内蒙古自治区包头市青山区人民法院民 事 判 决 书（2015）包青民初字第1367号原告原告段晓勇，男，1964年1月11日出生，汉族，个体工商户，住包头市青山区。委托代理人商长江，内蒙古正捷律师事务所律师。被告贺同哲，男，1971年10月8日出生，个体工商户，住包头市青山区幸福路1号街坊**栋*号。委托代理人康小平，包头市青山区法律援助中心律师。委托代理人刘成宾，包头市青山区法律援助中心律师。原告段晓勇诉被告贺同哲装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告段晓勇及其委托代理人商长江，被告贺同哲的委托代理人康���平、刘成宾到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。原告段晓勇诉称，原告与被告于2013年5月17日签订了《包头市青山区水晶宫KTV装修工程施工合同》，合同明确约定了装修的范围、承包方式、工期以及合同价款和结算方式等内容。其中合同价款明确约定一次性包干价350000元整。《装修合同》签订后，原告按照约定精心组织了施工，被告在装修初期分三次支付了80000元装修款后便以资金困难为由推脱，万般无奈，在与被告协商无果后，为了避免原告财产损失进一步扩大，原告于2013年5月底被迫选择了停工，后经原告与被告双方协商，于2013年7月9日达成《个人借款合同》，约定由被告向原告借款120000元，利息每月2%，被告再以此笔120000元所谓的借支支付拖欠原告的装修工程款，从而换得原告恢复装修施工。被告在《个人借款合同》上签字后，原告也给被告立下收到120000元收条一张，但实际该笔120000元借款及收款并未实际发生。2013年7月9日，原告恢复装修施工，并于2013年8月27日完成合同内装修工程施工，同日，被告提出对合同外一楼大厅顶面、二楼卫生间等9项增量增项的装修施工请求，原告同意，并在被告未支付该笔工程款的情况下，于2013年9月20日完成合同外9项增项增量装修施工，产生费用68000元，同日，原告将装修好的KTV交付被告。被告接受并自己做完外装修后于2013年10月2日正式对外营业至今。装修工程完工后，原告曾数次找到被告，要求被告支付剩余工程款及合同外增量增项部分的工程款，但被告以资金困难为由拒绝支付。故诉至法院，请求判令被告支付原告装修工程款338000元，并支付拖欠装修工程款的利息，自起诉之日至付清全款之日，利率按中国人民银行同期贷款利率的四倍计算。被告贺同哲辩���，不同意原告的诉讼请求。原告的起诉事实和理由违背常理和我国法律规定，不足以支持其诉讼请求，首先双方签订的是大包合同，合同属于包干性质，合同约定同意被告派出监工人员负责监督原告装修施工，被告前期按合同约定分三次向原告支付了80000元装修工程款。因被告资金紧张未能及时到位资金，原告全面停工，并未恢复施工，双方合同中止。装修工程施工作业时应按合同约定的施工图，工程预算单，工程进料单三者相符方可进行施工作业，同时还要有双方现场人员的签字同意认可。原告在未有被告方现场监工人员签字确认的情况下，所使用的装修材料未能证明符合我国防火要求，未在现场监工人员监督下进行施工作业，无进工进料确认，违背了合同约定。仅完成80000元未经验收的工程。原告以单方制作的工程报价单、预算书、新增项目明细表来向被告要���，不具备证据真实性、合法性、关联性三原则，原告起诉的证据不足，诉求依法不能成立。事实上，被告资金未到位，原告就停工了，双方有未履行的垫资合同可以证明不存在原告垫资施工的情形，属于撤离工地，合同终止。后续的工程是被告重新聘请施工人员所干，并因此支出221231元材料费与人工费。另外新增九项增量增项施工内容及费用的诉求也不能成立，因该施工内容也属于合同内项目，并非合同外新增项目。故原告的诉求前后矛盾、重复计算。而且原告在未通知被告的情况下，擅自扔下烂尾工程就撤离工地，未履行完双方合同所约定的义务，造成了严重违约，被告不得已才重新购买的装修材料、聘请了装修工人重新完成了装修工程，被告对原告的严重违约行为保留进一步追诉的权利。故请求驳回原告的起诉。经审理查明，原告与被告于2013年5月17日签订了《包头市青山区水晶宫KTV装修工程施工合同》，约定原告给被告装修包头市青山区水晶宫KTV，承包范围为ＫＴＶ内部装修（装饰、水电、暖通），承包方式包工包料，合同价：一次性包干价350000元整，工期2０13年5月12日至2０13年6月12日。合同签订后，被告分三次支付原告80000元工程款。查明，双方于2013年7月9日签订了《个人借款合同》，约定被告向原告借款12万元，月利息2分，被告为此给原告打下欠条一张。该份合同形式虽为借款合同，但实际借款行为并未实施，而合同目的是被告以向原告个人借款12万元的形式来向原告支付工程款，在将来不能按时偿还欠款的情况下按月息2分支付利息甚至计算复利。