山东省济宁市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）济民初字第30号原告：某甲公司。法定代表人：张某。委托代理人（特别授权）：杨磊磊、王伟明。被告：某乙公司邹城分公司。法定代表人：韩某甲。被告：某丙公司。法定代表人：韩某甲。两被告共同委托代理人（特别授权）：武玉国。两被告共同委托代理人（特别授权）：李某甲。原告某甲公司与被告某乙公司邹城分公司、某丙公司建设工程设计合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案，原告的委托代理人杨磊磊、王伟明，被告某乙公司邹城分公司、某丙公司的委托代理人武玉国、李某甲到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。原告诉称，原告和第一被告于2014年3月4日签订《建设工程设计合同》合同约定原告就邹城万某广场项目向第一被告交付设计成果，第一被告支付费用。合同履行期间，因第一被告屡屡要求原告调整设计方案，导致设计图纸不能按合同原定日期交付。后经双方协商，将设计方案的交付时间变更为2014年6月17日和7月17日。原告在6月17日指派项目负责人和部门设计师将概念文本送至第一被告单位现场交付；7月16日将报规方案文本以顺风快递邮寄至第一被告，履行了合同义务。但第一被告在收到设计文本后，却迟迟不予支付第二次及第三次的设计款。原告于2014年7月28日发函催促第二次付款，第一被告置之不理，却恶意单方解除合同，且拖欠设计费至今。根据合同第7条违约责任的约定，原告有权解除合同，要求第一被告支付设计费，并承担违约责任。第一被告是第二被告的分公司不能独立承担民事责任，二被告应当承担赔偿连带责任。鉴于第一被告单方解除合同、拖欠设计费用明显违约已损害原告利益。请求判决，1、确认第一被告单方通知解除合同行为无效。2、解除原告与第一被告签订的《建设工程设计合同》。3、二被告支付设计费353.7万元、违约金30万元。二被告承担本案全部诉讼费用。原告为支持其主张提交证据如下：第一组证据：证据1、建设工程设计合同，证明1被告有义务交付红某、设计任务书、规划条件等；若未按约定提交，交付时间相应顺延。依据合同第3条、第6.1.1条之规定。2被告有义务按期支付设计费，依据合同第5条之规定；3被告有义务保护原告设计该案知识产权，尊重合同约定，不得擅自修改使用，由合同第6.1.5条之规定。4合同履行期间，被告解除合同的，有义务支付设计费和违约金，由合同第7.1条和72条之规定。第二组证据：证据2、邹城万某广场场地平面位置图；证据3、邹城地块情况介绍；共同证明被告违约的事实，被告只提供红某、邹城地块情况介绍。其他设计必备资料至今未提交。证据4、催款函和快递底联，证明被告违约事实，原告多次催告，被告逾期至今设计费。证据5、关于万某广场项目宣传图和禾泽都林设计该案相似的说明和比对图，证明被告违约的事实，被告万某广场设计方案和原告设计相似，严重违反约定。证据6、解除合同通知，证明被告违约的事实，被告单方违约解除合同，应当承担违约责任。第三组证据：证据7、关于加快邹城万某广场设计工作的函，证明双方已就交付文本的时间进行变更，分别将概念文本变更为6.17日，规划文本变更为7.17日。第四组证据：证据8、2014.3.16-3.19日原告人员和韩某甲、韩某乙等人各地考察的照片、行程单据凭证一宗，证明原告履约的事实，原告签约后，积极配合被告考察，进行履约前准备工作。证据9、周某海3.25日短信记录，证明原告在缺少基本材料的情况下，根据经验设计出概念文本。证据10、2014.4.7日周某海短信记录；证据11、2014.4.25日，吴某发韩某甲、徐某《万某商业广场方案》电子邮件；证据12、2014.4.28日，吴某发同事《邹城广场CAD图》电子邮件，同事代发；证据13、2014.4.30日，吴某发韩某甲、徐某《万某商业广场-经济技术指标》电子邮件；证据14、2014.4.30日，吴某发韩某甲、徐某《万某广场》电子邮件；证据15、2014.5.12日，吴某发韩某甲、徐某《万某广场》电子邮件。