四川省资阳市雁江区人民法院民 事 判 决 书(2017)川2002民初3290号原告：四川恒枫建筑工程有限公司，住所地简阳市简城五友路二段126号。法定代表人：吴华培。委托诉讼代理人：邓平，四川豁达律师事务所律师。被告:资阳港华燃气有限公司，住所地资阳市雁江区康乐北路9号。法定代表人：徐林。委托诉讼代理人：樊锦，四川阳安律师事务所律师。原告四川恒枫建筑工程有限公司（以下简称恒枫公司）诉被告资阳港华燃气有限公司（以下简称港华公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年8月30日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告四川恒枫建筑工程有限公司的委托诉讼代理人邓平和被告资阳港华燃气有限公司的委托代理人樊锦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告恒枫公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付工程款596798元；2.判令被告按500元/天承担逾期付款违约金（从2014年1月24日起计算至全部款项付清之日止）；3.判令被告赔偿因将顶管工程擅自转包他人给原告造成的损失10万元（审理过程中原告撤回该项诉讼请求）；4.诉讼费用由被告承担。事实和理由：2012年8月5日，原、被告双方签订《工程施工合同（迎接、丰裕主干管土建工程）》，约定被告将资阳市雁江区迎接、丰裕天然气主干管工程的管沟开挖及恢复工程（含钢管顶进）交由原告承包，合同总价款2150266元；合同期限到2012年11月30日止。工程款开工后，预付不超过25%的工程预付款，完成工程项目总量80%以上，可支付50%工程款。上缴完整的竣工资料后，一次性支付工程款决算款的90%，预留5%的质量保证金、5%的安全保证金，一年保修期满后退还；发包人不履行支付工程款应支付违约金，承包人逾期完工每天承担违约金500元。协议签订后，原告按约进行了施工，但由于被告工程拆迁及补偿和其他相邻建设单位的协调处理不力，加上被告材料供应不足，导致原告多次停工、缓建，至2013年5月10日，该工程方完成竣工验收并交付使用。此后，原告将竣工资料交给了被告。工程施工期间，被告擅自将钢管顶进工程以高价转包他人，导致原告未能承建该工程项目，合同可预见的利润无法实现，给原告造成巨大的经济损失。被告分别于2012年9月28日支付了40万元、2012年11月27日支付了40万元、2013年2月1日支付了35万元、2014年2月18日支付了15万元。经原告多次催收，被告均以竣工资料尚未完善等理由，拒不办理结算和付款。2017年3月21日，经审核，工程核定金额为1896798元，原、被告双方予以了确认。其后，被告仍以各种理由拒不支付工程款项。被告港华公司辩称，原告诉请支付500元每天的违约金没有合同及法律依据；原告诉请第三项擅自转包顶管工程不属实，原告无权要求被告承担该损失。原告在施工过程中导致案外人出现了财产损失，直接违反了合同约定，应承担违约责任。原告拖延竣工资料的交付，没有进行工程款核算，责任不在被告。2017年10月17日，被告提出反诉，本院裁定不予受理。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，经审理认定事实如下：2012年8月5日，原告与被告签订《工程施工合同（迎接、丰裕主干管土建工程）》，合同载明：“发包人违约，发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期”；“验收过程中由发包人现场管理，现场监理，承包人现场代表及第三方审计代表核定工程量”；“发包人在承包人按照要求上缴完整的竣工资料后，一次性支付工程决算款的90%，留5%的质量保证金，5%的安全保证金，保修期满后退返承包人”；“工程具备竣工验收条件后，承包人按国家竣工有关规定，向发包人代表提出验收申请，发包人代表收到验收申请后及时组织有关部门验收”；“结算方式：按合同约定以中标综合单价×实际工程量结算。所有现场工程量记录必须几方签字作为结算依据”；“发包人代表不能及时给出必要指令、确认批准，不按协议约定履行自己的各项义务、支付工程款项及发生其他使协议无法履行的行为，应承担违约责任，相应顺延工期，支付违约金”；“质量保修期从工程实际竣工之日算起。结合具体工程约定质量保修期为12个月。发包人在质量保修期满后6个月，将剩余保修金返还承包人”。合同签订后，原告组织进行了施工。2012年8月8日至2013年5月10日，施工单位、监理单位、项目公司出具了《验收记录》，验收结论为“合格”。2014年1月23日，原告提出《请款申请》，载明：“资阳港华燃气有限公司：由我公司承建的“迎接至丰裕天然气次高压土建工程”，于2012年8月8日动工，在贵司各级领导的关心、指导下，通过我司施工人员的共同努力，于2013年顺利完成并全线通气竣工。完成工程量合计人民币约180万元左右，该数据未经第三方公司审计并且有部分工程量未经监理方签字认可，导致该工程竣工资料无法彻底完善（此情况已多次向贵公司反映，并已将竣工资料交给贵司工程部）。现工程已支付工程款计人民币壹佰壹拾伍万元，由于春节临近，为保证春节前民工工资按时发放，确保社会稳定，特向贵司申请支付工程款人民币贰拾万元整。”被告的现场代表黄健庆在该“申请”上签署“情况属实，工程已完工，资料正在完善。”2017年3月21日，被告公司委托的四川省简阳市兴盛工程造价咨询有限公司出具《建设工程审核报告》，确定竣工结算总价为1896798元，原、被告双方均签章认可该报告。截止2014年2月18日，被告共支付原告工程款130万元，尚欠596798元。2015年11月5日，被告取得《建筑工程施工许可证》。原告为维护自己的合法权益，遂于2017年8月30日诉至本院，要求达请求目的。本院认为，建设工程合同是一方依约定完成建设工程，另一方按约定验收工程并支付酬金的合同。本案中，被告与原告签订《工程施工合同》，将“资阳市雁江区迎接、丰裕镇天然气主干管工程的天然气管沟开挖及恢复工程”承包与原告，原告进行了施工，且双方就工程价款进行了结算，均认可工程总价款为1896798元，被告已于2014年2月18日前支付了130万元，尚欠596798元。双方约定工程质量保修期为12个月，现已超过双方约定的返还保修金及安全保证金的期限，故原告主张被告支付工程款596798元的请求，本院应予支持。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担赔偿损失等违约责任。本案中，被告未按约定支付工程款，应属违约。但双方未明确约定违约金的计算方式，故原告主张被告承担500元/天的违约金的请求，本院不予支持；但双方约定如果发包人违约，应赔偿因其违约给承包人造成的损失，涉案工程已于2013年竣工并交付被告，故被告应从2014年1月24日承担欠付工程款的资金占用利息。综上所述，原告按照合同约定进行了施工，且建设工程已实际交付使用，被告亦应按合同约定支付工程价款并承担赔偿损失的违约责任。为维护正常的社会经济秩序，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百七十九条的规定，判决如下：被告资阳港华燃气有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内支付原告四川恒枫建筑工程有限公司工程款596798元及违约金（违约金为：从2014年1月24日起按中国人民银行同期同档贷款利率计算至付清之日止）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费10768元，由被告资阳港华燃气有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省资阳市中级人民法院。审 判 长  严 刚人民陪审员  姚金元人民陪审员  杨柳芳二〇一七年十二月五日书 记 员  李 杰第1页共6页