吉林省敦化市人民法院民 事 判 决 书（2015）敦民初字第1182号原告付立明，住敦化市。委托代理人张剑锋，吉林敦诚律师事务所律师。被告延边兴旺房地产开发建设集团有限公司。法定代表人王朝，经理。委托代理人张春明。原告付立明与被告延边兴旺房地产开发建设集团有限公司（以下简称兴旺房地产公司）房屋买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，原告付立明及其委托代理人张剑锋，被告兴旺房地产公司的委托代理人张春明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告付立明诉称：2011年12月25日，原告付立明与被告兴旺房地产公司签订了《商品房买卖合同》，合同约定原告购买被告开发建设的天玺阳光城9号楼6单元2楼西侧的房屋，房屋总价款263363元。合同约定被告在2012年12月30日前经商品房综合验收合格后交付房屋。如逾期交付房屋超过30日，需按日向原告支付房款万分之三的违约金，但被告延期交房构成违约，故原告诉至法院，请求被告支付自2013年1月1日起至2014年2月14日止共计439天的违约金34681元。被告兴旺房地产公司辩称：原告的诉请不能成立，被告不构成违约，不应承担违约责任。具体理由如下：1、被告未能按合同约定的期限交付房屋，系房屋变更设计而导致的。被告变更设计项目是将房屋外表由涂料变更为干挂大理石材，该项变更提高了楼房的档次和价值，同时也提高了购房者的居住质量。被告不存在主观过错，且对干挂大理石材未收取费用，而完全系从善意方面出发，该行为最大的收益者是原告。违约责任是对不守信者的制裁，更是防止经济损失的手段，本案原告不但没有经济损失，在利益上是最大的受益者，因此被告的行为不应构成违约。2、被告变更设计的行为，已经通过各种方式进行了通知及宣传，其中包括传单方式，但原告未提出异议，应认定原告对被告变更设计行为的默认，被告不够构成违约。3、在本案争议中，被告仅就房屋交付期限确定上认为，应以被告实际交付钥匙为准。钥匙交付的同时，购房者已经实际取得了房屋控制权、管理权，即管控均由购房者享有，被告交付钥匙的时间即为房屋交付的时间。4、原、被告双方合同约定的违约金过高，如果被告违约，人民法院也应对违约金标准进行调整。5、房屋外墙变更为干挂大理石材，是房屋的建筑面积增加，被告将保留对增加面积向原告追偿价款的权利。本案争议的焦点为：一、原、被告之间履行房屋买卖合同过程中，被告是否存在违约行为；二、原、被告之间合同中约定的违约金是否过高，应否调整。原告付立明针对自己的主张，向本院提供的证据有：证据1.商品房买卖合同一份。证明原、被告双方形成买卖合同关系，合同第八条约定被告应该在2012年12月30日前将已经综合验收合格的房屋交付给原告，合同第九条约定被告逾期交付房屋应按日向原告支付房屋价款万分之三的违约金。被告质证认为：该份证据是复印件，无法确定真实性。证据2.发票一份。证明原告已交付房屋价款263363元，房屋系按揭贷款，但银行已经将剩余款项打入被告账户，被告给原告开具了发票。原告已经履行完全部义务。被告对该证据没有意见。证据3.证明材料一份。证明原告提供的证明材料和被告提交的证明材料在内容上仅仅缺少最后一句话（放弃对被告违约的责任追究），当时一式两份，被告方留存一份，原告方一份。证明原告并未放弃对被告主张违约责任。被告质证认为：对该份证据的真实性有异议，原告也有原件。该材料虽然是原件，但是并非出自被告公司，系原告造假。证据4.录音光盘一张。证明该录音内容是原来被告公司售楼处职工刘丽英同原告的通话录音，证明被告并未进行设计变更。被告质证认为：该证据在另案中被告已经听过，该份录音有很多诱导性语言，且录音中的女性声音，在录音开始的时候就称原告为付哥，原告是在2011年购买的房屋，录音是在2015年8月录制的，刘丽英与原告之间只是房屋买卖业务上来往，称原告为付哥不符合常理，双方应该是认识的。我方不确定声音是刘丽英本人的，假设是刘丽英本人，刘丽英本人离开公司的原因是被告公司开除，工作中刘丽英存在很多违规的操作。证据5.通话记录详单查询记录一组。证明原告手机号码为137XXXX****，刘丽英的电话号码为150XX****XX，原告和刘丽英通话的时间是2015年7月30日19时50分，该证据用以佐证证据4。被告质证认为：该证据证明不了原告想要证明的问题。被告兴旺房地产开发公司针对自己的主张，向本院提供的证据有：证明材料一份。证明原告对被告违约交付房屋的事情，已经放弃对延期交房产生的一切责任和主张的权利。证明材料约定的由被告承担的费用已经实际产生了，并可以证明2013年7月份原告已经取得房屋的使用权。原告质证认为，对证据中的签字没有异议，该证据与原告手中的证明材料不一致，对真实性不认可。本院依职权调取的证据有：原告付立明的商品房买卖合同。原告质证认为，对真实性没有异议，商品房买卖合同一式两份，因为是按揭贷款买房，原告手中没有留存合同，原件都在银行。原告以法院调取的合同为准。被告质证认为，对法院调取的合同没有异议，以法院调取的合同为准。经庭审质证及对证据所分析，本院综合认证如下：原告提供的证据1，与本院调取的合同有不一致地方，且被告对证据的真实性有异议，不予采信。证据2，被告对证据没有异议，且与本案具有关联性，予以采信。证据3，该证据与被告提供的证明材料中均有原告的本人签字，但是内容并不一致（缺少“乙方放弃对甲方延期交房产生的一切责任的主张权利”这句话），因该份证明材料系付立明提供，本院仅对付立明于2013年7月27日同被告签署证明材料的事实及两份证明材料中内容相同部分予以采信。关于原告提供的证据4-5，因该证据的真实性缺乏相关证据予以佐证，且被告不予认可，本院不予采信。