广西壮族自治区象州县人民法院民 事 判 决 书(2017)桂1322民初1191号原告：李金恒，男，汉族，1968年6月24日出生，住武宣县。委托诉讼代理人：张祖能，广西恒聚律师事务所律师。被告：广西子木投资管理有限公司，住所：柳州市桂中大道南段2号阳光壹佰城市广场2幢11层15号，统一社会信用代码：914502005640128403。法定代表人：李建荣，系该公司董事长。委托诉讼代理人：覃必华，广西天际律师事务所律师。原告李金恒与被告广西子木投资管理有限公司（以下简称子木公司）商品房销售合同纠纷一案，本院于2017年9月22日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告李金恒委托诉讼代理人张祖能，被告子木公司委托诉讼代理人覃必华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、判令被告继续履行《商品房买卖合同》，并按合同第十四条约定的交房条件于判决生效之日起90日内将房屋交付原告使用；2、判令被告因逾期交房而向原告支付自2015年12月21日起至2017年8月21日的违约金74783元，此后的违约金计至实际符合交房条件之日止；3、本案的诉讼费由被告承担。事实和理由：原告于2014年5月21日与被告子木公司签订《商品房买卖合同》，购买被告所开发的位于象州县石龙镇石柳路40号的象州龙和城楼盘6栋6层1单元04号房，购房金额为306488元，并已按照合同约定履行付款义务。按照合同第十四条规定，被告应于2015年12月20日前依照国家和地方人民政府的有关规定，将符合合同约定的“取得规划验收合格文件和工程竣工验收备案表”的商品房交付给原告使用。但截至起诉日，原告多次到被告售楼处要求被告出示相关验收合格文件，要求被告将验收合格的商品房交付给原告使用，被告并没有向原告出示任何验收合格的文件，原告也未收到被告的收房通知书，被告也未向原告书面说明无法按期交房的原因。原告认为，被告迟延交房既不存在法定的免责事由，也不存在约定的免责事由，违约事实明显，严重损害了原告的利益。故原告诉至本院提出上述诉讼请求。原告为证明其主张，在诉讼过程中向本院提供如下证据：1、原告的身份证复印件一份，拟证明原告的身份情况；2、商品房买卖合同复印件一份，拟证明原告与被告存在商品买卖合同关系；3、销售不动产统一发票复印件及个人担保借款合同复印件各一份，拟证明原告已按合同约定支付所有的购房款；4、照片一组，拟证明每栋楼房没有水电，没有达到一户一表，消防设施未完善，没有具备消防验收的相应条件。被告子木公司辩称，第一、原告所购商品房已验收合格，已经具备实质的交房条件；第二、被告已经通知原告收房，原告因自身原因未收房应承担相应违约责任；第三、被告逾期交房的天数应扣除不可抗力导致的工期延误天数。被告子木公司为证明其主张，在诉讼过程中向本院提供如下证据：1、营业执照、法定代表人身份证明书、身份证复印件各一份，拟证明被告的主体身份合法有效；2、建设工程质量竣工验收意见书复印件一份，拟证明原告购买的商品房经竣工验收合格；3、气象资料复印件、关于象州“龙和城”项目施工工期延误的函复印件各一份，拟证明因天气原因延期施工日期，交房日期相应顺延，被告不存在逾期交房的事实；4、象发改投资（2016）56号批复复印件一份，拟证明因政府网络工程改造，导致工程进度受阻，交房日期相应顺延，被告不存在逾期交房的事实；5、销售收入明细表复印件，拟证明被告对置业顾问通知交房进行细致分工对所有业主以电话和短信方式通知交房，保证每个业主都收到；6、电话通知记录，拟证明被告置业顾问以电话方式通知原告等业主办理收房手续；7、赵翠云短信通知记录，拟证明被告置业顾问以短信方式通知原告等业主收房，且所发短信均为“已读”；8、登报通知，拟证明被告开发的龙和城已竣工验收，具备交付条件，被告已通过电话和短信等方式多次通知业主收房，但因少部分业主未办理交房手续，被告于2017年9月8日在来宾日报上登报交房通知，再次通知未交房业主办理交房手续。经庭审质证，被告对原告所举的证据1、2、3没有异议；对证据4的三性有异议，认为相片比较片面。原告对被告所举证据1没有异议；对证据2的证明目的有异议，认为仅凭一份意见书不能证明房屋已经验收合格，验收报告必须在有关部门监督下才具备法律效力；对证据3的三性有异议；对证据4的三性有异议，没有原件，政府工程改造是否影响到被告施工进度无法证明，且该文件的发布时间系合同约定的交房日期之后，不影响被告逾期交房责任的承担；对证据5、6、7的三性有异议，认为该通知方式不符合合同的约定；对证据8的真实性、合法性没有异议，对证明目的有异议，认为登报交房不能证明已经具备交房条件。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：对于原告提供的证据4与本案没有关联性，本院不予采信；对于被告提供的证据2，本院认为，该意见书系经五单位按程序得出的结论，本院予以采信；对被告提供的证据3，本院认为气象证明仅仅显示总体的降雨天数，并没有详细的天数明细及降雨量情况，关于象州“龙和城”项目施工工期延误的函，没有相应的监理日志和施工日志予以佐证，故本院对被告所举的证据3不予采信；对于被告提供的证据4，因无原件，无法核实真实性，且该文件的发布时间在合同约定的交房时间之后，与本案没有关联性，本院不予采纳；对于被告提供的证据6，仅显示被告曾打过电话给原告，但是电话的内容无法确认，对于证据7，并没有显示被告曾发送过信息给原告，对于证据5，系被告单方制作且与本案无关联性，故本院对被告所提供的证据5、6、7不予采纳；对于被告提供的证据8，本院认为符合证据的三性要求，可以作为认定案件事实的依据。