该份借款协议签订后相当于被告又向原告支付了12万元的工程款，原告在此情况下恢复施工。庭审查明，双方对以下证据事实存在争议：���一）原告提供的1、《工程报价单》、《图纸》及票据34张，证明原告干活的材料费199723元，工程总造价为材料费与人工费总和。2、《水晶宫KTV新增费用预算书》及票据，新增费用明细，证明一楼大厅与二楼卫生间等9项增量增项内容产生的人工费、材料费为68242元。3、证人胡建荣、朱华、李俊龙的证言，证明原告雇佣上述证人进行装修施工的事实。4、贺同哲出具《收据》证明，壁纸款项由原告支付了2000元。5、《工程款拖欠情况统计》，证明被告拖欠原告338000元工程款的事实。（二）被告提供的1、购买装修材料的收据、销售商营业执照复印件一份、材料清单一份，证明因原告不履行合同义务，导致被告自己找人装修、支付材料费、人工费221231元。（其中木工张俊芳2013年8月25日收款2万元、9月5日收款2万元，9月12日收款2万元，12月7日收款4000元；向青山区��腾装饰材料经销部购买材料8月26日支付2020元、8月23日支付6370元、8月21支付14900元、8月25日支付29610元；向青山区叶吉利装饰材料经销部购买材料8月18日支付25800元；另外9月12日支付陈亮加工不锈钢费用13000元；向东河区一声喊照明灯具店购买灯具9月24日支付9450元；向青山区六合酒店用品商行购买房号牌、厕所牌9月15日支付818元；9月20日支付青山区正大玻璃店玻璃装修款16910元；9月20日支付青山区薄利电器五金灯具店765元换气扇款；8月26日支付五金件款2496元；支付监工苏豪工费12000元。上述票据费用合计198139元）2、证人张俊峰、王茂东、苏豪的证言，证明被告自己找人干完了80000元之外的剩余工程。其中证人苏豪为工地监工，称在工地所做过的监工记录丢失了。另查明，该装修工程中被告认可找人干的是修修补补的活，被告不能提供施工图、工程预决算书，也不能提供剩余近三十万元工程承包给他人干的合同。还查明，被告未解除与原告签订的《包头市青山区水晶宫KTV装修工程施工合同》。上述事实，有当事人陈述，书证等证据材料在案佐证。本院认为，原告与被告在2013年5月17日签订了《包头市青山区水晶宫KTV装修工程施工合同》，约定了青山区水晶宫ＫＴＶ内部装修工程以包工包料的形式承包给原告施工，合同约定工程价为350000元整，合同履行过程中，被告支付原告80000元现金。因被告应付资金未到位致原告中途停工。7月9日被告以向原告借款的形式再次支付原告工程款12万元。被告抗辩称原告没有履行完毕与被告签订的合同，致装修出现烂尾工程，之后被告找人干完剩余工程才投入使用的，从被告提供的欲证明其抗辩主张的证人证言及其他证据来看，与待证事实（青山区ＫＴＶ内部装修事宜）不具有连贯性，被告不能提供剩余装修工程的施工图及预决算书等证据来佐证其抗辩主张，且被告庭审中认可其后来找人干的是修修补补的活，故也与原告依据包头市青山区水晶宫KTV装修工程施工合同约定主张所干活的工程款无关联性。本案为装饰装修合同，合同明确约定了包干价为350000元整，被告在未与原告解除合同的情况下辩称剩余工程是另雇他人所干，对此被告应负有给原告结算工程量的义务，以此来确认原告所干工程的进度及应得工程款。此举也能为其后来找人干剩余工程提供充分的证据，但被告未能就此举证。故该抗辩意见依据不足，不予采信。原告主张新增九项施工内容，但不能举证证明该增项为合同项外施工内容。因双方约定合同总包价为35万元，被告支付原告80000元，剩余工程款为270000元，所以被告拖欠原告工程款应为270000元。原告主张欠款利息，从2015年6月10日起诉之日起计算，利率按中国人民银行同期贷款利率计。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，判决如下：一、被告贺同哲于判决书生效后十日内支付原告段晓勇工程款270000元。二、被告贺同哲给付原告贺晓勇所欠270000工程款的利息，从2015年6月10日起至欠款还清止，利率按中国人民银行同期贷款利率计。如果未按本判决规定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费6370元，（原告已预交），由原告负担1020元，由被告负担5350元。被告负担部分随欠款一并给付原告。如不服本判决，可在判决书���达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于包头市中级人民法院。审判长 王 云审判员 付 洁审判员 蒋喜伟二〇一五年十二月四日书记员 杨 甜《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《中华人民共和国民事诉讼法》：第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。