四川省兴文县人民法院民 事 判 决 书(2017)川1528民初2221号原告：泸州市鼎泰爆破工程有限责任公司，住所地：泸州市江阳区渡溪路14号。法定代表人：李昌能。委托诉讼代理人：彭晓静，四川五月花律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘锋，四川五月花律师事务所律师。被告：兴文县斌鑫房地产开发有限公司，住所地：四川省兴文县古宋镇盐井街28号。法定代表人：谭静。原告泸州市鼎泰爆破工程有限责任公司与被告兴文县斌鑫房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年10月9日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告的法定代表人李昌能、诉讼代理人刘锋到庭参加诉讼。被告经本院传票传唤未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、被告立即支付原告工程款3622842元；2、被告立即退还原告工程保证金800000元；3、被告以工程款和保证金之和为本金，从2016年9月1日起按照月利率2%支付原告资金占用损失，直至工程款、保证金付清为止；4、被告立即支付原告施工补偿等费用606000元；5、被告按照总工程款的20%支付原告违约金724568.4元；6、被告承担本案的诉讼费。事实与理由：2015年8月12日，原、被告签订《土石方工程施工合同》。合同签订之后，原告按照合同约定支付了被告保证金800000元，按照约定，被告应当在原告进场开工两个月后退还原告保证金800000元。2015年9月1日，被告委托刘玉林全权处理该合同约定的相关事宜，授权有效期至2018年8月31日。由于被告协调工作不到位，原告的大型设备设施进场后无法正常施工，导致原告因工程停滞产生大量停工损失、运费等费用。2016年2月15日，原告将前述工程停滞损失函告被告，被告代理人刘玉林于2016年2月28日对此签字确认并同意支付。在工程推进过程中，因被告不能及时提供资料和图纸，原告只能按照被告的要求施工，导致施工方案反复修改，原告的工程量因此被动增加。2016年4月13日，被告代理人刘玉林签字同意一次性补助原告28万元，以便原告顺利施工。2016年11月23日，鉴于被告资金困难，原、被告双方达成《土石方工程施工合同补充协议》，其中：1、再次确认了刘玉林的代理人身份及其行为后果；2、被告保证在补充协议签订之后十日内支付原告工程款200万元，在2017年9月30日之前再支付原告300万元，余下工程款在6个月内付清；3、被告承诺支付原告垫支款占用金20万元；4、被告无力支付原告2016年9月前的工程款，同时需退还保证金和停滞损失合计450万元，被告同意每月支付2%的利息，直至被告付清费用为止；5、被告自愿用蓝月小区项目商铺和住房折抵给原告，如有违约，被告将支付原告总工程款20%的违约金。在前述补充协议签订之后，被告一直没有履行义务。为维护原告的合法权益，故诉至法院，请求判如所请。被告未到庭参加诉讼，也未向本院提交书面意见以及证据。原告为证明其主张，向本院提供了以下证据：1、《土石方工程施工合同》，证明原、被告于2015年8月12日签订协议，被告将兴文县蓝月小区项目平场工程发包给原告，约定工程单价为59.80元/立方米，原告每个月工程量不少于3万立方米（因不可抗力因素除外），每月按照进度的85%支付工程款，工程竣工验收合格后30天内付完全部工程款。2、《补充协议》，证明2016年6月26日，经原、被告双方协商，将工程单价增加14元/立方米，即工程单价为59.80元/立方米+14元/立方米=73.80元/立方米。3、保证金缴纳依据，证明原告于2015年9月1日之前缴纳了保证金800000元给被告。4、授权委托书复印件，证明被告全权委托刘玉林处理蓝月小区工程项目的合同签署、修建、销售以及债权债务等事宜，委托有效期为2015年9月1日至2018年8月31日。5、补助告知函、大型锤头误工补偿确认函，证明因被告原因导致原告方施工难度增加，成本增加以及大型器械停滞误工等，被告同意支付原告补偿款466000元的事实。6、蓝月小区土石方计算图，证明经原、被告双方确认，原告已完成总挖方49090立方米。7、《土石方工程施工合同补充协议》，证明2016年11月23日，原、被告达成协议，载明刘玉林在2015年9月1日至2016年10月期间签署的相关事宜有效，因被告无力支付原告2016年9月之前的工程款、保证金、停滞损失合计450万元左右，被告认可按照前述总额计算，按照月利率2%支付原告资金占用费，直至被告将前述款项付清原告为止。本院认为，原告提供的证据均加盖有被告印章，本院对其真实性予以采信。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原告系从事爆破作业项目设计施工等的有限责任公司。2015年8月12日，原、被告签订《土石方工程施工合同》，被告将其开发的兴文县“蓝月小区”项目平场工程发包给原告，约定工程单价采取综合包干单价为59.80元/立方米，原告每个月工程量不少于3万立方米（因不可抗力因素除外），每月按照进度的85%支付工程款，工程竣工验收合格后30天内付完全部工程款，原告应在合同签订后向被告缴纳保证金80万元，该款在原告进场开工两个月后由被告全部退还给原告，该工程应当按照国家现行《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基础与基础工程施工质量验收规范》等进行施工和验收，被告指派王工、周工为工程驻地代表。该《土石方工程施工合同》加盖有字样为“兴文县斌鑫房地产开发有限公司”的印章，并有法定代表人谭静、委托代理人刘玉林签名。