综合本案的证据及原、被告的诉辩意见，本院认定如下案件事实：2014年5月21日，原告李金恒与被告子木公司签订了《商品房买卖合同》，约定原告购买“象州龙和城”6栋第6层1单元04号房屋，建筑面积126.50平方米，购房总金额306488元。原告李金恒已按合同约定支付了全部购房款。该合同第十四条交付期限中约定：“（一）交付条件：1、甲方应当在2015年12月20日前向乙方交付该商品房。2、该商品房交付时应当符合下列第1、2、3项所列条件；该商品房为住宅的，甲方还应当提供《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》。（1）该商品房已取得规划验收合格文件和建筑工程竣工验收备案表；（2）满足第十一条中甲方承诺的项目基础设施和其他设施达到的条件；（3）甲方已取得了该商品房所在楼栋的房屋初始登记证明。……3、该商品房达到第十四条约定的交付条件后，甲方应当在交付日的7日前，书面通知乙方办理交接的时间、地点以及应当携带的证件。双方进行验收交接时，甲方应当出示第十四条约定的证明文件，并满足第十四条约定的其他条件。甲方不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全，或未满足第十四条约定其他条件的，乙方有权拒绝接收，由此产生的逾期交房责任由甲方承担，并按照第十二条处理。”合同第十二条逾期交房的违约责任约定：“除不可抗力外，甲方未按照第十四条约定的期限和条件将该商品房交付乙方的，按下列第1种方式处理：1、按照逾期时间，分别处理（（1）和（2）不作累加）（1）逾期在90日之内，自第十四条约定的交付期限届满之次日起至至实际交付之日止，甲方按日计算向乙方支付已付房价款万分之2的违约金，并于该商品房实际交付之日起10日内向乙方支付违约金，合同继续履行；（2）逾期超过90日后，乙方有权退房。乙方退房的，甲方应当自退房通知达到之日起10天内退还全部已付款，并按照乙方全部已付款的2%向乙方支付违约金。乙方要求继续履行合同的，合同继续履行，自第十四条约定的交付期限届满之次日起至至实际交付之日止，甲方按日计算向乙方支付全部已交款万分之4的违约金，并于该商品房实际交付之日起10日内向乙方支付违约金”。另查明，《建设工程质量竣工验收意见书》载明，象州龙和城6#楼于2013年10月5日开工，于2017年3月28日竣工。2017年3月28日，该工程经施工、勘察、设计、监理、建设五单位检查并验收合格。本院认为，双方当事人签订的《商品房买卖合同》系双方的真实意思表示，其内容未违反法律规定，也不损害社会公共利益，应属有效合同。双方当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当按照合同约定承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，被告虽采取了登报通知象州龙和城的业主收房，但依据涉案合同第十四条的约定，涉案房屋在交付时应当符合取得建筑工程竣工验收备案表和涉案房屋所在楼栋的房屋初始登记证明等条件，被告在本案诉讼过程中未提供证据证明已经符合该约定条件，依据涉案合同第十四条子木公司“不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全，或未满足第十四条约定其他条件的，乙方有权拒绝接收，由此产生的逾期交房责任由甲方承担，并按照第十二条处理”的约定，故原告有权拒绝接收不符合合同约定条件的涉案房屋，被告的交房义务还未履行完，还应当继续履行，被告应依约向原告交付所购房屋。根据《商品房买卖合同》第十四条第一款的约定，被告子木公司没有按照约定的时间向原告李金恒履行交房义务，已构成违约，理应承担违约责任。被告子木公司从2015年12月21日起至2017年8月21日止逾期610天，原告起诉要求支付逾期610天的违约金74783元，本院予以支持。原告李金恒诉请违约金计至实际交付房屋之日止，因合同仍在履行中，实际交房日期未能确定，原告未要求解除合同，无法确定被告违约行为的终止日，该时间段违约金数额未能明确，故对原告诉请被告支付从2017年8月22日起至实际交房之日止违约金不予支持，原告可在实际交房日确定之后另行诉讼主张该部分逾期交房的违约金。关于被告提出的降雨天数及节假日等系不可抗力应予以扣减的意见，本院认为，所谓不可抗力，是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，被告所辩称的降雨在订立合同时即可预见在开发过程中当地每年雨季及节假日的天数，并不属于不可抗力的事由，且被告对这两项事由未作扣减约定，故该意见没有依据，本院不予采纳。综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下：一、被告广西子木投资管理有限公司于本判决生效之日起90日内按合同第十四条约定的交房条件将象州龙和城楼盘6栋第6层1单元04号房交付原告李金恒使用。二、被告广西子木投资管理有限公司于本案判决生效之日起十日内支付原告李金恒逾期交房违约金74783元。三、驳回原告李金恒的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币1670元，减半收取计835元，由被告广西子木投资管理有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于来宾市中级人民法院。审判员  林起强二〇一七年十二月一日书记员  李宇成附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。