海南省琼海市人民法院 民 事 判 决 书 （2018）琼9002民初791号 原告：张某，男，1986年8月12日出生，汉族，住北京市宣武区。 委托诉讼代理人:吴某，海南广哲律师事务所律师。 被告：琼海信达置业有限公司，住所地：海南省琼海市嘉积镇振华路荣华小区B3栋402室。 法定代表人：李某，总经理。 委托诉讼代理人:陆某，海南新概念律师事务所律师。 委托诉讼代理人:钟某，海南新概念律师事务所律师。 原告张某诉被告琼海信达置业有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院2018年2月23日立案受理后，依法适用普通程序，于2018年5月17日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人吴某，被告的委托诉讼代理人陆某、钟某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：被告向原告支付自2017年6月30日起至2018年1月31日止逾期交房违约金19050.86元。事实与理由：2017年1月6日，原、被告签订《琼海市商品房买卖合同》，约定原告购买被告开发的位于琼海市××镇房。合同签订后，原告向被告支付了购房款440992元、有线电视初装费350元和燃气管道初装费3200元，依法履行了合同义务。依合同约定，被告应在2017年6月30日前向原告交房，交房时必须满足商品房已完成建设工程规划验收和各种专项验收，并取得建筑工程验收备案证明文件；与商品房正常使用直接关联的给水、供电、燃气系统，应在房屋交付时应达到交付条件。但直至2018年1月31日止，被告无法向原告提供或出示“四项验收”和“专项验收”的相关法定文书，且房屋存在着与正常生活直接相关的管道燃气无法开通。显然可见，被告存在逾期交房，构成了违约。根据合同第十一条约定：2、逾期超过60日后，买受人有权单方解除合同。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按逾期日数每日向买受人支付已付房价款万分之二的违约金。至2018年1月31日，已实际逾期216天，按每日万分之二计，被告应向原告承担已实际发生的违约金19050.86元（同时保留追诉被告继续逾期交房所产生的违约金）。因此，为维护原告的合法权益，特提出上述诉求，请人民法院依法判决。 被告答辩称，1、涉案项目已经按期竣工验收，相关事实在举证中描述。2、涉案项目克服了一些博鳌论坛等政府原因及恶劣天气的影响基本按期竣工。3、涉案项目的配套设施中的污水和燃气也按时完成了施工，只是因为市政原因延后开通，并非由于被告原因所致。4、原告在接到被告通知后均已收房，依据合同约定并不符合逾期交房的违约责任承担的条件。5、现在被告尚在统计部分原告是没有按期支付购房款，因此诉求被告逾期交房于理不合。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。原、被告提供的证据，双方当事人无异议的，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：原告提供的证据：1、电话录音、语音清单及通话详情，证明被告没有按照约定向燃气公司提供相关材料，没有达到开通使用的条件，被告构成违约的事实。2、温馨提示（物业公司公告），证明管道燃气因被告没有及时提供相关材料，没有达到开通的条件，被告构成违约的事实。被告质证认为，对证据1的真实性、合法性、关联性有异议，因为被告不是通话的任何一方，对真实性、合法性、关联性无法确认，就其内容而言，被告不认可其所述事项。对证据2的真实性、合法性、关联性有异议，因为被告不是沟通的任何一方，被告也不认可其所述事项。本院经审查认为，证据1是小区业主陈敏向燃气公司电话查询小区管道燃气开通的情况，对其真实性予以确认；证据2虽然是物业公司公示，但物业公司是被告聘请管理小区，该公司有权向小区广大业主发出通知、公示告知有关事项，对其真实性予以确认。 被告提供的证据：1、交房通知书，证明被告于2017年6月16日通知业主收房；2、信达银海御湖（一期）工程情况说明；3、银海御湖一期项目延迟工期统计表；4、银海御湖一期项目政府停工文件（包括有工程业务联系单、工程通知书以及政府相关指示文件）；5、银海御湖一期项目台风受损照片；证据2-5证明由于政府及不可抗力等因素，导致被告工期迟延。6、情况说明，证明信达银海御湖项目（一期）5号、7-14号住宅楼管道燃气系统于2017年6月完成安装。7、EMS邮寄单，证明被告通过EMS向原告邮寄交通知书。原告质证认为，证据1原告并未收到，对其真实性、合法性、关联性、证明内容有异议，按照法律规定应当达到法定条件才能交房，不能仅仅是被告发了交房通知书就视为交房。对证据2、3的真实性、合法性、关联性、证明目的有异议，是被告单方制作的。证据4的真实性、合法性无异议，关联性、证明目的有异议，受影响的天气应该由气象部门开具证明，不能由于业务联系单来证明，政府方面的通知受影响的时间有限，不足以造成逾期交房。对证据5的真实性、合法性、关联性、证明内容有异议，照片的来源、时间没办法确认。对证据6的真实性、合法性无异议，对关联性和证明目的有异议，这个与本案无关联性，燃气有无开通要把验收报告材料交给燃气公司，燃气公司才具备接受业主的开通。对证据7的真实性、合法性、关联性有异议，证明目的有异议。即使是真的邮寄，也不能证明符合法定的交房条件。本院经审查认为，证据1，与被告提交的证据7，即邮寄交房通知书的EMS邮寄单，能相互印证，故对证据1、7真实性予以确认；对证据2-5的真实性予以确认；对证据6的真实性、合法性、关联性予以确认。 本院经审理认定事实如下：2017年1月6日，原、被告签订《琼海市商品房买卖合同》，约定原告购买被告开发的位于琼海市××镇房，建筑面积68.88平方米，房总价款440992元。