被告提供的证据，因原告对证明材料中付立明的签字没有异议，所以本院仅对付立明于2013年7月27日同被告签署证明材料的事实及两份证明材料中内容相同部分予以采信。本院依职权调取的商品房买卖合同，原、被告均无异议，予以采信。根据当事人的陈述和采信的证据，本院综合认定如下事实：2011年12月25日，原告付立明与被告兴旺房地产公司签订商品房买卖合同，原告购买了被告开发的位于天玺阳光城9号楼6单元2楼西，建筑面积为70.23平方米的楼房，双方约定房屋单价为每平方米3750元，房屋总价款263363元。合同签订后，原告付立明向被告兴旺房地产公司交纳首付购房款，剩余房款在敦化市农村信用联社办理按揭贷款。合同约定的主要条款为：“第八条，交付期限。出卖人应当在2012年12月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列二种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：1、该商品房经验收合格；2、该商品房经综合验收合格；3、该商品房经分期综合验收合格；4、该商品房取得商品住宅交付使用批准文件。------。第九条，出卖人逾期交房的违约责任。除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列一种方式处理：1、逾期不超过15日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房款万分之三的违约金，合同继续履行；2、逾期超过30日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的0.1%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付房款万分之三的违约金（该比率应不小于第（1）项中的比率）。第十条，规划、设计变更的约定。经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或使用功能的，出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内，书面通知买受人：（1）该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向；（2）小区环境、楼间距、楼外型、屋面颜色采光；（3）遇遮光等情况均以小区实际落成为准；买受人有权在通知到达之日起15日内作出是否退房的书面答复，买受人在通知到达之日起15日内未作出书面答复的，视为同意接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人须在买受人提出退房要求之日起5天内将买受人已付款退还给买受人，并按银行活期利率给付利息。买受人不退房的，应当与出卖人另行签订补充协议。第十一条，交接。商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担”。2014年2月14日，原告实际取得座落于天玺阳光城9号楼6单元2楼西侧房屋的钥匙。另查明，2012年6月，被告兴旺房地产公司在施工过程中，天玺阳光城1-14号楼外墙外观设计原来的涂料变更为干挂大理石幕墙。由此导致延期交工。本院认为，原告付立明与被告兴旺房地产签订了商品房买卖合同，该合同真实有效，原、被告之间形成了房屋买卖合同关系，原告已按合同约定履行了交付房款的义务，被告应按合同约定的期限履行交付房屋的义务。被告兴旺房地产在建筑施工过程中，外墙外观设计原来的涂料变更为干挂大理石幕墙，导致工期延误，被告未能按合同约定的期限内交付房屋，存在违约行为，应承担相应的违约责任，但在本院审理的同类型案件中，被告在设计变更后，采取多种方式通知购房户工期顺延，并下发了“致买受人函”，告知了统一交付房屋的日期为2013年3月至6月底之间。由于被告延期交付房屋的情况涉及天玺阳光城众多购房户，原告在商品房买卖合同所约定的交付时期届满后仍未提出异议，故推定视为原告亦知晓“致买受人函”的通知，并接受涉案房屋工期顺延至2013年3月至6月底之间的事实。由于原告自认涉案房屋已在2014年2月14日领取房屋钥匙，被告对此时间未提出异议，原告已取得了房屋的使用权，故应认定2014年2月14日为涉案房屋的交付时间。虽然被告在履行商品房买卖合同过程中存在瑕疵履行，但被告的行为不存在主观故意，故原告主张按合同约定的每日总房款万分之三违约金过高，应适当予以调整。参照2013年涉案房屋同地段房屋租金，结合本案实际情况，本院酌定原告的实际损失应为已交付房款的利息损失，故被告应承担从2013年7月1日起至2014年2月14日原告领取房屋钥匙之日止已付购房款263363元的利息损失（按当时中国人民银行同期同类贷款基准年利率5.6%计算）。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十七条、第二十九条第一款；《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决如下：一、被告延边兴旺房地产开发建设集团有限公司于本判决生效之日立即给付原告付立明违约金9649.62元（按年利率5.6%计算）；驳回原告付立明的其他诉讼请求。如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费667元，其他诉讼费用50元，合计717元，由被告延边兴旺房地产开发建设集团有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于延边朝鲜族自治州中级人民法院。审 判 员  孙彩云代理审判员  包雨辰代理审判员  王俊华二〇一五年十二月二十三日书 记 员  高 铭