海南省海口市中级人民法院民事判决书（2018）琼01民终2276号上诉人（原审被告）：海南壮兴实业有限公司，住所地海口市琼山区博巷路**。法定代表人：王春锋，执行董事。委托诉讼代理人：孙辉，男，1995年1月10日出生，系被告公司法务专员。被上诉人（原审原告）：荆明，女，1985年9月23日出生，汉族。委托诉讼代理人：应红源，北京盈科（海口）律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈柳坤，北京盈科（海口）律师事务所律师。上诉人海南壮兴实业有限公司（以下简称壮兴公司）因与被上诉人荆明房屋买卖合同纠纷一案，不服海口市琼山区人民法院（2018）琼0107民初420号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年4月27日立案后，依法组成合议庭，对本案进行审理，本案现已审理终结。壮兴公司上诉请求：1.撤销（2018）琼0107民初420号民事判决中第一项判决，依法改判；2.本案诉讼费用由荆明承担。事实和理由：一、一审判决据以计算违约金的逾期期间存在错误，应予以纠正。壮兴公司于2016年3月31日工程完工后便陆续通知小区业主收房，荆明已到壮兴公司处办理了收房手续，并实际装修入住了阳光三号苑，即壮兴公司已将房屋交付给荆明。根据荆明签署的《房屋交接单》上可以看出，荆明在交房验收时未向壮兴公司做出任何拒绝接收的意思表示，故自收房之日起，壮兴公司不应再向荆明支付逾期交房违约金。二、台风天及暴雨日应从逾期期间内予以扣除。根据《海口市商品房买卖合同》第八条第二款第三项的约定，如遇持续暴雨天气、台风等恶劣天气，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期。故自阳光三号苑动工以来所经历的6个台风（影响天数21日）及13个暴雨日共计34日，应从逾期天数中予以扣除。三、一审判决所确认的违约金计算方法存在错误。根据壮兴公司与荆明签订的《海口市商品房买卖合同》第十一条的约定，出卖人逾期交房，则自合同第八条约定的交付日之次日起至实际交付之日止，逾期90日内出卖人按每日万分之一承担违约金，但违约金总额不应超过合同总房款的1％；逾期超过90日以上部分，出卖人按每日万分之二承担违约金，但违约金总额不超过合同总房价的2％。合同条款已明确表述为“违约金总额不超过合同总房价的2％”，即逾期交房违约金的总金额不应超过合同总房价的2％，一审判决不应将90日内的违约金上限和超过90日的违约金上限进行分拆计算。故壮兴公司认为一审判决认定事实不清，违约金计算方法存在错误，应予以纠正。综上所述，请求二审法院撤销原判第一项内容，依法改判。荆明辩称，一、关于项目竣工验收的鉴定。涉案项目至今尚未通过竣工验收，不可交付使用。二、关于交房时间的认定。壮兴公司将涉案房屋交付给荆明，从未向荆明出示过验收合格文件，这一事实业经琼山区人民法院认定，按照法律规定及双方合同约定，该商品房项目经验收合格后的时间才能认定为房屋交付时间。三、壮兴公司提交的证据不足以证明天气原因导致交房时间顺延是合理合法的，其余有关主张没有合同及法律依据。四、关于违约金的标准。根据双方签署的海口市商品房买卖合同相关的计算标准并没有跳脱出合同的文意，其计算方式于法有据。五、关于入伙通知书。壮兴公司主张的入伙通知书仅说明了房屋具备进驻装修条件，并未说明房屋已经竣工验收合格，壮兴公司实际上是在用利用业主进驻装修的行为变相规避逾期交房的违约责任。六、本案已经有类似九户业主在海口市中院经二审审理相关的逾期交房纠纷，市中院已驳回壮兴公司类似的上诉请求，维持原判。荆明向一审法院起诉请求：一、判令壮兴公司按照银行同期贷款利率向荆明支付逾期交房违约金，自2015年12月31日起计算至壮兴公司按合同约定的交房标准实际交房之日止（暂计算至2017年12月31日），为60156.54元；二、壮兴公司承担全部诉讼费用。一审法院认定事实：2015年6月8日，荆明与壮兴公司签订一份《海口市商品房买卖合同》，主要约定：荆明购买壮兴公司开发的位于海口市××区、4#楼13层Ｇ房；房屋总价款623698元。第八条交付期限约定，出卖人应当在2015年12月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将符合本合同约定并经验收合格的商品房交付买受人使用。如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：......