吉林省吉林市昌邑区人民法院民 事 判 决 书（2017）吉0202民初2113号原告：吉林市万缘经贸有限责任公司，住所地吉林市。法定代表人：于艳华，该公司总经理。被告：吉化集团吉林市北方建设有限责任公司，住所地吉林市。法定代表人：刘伟立，该公司董事长。委托代理人：李光，吉林保民律师事务所律师。原告吉林市万缘经贸有限责任公司（以下简称万缘经贸公司）与被告吉化集团吉林市北方建设有限责任公司（以下简称北建公司）承揽合同纠纷一案，本院于2017年6月16日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告万缘经贸公司、被告北建公司的委托代理人李光均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。万缘经贸公司向本院提出诉讼请求：1.请求判令被告因违约造成的原告经济损失268,845元；2.请求判令被告承担本案全部诉讼费。事实和理由：2015年8月20日，原告与被告在昌邑区尚都东郡4号楼2单元4号网点签订《产品购销合同》，约定被告向原告采购并安装防盗门，合同标的总计1,318,000元，合同签订后，原告积极向厂家订购合同约定的相关规格、型号的产品，并向厂家预付了相应的购货款。原告按合同约定先行安装了100樘防盗门和28樘楼宇门，由于季节原因双方约定2016年3月末继续安装，但到3月初原告主动联系被告，被告工作人员说25号之后再说，原告多次联系被告，直至4月被告也未让原告进入工地。2016年5月8日，被告通过短息向原告送达了终止合同通知书。原告为履行产品购销合同已向多个厂家订购了一定数量的防盗门等产品，并且都是由原告自己先行垫付的资金，被告违约在先，单方面撕毁合同，给原告造成经济损失268,845元。原告为维护合法权益，根据民诉法的相关规定向贵院提起诉讼。北建公司辩称，一、原告所诉不属实，应驳回其全部诉讼请求。2014年10月，北建公司经投标程序取得了龙潭区政府缸窑镇棚户区改造项目3个标段的建设施工总承包合同，具体施工由北建公司一分公司负责。原、被告在2015年8月20日签订了龙潭区缸窑镇棚户区改造项目防盗门购销、安装合同。合同签订后，因万缘公司于艳华经理向北建一分公司的王经理诉说万缘公司资金不足，希望先拨付一部分工程款，于是王经理在2015年9月1日付给于艳华5万元工程款，付到于艳华个人账户中；2015年10月初，万缘公司开始施工，万缘公司在此期间只有两个工人在施工现场安装防盗门，至月末共安装了100樘入户防盗门，28樘楼宇门，相关的辅助件并没有全部安装完毕，合计价款约为8万多元。10月末，因天气变冷的因素，防盗门及楼宇门的安装停止。2015年12月28日，北建一分公司王经理又拨付给万缘公司5万元工程款，也是付到于艳华个人账户中。此后，于艳华一再要求北建公司付款，又找人说情，过话。2016年1月25日，北建一分公司王经理又给万缘公司拨付30万元工程款。冬季过后，大约在2016年3月下旬，龙潭区政府就催促北建公司尽快施工安装防盗门，赶在政府承诺时间内，让动迁居民收房入户。北建一分公司的工作人员张旭光通知万缘公司于艳华经理尽快施工安装，于艳华到北建一分公司同王经理说：北建公司应再给其拨付50万元工程款后就马上施工，王经理回答她说：北建公司已经给你40万元了，你只干了8万元左右的活，现在还要50万元，如果给你这50万元，北建公司就付你90万元了，我们北建公司心里没底呀，如果你现在马上进来40万元的门，我立刻给你付50万元。你现在赶紧进门，立即安装，龙潭政府追得相当急了，4月初必须进场安装。到4月初，张旭光给于艳华打电话，必须马上进场施工。于艳华说等厂家的门发到就进场安装两天后，张旭光及负责该项目的王经理给于艳华打电话，于艳华就不接了，北建一分公司的王经理、张旭光几乎每隔2天就给其去电话，但于艳华的电话不是无法接通就是不接，直到4月末，于艳华仍然没有音讯。龙潭区政府强烈要求必须马上施工安装防盗门，否则，延误工期，一切后果都由北建公司承担。王经理在4月中旬到于艳华进货的厂家猛固门业了解，万缘公司于艳华在2015年9月8日仅仅订购了400樘门，付了128樘门的货款，现在猛固门业的工作人员也找不到她，给它多做的门，在猛固门业大库存了一年多，最后，折价售出，猛固门业损失1万多元。