证据16、2014.5.13日吴某发韩某甲、徐某《万某广场》电子邮件；证据17、2014.5.13日吴某发韩某甲、徐某《万某商业广场》、《邹城万某广场》、经济技术指标电子邮件；证据18、2014.5.16日吴某发韩某甲、徐某《万某商业广场516》方案电子邮件；证据19、2014.5.21日吴某发韩某甲、徐某《万某商业广场》电子邮件；证据20、2014.5.31日，周某海发韩某甲、徐某《万某广场小样》电子邮件；证据21、2014.6.2日，周某海发韩某甲、徐某《邹城南区平面图》电子邮件；证据22、2014.6.9日LUNA发337×××＠qq.com《邹城万某商业广场-南区地下一层超市、停车建筑平面》电子邮件；证据23、2014.6.10日周某海发李某乙项目效果图和南区平面图电子邮件；证据24、2014.6.10日，周某海发韩某甲、徐某邹城南区平面及效果图修69电子邮件；证据25、2014.6.11日，万某李某乙发原告《邹城万某广场南区平面及外立面调整意见》；证据26、2014.6.11日，周某海发韩某甲、徐某、李某乙《主体-邹城酒店意向立面》电子邮件；证据27、2014.6.11日，万某李某乙发周某海《邹城万某平面词调整意见》；证据28、2014.6.16日，万某公司《邹城万某广场南北区户型调整意见》。第五组证据：证据29、6.16日，吴某要求杭创图文制作概念文本的QQ记录；证据30、6.17日，概念文本图纸制作结算书；证据31、概念文本；证据31、周某海、吴某等三人前往邹城的车票、出租车票一宗；证据33、周某海证言；证据34、吴某证言；证据29-34证明原告交付概念文本的事实，原告在6.17日派人将深化设计后的概念文本在锦江宾馆现场交付给被告法人韩某甲，被告接收后同时要求原告进行下阶段规划文本设计工作。证据35、7.16日规划方案文本图纸制作结算单三份；证据36、规划文本；证据37、7.17日，顺丰邮寄快递单和被告签收证明。证据35-37证明原告交付报规文本事实，原告交付7.17日报规文本，被告接收且未对此文本提出任何异议。被告答辩称，原告设计图纸不能按合同原定日期交付属实，但导致设计图纸不能按合同原定日期交付设计图纸的根本原因，并非原告所说，而是原告己方原因所致，原告此称无非忘想达到其不承担违约责任的不法目的。按照双方于2014年3月4日签订的建设工程设计合同一的约定，原告应于2014年3月29日前向被告交付《概念建筑设计方案文本》，但时至2014年8月7日未交付且未经被告书面确认，原告的行为已属违约严重影响了工程进度，造成了被告一定的经济损失，已无法实现合同目的。为此，被告根据合同（一）第七条第4项的约定，通知原告解除合同，并要求原告于收到通知后5日内协调合同解除后的相关事宜，被告将此通知邮寄给原告，并明确告知具体事项原告收到后不但不积极协调处理，反而诉请法院要求被告支付设计费用。因原告的原因致使合同不能按期履行，无法实现合同目的，按照合同法及双方的约定，被告有权单方解除合同，合同解除自原告收到生效。为此，请求依法查清事实，驳回原告的其他诉讼请求。被告为支持其主张提交证据如下：证据1、合同解除通知和邮寄回执，被告向原告下达的，证明原告违约，被告以合同约定，以邮寄方式通知解除合同。证据2、被告给原告的回复和回执，证明原告向被告索某设计费没有事实和法律依据。证据3、原告向被告出具的设计进度计划书，证明正式方案完成时间为概念方案书面确认书30天提交，至今为止双方对概念文本未进行书面确认，原告也未将设计文本交付被告。经审理查明，2014年3月4日原告与被告某乙公司邹城分公司于签订《建设工程设计合同》。合同第三条约定，发包人应向设计人提交的有关资料及文件：规划红某，提交日期，合同签订后3日内。设计任务书，提交日期，合同签订后3日内。规划条件，提交日期，合同签订后3日内；合同第四条约定，设计人应向发包人交付的设计资料、文件及时间：1、概念建筑设计方案文本，提交日期，签订合同后25天内。2、正式建筑设计方案文本，提交日期，上一阶段成果甲方书面通过后30天内。第五条约定，本合同设计收费估算为15548000元。设计费支付进度，第一次付款，定金35万元，合同签订后五日内支付；第二次付款，占总设计费5％，概念文本提交经甲方书面确认后五日内；第三次付款，20％，规划报批通过后五日内。第七条，违约责任：7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作者，按其实际完成的工作量计取设计费。