；3、持续暴雨天气、台风等恶劣天气的影响：发生重大公共传染性疫情（如“非典”等）导致工程延缓的；4、因买受人未结清面积差价款、违约金及其他应付款项的，上述情况出卖人不承担逾期交房的责任。第九条交接的约定，商品房达到交付使用条件后，出卖人应当在合同约定的交付日前，书面通知买受人办理查验手续及买受人应当携带的证明文件。第十一条出卖人逾期交房的违约责任约定，出卖人逾期交房，则自合同第八条约定的交付日之次日起至实际交付之日止，逾期90日内出卖人按每日万分之一承担违约金，但违约金总额不应超过合同总房款的1％；逾期超过90日以上部分，出卖人按每日万分之二承担违约金，但违约金总额不超过合同总房价的2％。合同签订后，荆明通过交付首付款和银行贷款方式支付全部购房款，壮兴公司出具购房发票。根据壮兴公司委托，2016年4月17日，海口佳和嘉美物业服务有限公司向荆明交付房屋，将《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》交给荆明签收，并和荆明签订《前期物业管理服务协议》、《临时管理规约》、《装饰装修管理服务协议》。荆明对涉案房屋进行装修。涉案房屋所属的“阳光3号苑”项目至今尚未经验收合格。另查，海口市气象台统计的2014年7月至2016年12月台风影响日数为：“威马逊”影响时段为2014年7月16-19日；“海鸥”影响时段为2014年9月15-17日；“鲸鱼”影响时段为2015年6月20-24日；“莲花”影响时段为2015年7月10-12日；“环高”影响时段为2015年9月13-16日；“彩虹”影响时段为2015年10月3-4日；“银河”影响时段为2016年7月26-27日；“妮妲”影响时段为2016年8月1-2日；“电母”影响时段为2016年8月16-19日；“莎莉嘉”影响时段为2016年10月17-19日。琼山区暴雨天数为2014年7-12月共7日，2015年1-12月共5日，2016年1-12月共6日。一审法院认为，《海口市商品房买卖合同》系荆明与壮兴公司双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的禁止性规定，为合法有效合同，双方应按照合同约定全面履行各自的义务。一、关于壮兴公司是否存在逾期交房的问题。本案中，双方签订的《海口市商品房买卖合同》约定交房日期为“2015年12月31日前”，约定交房条件为“该商品房项目经验收合格”，虽经壮兴公司通知后，荆明已实际收房，但壮兴公司的交房行为发生在约定的交房日期之后，且因涉案工程至今未通过竣工验收，房屋尚不具备交付条件，故壮兴公司的交房行为不符合合同约定，亦有悖于《中华人民共和国建筑法》第六十一条第二款、《建设工程质量管理条例》第十六条第三款中关于建设工程经竣工验收合格后方可交付使用的规定，据此可认定壮兴公司存在逾期交房的情形。二、关于本案是否存在因天气原因导致交房时间顺延的情形及壮兴公司是否可以荆明逾期付款为由主张免除逾期交房责任的问题。本案中，壮兴公司抗辩其所开发的“阳光三号苑”项目自开工以来起先后经历10个台风及3个暴雨日，应予以延期交房，但是我省属于热带季风气候，夏季高温多雨、台风频发。壮兴公司作为开发商，在确定交房时间时对可能影响工程施工进度的天气因素应当具有计划性和预见性，其确定的交房期限应当已经包含了施工期限内无法避免的合理障碍因素所需消耗的时间，包括在可预见的自然条件和社会条件下，遭遇大风大雨等恶劣天气导致工期迟延的情形。只有出现严重超出预期的障碍，对施工进度造成重大影响的，才能顺延工期，而壮兴公司提交的证据尚不足以证明出现了这种情形，故壮兴公司的此点抗辩意见不符合合同约定及法律规定，一审法院不予采纳。三、关于是否应调高违约金计算标准的问题。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条的规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加。同时根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十八条规定，当事人依照合同法第一百一十四条第二款的规定，请求人民法院增加违约金的，增加后的违约金数额以不超过实际损失额为限。购房合同中已明确约定了逾期交房违约金的计算方式，这是双方当事人对逾期交房所产生的损失赔偿额的预先约定，双方当事人在签订合同时是应当能够预见逾期交房可能造成的损失的，现荆明认为约定的违约金过低，应按照银行同期贷款利率计算违约金，但根据上述法律规定，荆明要调高违约金的前提是其实际损失大于约定的违约金，违约金不足以弥补其损失的。