合同第八条约定，出卖人应当在2017年6月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定将具备下列第1种条件，并符合合同约定的商品房交付买受人使用:1、该商品房已完成建设工程规划验收和各种专项验收，并取得建筑工程竣工验收备案证明文件。第九条约定,……。在双方进行验收交接时，出卖人应当向买受人出示本合同第八条约定的房屋交付文件，并签署交接单……。出卖人交付商品房不出示上述证明文件及有关资料，或出示上述证明文件及资料不齐全的，买受人有权拒绝交接……。第十一条约定，除本合同第八条规定……。逾期60日后，买受人有权单方解除合同，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按逾期日数每日向买受人支付已付房价款万分之二的违约金。第十八条约定，出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件:1、给排水系统在房屋交付使用时达到使用条件；2、供电系统在房屋交付使用时达到使用条件；3、燃气系统在房屋交付使用时按燃气公司的规定安装到位；如果在规定日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理:按照逾期交房处理。合同签订后，原告交付全部房款给被告。被告于2017年6月16日向原告发出交房通知书，通知原告在2017年6月30日前来办理交房手续。原告于2017年9月15日接收房屋，并向被告交付有线电视初装费350元、燃气管道初装费3200元。 另查明，2017年7月24日，信达·银海御湖（一期）工程竣工验收合格，取得工程竣工验收报告。13#楼于2018年3月21日取得《建筑工程竣工验收备案证》。2016年11月20日被告与海南中石油昆仑港华燃气有限公司琼海分公司签订《燃气报装协议》安装管道燃气，13#楼燃气系统2017年6月完成安装，2017年12月20日管道燃气配套工程竣工验收合格。2018年1月8日绿城物业服务集团有限公司琼海分公司琼海银海御湖生活服务中心在该小区张贴温馨提示，内容为，尊敬的业主:您好，天燃气明天起可以正常报开，业主可以到天燃气公司自行报开，报开时请带上购房合同第4、5、6、7页复印件，业主本人身份证复印件，如您不能亲自办理，还需要您的委托人身份证复印件，如需帮助请致电物业服务中心0898-62605866。 本院认为，原、被告签订的《琼海市商品房买卖合同》是双方当事人的真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合同合法有效，双方均应遵守履行。本案的争议焦点是：被告是否存在逾期交房，燃气系统是否安装到位并达到使用条件，被告应否向原告支付逾期交房违约金。 本案中，原、被告签订的《琼海市商品房买卖合同》第八条约定，被告应当在2017年6月30日前，将该商品房已完成建设工程规划验收和各种专项验收，并取得建筑工程竣工验收备案证明文件的房屋交付使用；第十一条约定，逾期60日后，被告按逾期日数每日按已付房价款万分之二向原告计付违约金；第十八条约定，燃气系统在房屋交付使用时按燃气公司的规定安装到位；如果在规定日期内未达到使用条件，按照逾期交房处理。从查明事实看，原告已于2017年9月15日接收使用房屋，并向被告交付有线电视初装费350元、燃气管道初装费3200元。虽然被告交房时并没有取得建筑工程竣工验收备案证，但原告对此没有提出异议或者拒绝接收房屋，仍然接收了房屋。原告在明知被告交房行为不符合合同约定的情况下选择接收房屋，应视为双方对合同第八条约定交付条件的变更。故原告以被告未取得竣工验收备案证，交房不符合合同约定和法律的规定，被告违约理由不成立，不予采纳。至于燃气系统是否安装到位并达到使用条件的问题。虽然13#楼燃气系统是2017年6月完成安装，但该燃气配套工程是在2017年12月20日才竣工验收合格，符合使用条件。按合同第十八条约定，被告已违约，按合同约定向原告支付从2017年7月1日起至2017年12月19日共计172天的违约金，违约金为15170元（440992×0.0002×172）。鉴于燃气系统延期交付使用有客观方面的原因影响，为保护合同双方当事人的权益，平衡双方的利益，根据公平原则，本院综合考虑被告的违约程度、原告的实际受损程度等因素，酌定被告承担50%的违约责任，即被告应向原告支付逾期交房违约金7585元（15170×50%）。原告主张违约金超出上述的部分，本院不予支持。被告抗辩逾期交房是因政府原因、恶劣天气影响及市政污水排水管网等原因造成，属不可抗力，不应承担责任，理由不成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四第一款之规定，判决如下： 一、限被告琼海信达置业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告张某支付逾期交房违约金7585元。 二、驳回原告张某的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费276元，由原告张某承担166元，被告琼海信达置业有限公司承担110元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于海南省第一中级人民法院。 审 判 长 祁永芳 审 判 员 陈宏友 审 判 员 周英俊 二〇一八年六月二十六日 法官助理 李昌琴 书 记 员 黄鹏飞 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国合同法》 第五条当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生 的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。