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额万分之二的逾期违约金，逾期超过30天以上时设计人有权解除合同，同时发包人应支付设计人应付款项并向设计人支付30万元违约金。7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应承担该设计阶段应收设计费的万分之二的逾期违约金，逾期超过30天以上时，发包人有权解除合同，并向发包人支付30万元违约金。2014年6月9日，被告某乙公司邹城分公司向原告发关于加快邹城万某广场设计工作的函，该函记载，根据我公司与贵设计院2014年3月4日签订的邹城万某广场“建设工程设计合同（一）”的约定，贵院应于2014年3月29日完成我公司邹城万某广场概念设计方案，但至今，贵院尚未完成该方案设计，贵院设计工作的严重拖延已对我公司将要进行的三大深化设计及施工图设计带来较大影响，同时也对我公司与当地政府沟通带来了不必要的麻烦。现根据邹城项目公司年计划安排及政府要求，请贵设计院务必引起重视，立即安排足够的懂商业运营设计及商业专业设计人员，采取有关措施，确保于2014年6月17日前按照商业使用和运营功成要求完成邹城万某广场概念设计方案，并于2014年7月17日前完成项目报规方案文本及三大深化设计；否则，我公司不排除按合同约定追究贵院违约责任，并解除2014年3月4日双方签订的邹城万某广场“建设工程设计合同（一）”由此给双方造成的损失由贵院承担。2014年8月7日某乙公司邹城分公司给原告出具解除合同通知书，该通知载明：“按照我们双方于2014年3月4日签订的《建设工程设计合同（一）》的约定，贵公应于2014年3月29日前向我公司交付《概念建筑设计方案文本》，但至今未交付且未经我公司书面确认，贵公司的行为已属严重违约，严重影响了工程进度，造成了我公司一定的经济和声誉损失，已无法实现签订合同目的。经我公司研究决定，根据《建设工程设计合同（一）》第（七）条第4项的约定，现通知贵公司：1、自本通知到达贵公司之日起解除我们双方于2014年3月4日签订的《建设工程设计合同（一）》。2、请贵公司接此通知后五日内来我公司协商合同解除后的相关事宜。3、我公司依据《建设工程设计合同（一）》第（七）条第4项的约定保留依法追究贵公司违约责任的权利。”本院认为，一、关于合同解除问题，原、被告签订的建设工程设计合同是否应予解除。合同法规定，合同不具备履行条件时或者一方严重违约致使合同无法继续履行，守约方有权解除合同。现被告已通知原告解除合同，原告亦请求解除建设工程设计合同，符合合同法规定的解除合同的情形，本院予以准许。二、关于原告请求被告支付设计费的问题。2014年6月9日被告给原告出具的关于加快邹城万某广场设计工作的函中明确记载“请原告确保于2014年6月17日前按照商业使用和运营功能要求完成邹城万某广场概念设计方案，并于2014年7月17日前完成项目报规方案文本及三大深化设计；否则，不排除按合同约定追究贵院违约责任，并解除2014年3月4日双方签订的邹城万某广场“建设工程设计合同（一）”。从原告提交的相关证据看6月17日虽然没有被告的书面确认，但是有证据证明被告收到了概念文本，故原告请求由被告支付第二次付款（占总设计费5％一已付款350000元＝427400元）的请求，应予以支持。另外，合同约定的第三次付款条件是规划报批通过后五日内，因为没有证据证明，规划报批通过，所以原告的该项诉请，证据不足，不能成立，不予支持。据此，依照《中华人民共和国民法通则》第一百零八条、《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十四条第一款（四）项之规定，判决如下：一、解除原告某甲公司与被告某乙公司邹城分公司签订的《建设工程设计合同》。二、被告某乙公司邹城分公司、被告某丙公司于本判决生效后十日内向原告某甲公司支付设计费427400元。三、驳回原告的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费37490元,由原告负担7711元、由被告负担29779元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉人于山东省高级人民法院。审判长  姜爱民审判员  程天华审判员  杨 艳二〇一五年十二月三日书记员  黄利平