同北建公司有联系的门厂，王经理都联系了，都没有万缘公司的订货单，最后经项目部研究并上报北建公司，决定终止与万缘经贸公司的合同，在2016年5月8日给万缘公司送达了终止合同通知书。事实上，是万缘公司在签订合同后，一再的违反合同约定，未按照约定施工进度安装防盗门，在北建公司支付工程款后，依然拖延履行合同，已经造成根本性的违约，所以，北建公司是依法终止合同，没有违约，也没有造成万缘公司任何损失，因此，不需要做出任何赔偿。经审理查明：2015年8月20日，原、被告双方签订《产品购销合同》，约定：被告北建公司向原告万缘经贸公司购买防盗门、楼宇门等，货物总价值为1,318,000元，验收标准、方法，按照被告提出的标准来验收，货款结算方法为10月份首付工程款总价的50%的预付款，被告分批次验收，验收无误后，结算剩余价款的45%，工程质保金按工程总价的5%，质保期满30日内无息返还。合同签订后，被告于2015年8月27日向原告支付定金50,000元、于2015年12月28日向原告支付材料费50,000元、2016年1月25日，被告向原告支付材料费300,000元。原告为履行合同，于2015年9月25日，原告向河北缘龙消防设备有限公司购买管井门，交付定金50,000元、于2015年10月13日向长春合泰门业购买对讲门和防盗门，交付货款11,300元，并与猛固门业签订订货单。后原告共计为原告安装128樘门（其中自猛固门业购买100樘防盗门、自合泰门业购买28樘楼宇门），因季节原因停工。审理中双方确认上述工程合计金额81,600元。2016年开始施工时，被告向原告发出解除合同通知书。另查明，原告将安装门线的工程委托给案外人耿瑞，耿瑞陈述原告已向其交付20,000元。认定上述事实的证据有：产品购销合同、收据、付款单、订货单等以及当事人的当庭陈述。本院认为，根据《中华人民共和国合同法》第四十四条之规定，原、被告双方签订的产品购销合同系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律及行政法规的强制性规定，为合法有效。合同履行过程中因被告不同意原告继续履行合同，双方之间的合同已经解除。原告一共为被告安装128樘门（100樘防盗门、28樘楼宇门），审理中双方确认工程款合计81,600元，被告应向原告支付81,600元。关于原告主张被告赔偿损失，本院认为，被告在未通知原告的情况下，不让原告方进入施工现场进行施工，单方终止合同的履行，根据《中华人民共和国合同法》第二百六十八条的规定，应赔偿原告因此造成的损失。审理中原告提供其向河北缘龙消防设备有限公司购买管井门交付定金50,000元的收据，因被告终止合同，导致原告定金损失50,000元，被告应当赔偿;同时原告为履行合同向案外人耿瑞支付线缆安装款20,000元，被告应当赔偿;以上合计70,000元，被告应向原告赔偿。审理中原告主张其向猛固门业交付定金40,000元、向长春合泰门业交付的货款11,300元，该损失应由被告赔偿，经过审理，原告与这两家门业的合同已经履行，原告已经收到这两家门业交付的防盗门100樘、楼宇门28樘，在合同履行后定金转化为货款，并没有造成原告损失，原告请被告赔偿该损失不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第二百五十一条、第二百六十八条、第一百零七条的规定，判决如下：被告吉化集团吉林市北方建设有限责任公司于本判决生效之日起三日内向原告吉林市万缘经贸有限责任公司给付工程款81,600元，并赔偿损失70,000元（自被告已付的400,000元中扣除）。驳回原告的其他诉讼请求。如未按本判决指定的履行期间给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2150元，由被告吉化集团吉林市北方建设有限责任公司负担1666元，原告负担484元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于吉林省吉林市中级人民法院。审判员  胡玉芳二〇一七年十二月十三日书记员  吕 程