因荆明无证据证明因壮兴公司逾期交房给其造成的实际损失，故荆明主张调高违约金，没有依据，一审法院不予支持。四、关于本案违约金如何计算的问题。根据合同第十一条关于“出卖人逾期交房，则自合同第八条约定的交付日之次日起至实际交付之日止，逾期90日内出卖人按每日万分之一承担违约金，但违约金总额不应超过合同总房款的1％；逾期超过90日以上部分，出卖人按每日万分之二承担违约金，但违约金总额不超过合同总房价的2％”的约定，双方当事人对逾期交房90日以内及90日以上的违约金数额分别约定了封顶的比例，即逾期交房90日以内的违约金总额不超过合同总价款的1％，逾期交房超过90日以上的部分，违约金总额不超过合同总价款的2％。从上述合同条款的字面表述及逻辑文意来看，1％及2％的上限分别针对的是逾期交房90日以内及90日以上的违约金数额，两者之间系并列关系而非后者包含前者的关系。依照该合同条款的约定，自双方约定的交房期限届满次日即2016年1月1日起，壮兴公司应向荆明支付逾期交房违约金，根据壮兴公司逾期交房的天数计算，具体的逾期交房违约金数额为18087.24元（623698元×0.1‰/日×90日+623698元×2%）。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十八条的规定，一审法院判决如下：一、限壮兴公司于一审判决生效之日起七日内向荆明支付违约金18087.24元；二、驳回荆明的其他诉讼请求。一审案件受理费652元，由荆明负担455.96元，壮兴公司负担196.04元。二审中，当事人没有提交新证据。本院二审补充查明：涉案商品房项目至今尚未经验收合格。本院二审查明的其他事实与一审法院查明的事实一致。本院认为，一审法院认定双方当事人签订的《海口市商品房买卖合同》合法有效正确，本院予以确认。本案争议的焦点问题是：一、本案是否存在因天气原因导致交房时间顺延的情形；二、本案违约金应当如何计算。关于本案是否存在因天气原因导致交房时间顺延的情形。壮兴公司主张涉案商品房项目在施工过程中曾遭遇台风、暴雨等恶劣天气导致工期延误，应据此对涉案商品房的交房时间进行顺延。对此，本院认为，我省属于热带季风气候，夏季高温多雨、台风频发。壮兴公司作为开发商，在确定交房时间时对可能影响工程施工进度的天气因素应当具有计划性和预见性，其确定的交房期限应当已经包含了施工期限内无法避免的合理障碍因素所需消耗的时间，包括在可预见的自然条件和社会条件下，遭遇大风大雨等恶劣天气导致工期迟延的情形。只有出现严重超出预期的障碍，对施工进度造成重大影响的，才能顺延工期，而壮兴公司提交的证据尚不足以证明出现了这种情形。故壮兴公司的该项上诉理由没有合同及法律依据，本院不予采纳。关于本案违约金应当如何计算的问题。首先，《中华人民共和国房地产管理法》第二十七条第二款规定：“房地产开发项目竣工，经验收合格后，方可交付使用”，这是法律关于商品房交付条件的强制性规定。虽壮兴公司已将涉案房屋交付给荆明，但涉案商品房项目至今尚未经验收合格，该交付既不符合双方当事人的合同约定，也不符合法律的强制性规定，故该交付行为不能产生免除壮兴公司承担逾期交房违约责任的法律效果。壮兴公司主张逾期交房违约金应计算至交房之日止的上诉理由，没有事实和法律依据，本院不予采纳。其次，根据《海口市商品房买卖合同》第十一条关于“出卖人逾期交房，则自合同第八条约定的交付日之次日起至实际交付之日止，逾期90日内出卖人按每日万分之一承担违约金，但违约金总额不应超过合同总房款的1%；逾期超过90日以上部分，出卖人按每日万分之二承担违约金，但违约金总额不超过合同总房价的2%”的约定，双方当事人对逾期交房90日以内及90日以上的违约金数额分别约定了封顶的比例，即逾期交房90日以内的违约金总额不超过合同总价款的1%，逾期交房超过90日以上的部分，违约金总额不超过合同总价款的2%。从上述合同条款的字面表述及逻辑文意来看，1%及2%的上限分别针对的是逾期交房90日以内及90日以上的违约金数额，两者之间系并列关系而非后者包含前者的关系，故壮兴公司主张逾期交房违约金总额不应超过合同总价款的2%的上诉理由，与合同约定不符，本院不予采纳。综上所述，壮兴公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费252.18元，由海南壮兴实业有限公司负担。本判决为终审判决。审判长 苏 慧审判员 廖端明审判员 杜 蕾 二〇一八年六月四日书记员 王子超速录员 杨建悦附相关法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。