协议签订之后，原告支付了被告保证金800000元。在施工过程中，因被告在施工场地的协调工作未到位，导致原告大型设备进场后无法正常施工，造成停滞损失，经原告向被告告知后，被告经确认属实，于2016年2月15日同意支付原告大型设备停滞损失（含运费、停滞费、机手工资等）186000元。因被告未按照要求向原告提供相关资料和图纸，原告只能按照被告的要求和放线进行施工，导致施工难度增加、危险率增高，在原告方告知被告现场情况和施工难度之后，被告于2016年4月8日同意补助原告280000元。2016年6月26日，原、被告达成《补充协议》，将该工程单价在原合同单价上增加14元/立方米，即工程单价变更为73.8元/立方米。2016年11月23日，原、被告签订《土石方工程施工合同补充协议》，该协议明确刘玉林在2015年9月1日至2016年10月期间签署的相关事宜有效，因被告无力支付原告2016年9月之前的工程款、保证金、停滞损失合计450万元左右，被告认可按照前述总额计算，按照月利率2%支付原告资金占用费，直至被告将前述款项付清原告为止。目前，经原、被告双方确认的总挖方为49090立方米，被告方代表在确认工程量时载明“现场基本开挖到此位置，总挖方量只作进度计量”。至今，被告未支付原告工程款、保证金等费用。诉讼中，原告明确表示在本案中不主张被告支付总工程款20%的违约金。本院认为，诚实信用原则是合同法的基本原则。原、被告所签订的《土石方工程施工合同》、《补充协议》、《土石方工程施工合同补充协议》均是双方真实意思表示，合法有效，双方均应按约履行义务。关于原告请求的工程款：原、被告约定的工程单价为73.8元/立方米，付款方式为每月按照进度的85%支付工程款，工程竣工验收合格后30天内付完全部工程款；目前经双方确认的工程总挖方为49090立方米，但该工程并未竣工验收，该工程量仅作工程进度计量，故根据双方的约定以及《中华人民共和国合同法》第二百八十六条“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款……”的规定，被告应支付原告85%的工程进度款，即49090立方米×73.8元/立方米×85%=3079415.7元。关于原告请求的保证金：原告向被告缴纳了保证金，按照约定被告应在原告进场两个月内全部退还，故对原告要求被告退还保证金800000元的诉讼请求，本院予以支持。关于原告请求的资金占用费：原、被告签订的《土石方工程施工合同补充协议》载明，因被告无力支付原告2016年9月之前的工程款、保证金等合计450万元左右，被告认可按照前述总额计算，按照月利率2%支付原告资金占用费，直至被告将前述款项付清原告为止，该约定属于双方对逾期付款违约责任的约定，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”、第一百一十四条第一款“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法”的规定，被告应付的工程款与保证金合计为3879415.7元，原告请求被告以工程款和保证金之和为基数，从2016年9月1日起，按照月利率2%计算直至该款付清为止，支付原告资金占用费，符合双方的约定和法律规定，本院予以支持。关于原告请求的施工补偿等补偿费：因在施工过程中，由于被告没有协调好周边关系等，给原告造成了一定损失，在原告告知被告之后，被告书面同意补偿原告，但原告提供的证据只能证明被告应支付的补偿款为466000元，故本院确认被告应支付原告施工补偿款等补偿费用为466000元。原告在诉讼中不主张被告支付总工程款20%的违约金，属于其对民事权益的自由处分行为，本院予以确认。被告经本院合法传唤，逾期未到庭参加诉讼，放弃对事实的抗辩，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条“被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决”之规定，本院依法缺席判决。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四第一款、第二百八十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告兴文县斌鑫房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告泸州市鼎泰爆破工程有限责任公司工程进度款3079415.7元及保证金800000元，共计3879415.7元。二、被告兴文县斌鑫房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告泸州市鼎泰爆破工程有限责任公司资金占用费。资金占用费的计算方法为：以3879415.7元为基数，从2016年9月1日开始计算至本判决确定的款项给付之日止，以月利率2%为标准进行计算。若未按本判决确定的给付之日给付前述款项，上述资金占用费计算至前述款项付清之日止。三、被告兴文县斌鑫房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告泸州市鼎泰爆破工程有限责任公司施工补偿等补偿费466000元。四、驳回原告泸州市鼎泰爆破工程有限责任公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费29752元，由被告兴文县斌鑫房地产开发有限公司承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于四川省宜宾市中级人民法院。审判员  范鸿二〇一七年十二月二十九日书记员  杨婷