收后90日内完成结算审批，批复后10日内付至总工程量的95%；留5%作为质保金工程交工2年内支付完毕。当发包人未能按付款支付工程款时，担保人按上述支付节点承担支付义务。合同还约定其他内容。该合同由发包人安徽好梦圆食品有限公司及法定代表人贾廷颂盖章，承包人中冶天工集团天津有限公司及法定代表人杨志勇盖章，担保人太和县工业投资有限公司及法定代表人盖章。该工程监理单位为河南拓扑工程建设监理有限公司。2016年7月29日中冶天工集团天津有限公司在安徽好梦圆基地项目施工费报账审批表上申请工程累计完成投资553.65万元，其中本期完成投资553.65万元、本期申请拨付资金415.24万元，同日由监理单位河南拓扑工程建设监理有限公司审核工程累计完成投资553.65万元，其中本期完成投资553.65万元，本期申请拨付资金415.24万元，由监理负责人签上同意按合同约定付款并加盖河南拓扑工程建设监理有限公司太和工程项目部印章，同日建设单位负责人签上同意并加盖安徽好梦圆食品有限公司印章；2016年8月26日中冶天工集团天津有限公司在安徽好梦圆基地项目施工费报账审批表上申请工程累计完成投资1456.89万元，其中本期完成投资903.24万元、本期申请拨付资金677.43万元，2016年8月29日由监理单位河南拓扑工程建设监理有限公司审核工程累计完成投资1456.89万元，其中本期完成投资903.24万元，本期申请拨付资金677.43万元，由监理负责人签上同意按合同约定付款并加盖河南拓扑工程建设监理有限公司太和工程项目部印章，2016年8月30日建设单位负责人签上同意并加盖安徽好梦圆食品有限公司印章；2016年9月26日中冶天工集团天津有限公司在安徽好梦圆基地项目施工费报账审批表上申请工程累计完成投资1850.08万元，其中本期完成投资393.20万元、累计已拨付资金1095万元、本期申请拨付资金272.4万元，2016年10月12日由监理单位河南拓扑工程建设监理有限公司监理负责人签上同意按合同约定付款并加盖河南拓扑工程建设监理有限公司太和工程项目部印章，2016年10月13日建设单位负责人签名并加盖安徽好梦圆食品有限公司印章；2016年10月25日中冶天工集团天津有限公司在安徽好梦圆基地项目施工费报账审批表上申请工程累计完成投资2136.74万元，其中本期完成投资286.66万元、累计已拨付资金1095万元、本期申请拨付资金215万元，2017年1月9日由监理单位河南拓扑工程建设监理有限公司监理负责人签上建议按合同支付工程进度款并加盖河南拓扑工程建设监理有限公司太和工程项目部印章，2017年1月10日建设单位负责人签名并加盖安徽好梦圆食品有限公司印章；2016年11月25日中冶天工集团天津有限公司在安徽好梦圆基地项目施工费报账审批表上申请工程累计完成投资2217.25万元，其中本期完成投资80.51万元、累计已拨付资金1095万元、本期申请拨付资金60.38万元，2017年1月9日由监理单位河南拓扑工程建设监理有限公司监理负责人签上建议按合同支付工程进度款并加盖河南拓扑工程建设监理有限公司太和工程项目部印章，2017年1月10日建设单位负责人签名并加盖安徽好梦圆食品有限公司印章；2016年12月25日中冶天工集团天津有限公司在安徽好梦圆基地项目施工费报账审批表上申请工程累计完成投资2387.23万元，其中本期完成投资169.98万元、累计已拨付资金1095万元、本期申请拨付资金127.49万元，2017年1月9日由监理单位河南拓扑工程建设监理有限公司监理负责人签上建议按合同支付工程进度款并加盖河南拓扑工程建设监理有限公司太和工程项目部印章，2017年1月10日建设单位负责人签名并加盖安徽好梦圆食品有限公司印章。2017年1月10日，建设单位安徽好梦圆食品有限公司、施工单位中冶天工集团天津有限公司、监理单位河南拓扑工程建设监理有限公司太和工程项目部达成的好梦圆食品有限公司太和基地建设项目工程签订会议纪要，内容为：1、好梦圆工程9月、10月、11月、12月资金审批单贾总今日签字，确保按合同约定足额支付工程进度款，并于1月15日前付款到我单位账户。2、1月12日前对现场所有施工完成的工程量进行三方确认，作为最终结算依据。3、从1月20日起，本工程尾款25%在六个月内全部结清并将资金汇入我公司账户，如付不清，一切人工、机械和材料欠款由建设单位负责。4、1月11日起开始，我单位配合建设单位进行工程量结算，建设单位应积极组织核算并于1月20日前结算完毕。5、截止1月20日以后所有工程内容由建设单位另行安排施工单位，我单位负责移交资料并退场。6、建设单位按合同约定支付的工程款付款到账后禁止有农民工去建设单位进行讨薪等行为。7、检测中心、展示中心楼外墙脚手架1月10日至1月15日期间交给建设单位使用，1月16日早7:00交还我单位进行拆除清理，在建设单位使用期间发生安全事故等一系列纠纷由建设单位承担全部责任。上述会议纪要分别由建设单位安徽好梦圆食品有限公司、施工单位中冶天工集团天津有限公司、监理单位河南拓扑工程建设监理有限公司太和工程项目部签名盖章。2017年1月25日中冶天工集团天津有限公司在安徽好梦圆基地项目施工费报账审批表上申请工程累计完成投资2631.17万元，其中本期完成投资243.93万元、累计已拨付资金1095万元、本期申请拨付资金182.95万元，监理单位和建设单位均未审核。2016年9月28日安徽好梦圆食品有限公司支付中冶天工集团天津有限公司工程款1095万元，2017年1月25日支付680万元，合计支付1775万元。本院认为，安徽好梦圆食品有限公司与中冶天工集团天津有限公司签订的建设工程施工合同及双方达成的好梦圆食品有限公司太和基地建设项目工程签订会议纪要系当事人真实意思表示，安徽好梦圆食品有限公司应该按照合同约定和会议纪要履行自己的义务。中冶天工集团天津有限公司于2016年12月25日工程累计完成投资2387.23万元，已经监理单位河南拓扑工程建设监理有限公司和建设单位签字确认，安徽好梦圆食品有限公司已支付1775万元，剩余6122300元应该按照双方约定于2017年7月20日前支付给中冶天工集团天津有限公司而未付，故应自约定超过付款期限按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息。中冶天工集团天津有限公司要求安徽好梦圆食品有限公司按照其工程累计完成投资2631.17万元支付工程款，因中冶天工集团天津有限公司未能提供三方确认的工程量确认单，可待双方确认结算后另行主张权利。故中冶天工集团天津有限公司要求安徽好梦圆食品有限公司支付工程款及利息的诉讼请求，合理部分，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，参照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定，判决如下：一、被告安徽好梦圆食品有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告中冶天工集团天津有限公司工程款6122300元及利息（自2017年7月20日起按中国人民银行发布的同期同类贷款利息计算至还清日止）；二、驳回原告中冶天工集团天津有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费72467元，减半收取36234元，由原告中冶天工集团天津有限公司负担8996元，被告安徽好梦圆食品有限公司负担27238元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。审判员  沈怡二〇一七年十二月二十八日书记员  李岩附本判决所引用的相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。