广西壮族自治区北海市海城区人民法院 民 事 判 决 书 （2017）桂0502民初3202号 原告：廖某某，男，汉族，1967年1月13日出生，住所地：广西北海市海城区。 委托代理人：李某，广西某某川律师事务所律师。 被告：北海市某某房地产开发有限公司，住所地：北海市。 法定代表人：温某某。 原告廖某某诉被告北海市某某房地产开发有限公司（简称某某公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年9月14日受理后，依法适用简易程序进行审理，于2017年11月6日公开开庭进行了审理，原告廖某某的委托代理人李某到庭参加诉讼。被告北海市某某房地产开发有限公司经本院依法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告廖某某向本院提出如下诉求：1、请求人民法院判令被告向原告支付“某某家园”二期工程超期及误工损失费（2015.11.24协调会双方确认数额699064.91元，该数额含有超期管理费、外墙脚手架租赁费、塔吊租赁费、施工电梯租赁费）4392820.31元、借款利息427500元，二项合计4820320.31元；2、本案的一切诉讼费用全部由被告承担。本案在审理过程中发现并向原告释明：原告主张的超期及误工损失费、借款利息分别属于建设工程施工合同纠纷及借款合同纠纷，属于不同的法律关系，原告只能选择其中一个法律关系进行诉讼。原告选择建设工程施工合同纠纷进行诉讼并撤回借款利息427500元的诉讼请求。 事实与理由如下：位于北海市昆明路以东的某某家园**是被告建设的房地产项目，2014年10月10日，经原被告双方友好协商，双方签订了《建设工程施工劳务合同》，其中约定被告建设的某某家园二期工程建筑面积约53978.21平方米施工由原告负责向被告提供（各专业）劳务队组包工，提供施工过程所需的除被告方提供材料以外的所有建筑用材料和施工机械，负责除被告提供的临时设施外的生活临时设施与管理，工期为395天（约15个月）。并约定若被告的原因造成超期限，被告负责对超过部分时间的外钢管架、机械的租赁费用和管理人员费用，机械、外钢管架的超期租赁费用：机械按实际租赁单价×超期总天数；外钢管架按超期单栋总建筑面积×0.1元/天×超期总天数；管理费按实际发生计算。 合同签订后，原告按合同约定组织了具有专业技术的民工向被告提供了劳务服务，并与北海缘源商贸有限公司签订了《设备租赁合同》，以每月13500元的租金租用其5610型号的塔吊、每月16000元的租金租用其6010型号的塔吊交给工地使用，租期为15个月，与项目的建设工期一样；以每月30000元的租金租用了三台（每台租金10000元/月）施工电梯交给工地使用，租期为8个月，这个租期可满足项目竣工的需要；与邹先勇签订了《脚手架搭设承包合同》，将2#、3#楼的建筑外墙及电梯等脚手架的安装、拆除等承包给邹先勇，工期为15个月，超期按建筑面积每天每平方米0.1元计算费用。所租赁的工程建设用塔吊二台也于2014年12月4日进场开始工作，1#、2#楼的施工电梯一台于2015年8月5进场开始工作，3#楼的施工电梯于2016年1月15日进场工作，3#的外钢管架于2014年12月25日开始进场搭建，2#楼的外钢管架于2015年3月26日开始进场搭建，完全履行自己在合同中所约定的义务。但被告由于资金紧张，不能按时支付工程款及建筑材料款，严重影响了工程的施工进度，致使工程至今还未能竣工，造成其所建设的工程不能按合同约定在规定的395天时间内完成，造成原告所租用的塔吊、施工电梯、外钢管架不能按租赁合同约定的时间归还出租方，租用的二台塔吊于2017年3月31日才归还，共超期12.9个月；3#楼的施工电梯于2017年3月31日归还，共超期6个月17天；1#、2#楼的施工电梯由于被告的原因至今没法归还，截止2017年9月10日共超期17个月6天；2#楼外钢管架截止2017年8月31日共超期达434天，3#楼外钢管架截止2017年8月31日共超期526天。被告的违约行为，造成了原告为了履行劳务合同的义务所租赁的机械、外钢管架严重超出了租赁期限，不但要支付超期的机械、外钢管架的租赁费，还有承担额外的管理费用等。根据合同的约定，超期的机械、外钢管架的租赁费及额外的管理费用等是要由被告负责的。于是，原被告双方曾于2015年11月24日就此前施工过程中停工的机械停滞费、管理人员和机械操作指挥人员工作损失等停工赔偿召开了协调会，并就停工赔偿问题达成了共识，对此前的停工损失进行了核算，被告同意赔偿原告塔吊等在施工过程中的停工损失699064.91元；2016年7月25日，原告又按上次协调会《会议纪要》所达成的共识，对2016年5、6、7月三个月施工过程中因被告原因停工造成原告所租赁的塔吊、电梯等损失进行了核算交给被告确认，2016年5、6、7月三个月施工过程中因被告原因致使工地停工所造成原告所租赁的塔吊、施工电梯等的损失为774447元。原被告双方于2015年11月24日及2015年7月25日确认的塔吊（停工7.9个月）、施工电梯（停工7.2个月）在施工过程中的停工损失，仅仅是超工期损失的一部分。原告所租用的2#、3#楼塔吊共二台，租期从2014年12月4日起至2015年8月3日止共8个月，但由于被告的原因，工程一直拖延不能完工，致使塔吊于2017年3月31日才归还出租方，共超期了12.9个月，扣除2015年11月24日及2016年7月25日双方已达成的7.9个月的赔偿，被告还应赔偿原告塔吊延期5个月147500元【5个月×（13500元+16000元）】的超期损失费；施工电梯共租用三台，1#、2#楼的施工电梯二台租期从2015年8月5日起至2016年4月4日止共8个月，但由于被告的原因，工程一直拖延不能完工，致使施工电梯于2017年9月10日都不能归还出租方，共超期了17.2个月，扣除2015年11月24日及2016年7月25日双方已达成的7.3个月停工赔偿，被告还应赔偿原告施工电梯超期9.9个月198000元（9.9个月×10000元×2台）的超期损失费；3#楼的施工电梯一台，租期从2016年1月15日起至2016年9月14日止8个月，但由于被告的原因，工程一直拖延不能完工，致使施工电梯于2017年3月31日才归还出租方，共延期了6.56个，被告还应赔偿原告施工电梯65600元的超期损失费。超期管理费，管理人员从2014年11月1日进场至2016年11月22日止总工期为24个月22天，扣除合同期15个月，扣除施工过程中双方已核算的停工赔偿（2015年12月10日核定5.2个月和2016年7月25日核定2.7个月），实际超期1.8个月，根据双方核定每月的管理费为36900元，被告还应支付原告超期管理费为66420元。外钢管架超期部分：2#楼建筑面积为21910平方米的外钢管架的合同期从2015年3月26日开工之日起至2016年6月25日结束，由于被告的原因至今未能拆除，截止2017年8月31日被告要求拆除之日，共超期434天，每天按0.1元/平方米计算超期费，被告应支付950894元超期费；3#建筑面积为28344平方米的外钢管架的合同期从2014年12月25日开工之日起至2016年3月24日结束，由于被告的原因至今未能拆除，截止2017年8月31日被告要求拆除之日，共超期526天，每天按0.1元每平方米计超期费，被告应支付1490894.4元超期费。以上施工过程中停工费及租赁设施超期费、超期管理费合计4392820.31元。上述超期费用，原告曾多次要求被告向原告支付，但被告总是以种种理由拖延，原告遂向本院提起诉讼，提出上述诉求。 被告北海市某某房地产开发有限公司未到庭参加诉讼，未作书面答辩，亦未提交证据。 经审理查明：2014年10月10日，原告廖某某（乙方）与被告北海市某某房地产开发有限公司（甲方）签订《建设工程施工劳务合同》（以下简称《劳务合同》），约定甲方将位于北海市昆明路以东某某家园二期1#、2#、3#楼工程总建筑面积约53978.21平方米的项目施工劳务部分发包给乙方承包。 第二条劳务承包方式第二款约定：乙方提供（各专业）劳务队组包工，包除甲供材料以外的所有建筑用材料（含附材）和施工机械（工具）、包材料损耗、包质量、包工期…负责除甲方提供的临时设施外的生活临时设施的建设与管理，乙方必须有劳务公司并负责支付劳务管理费。该项目用于生产及工人生活的水电费由乙方负责。 第三条承包范围约定：1、乙方承包某某家园二期2#、3#楼工程项目的地下室及工程土建主体（含初级装修）工程…3、不属承包的分项工程为：土方开挖及回填工程、防水工程、水电防雷安装工程、消防工程、电梯安装工程、通风安装工程、铝合金制作安装工程、楼梯（阳台）栏杆制作安装工程、防火（盗）入户门安装工程、不锈钢制作安装工程、排烟道制作安装工程、外墙涂料、发电设备安装工程、小区规划路面排污管网及化粪池环境工程等项目。 第四条乙方承包工作内容及要求第（二）款各分项工程要求约定：1、建筑工程机械：…（1）垂直运输：2#、3#楼工程各配置1台塔式起重机（型号：QT5513/QT6012）;人货施工电梯4台。设备基础施工、机械安装工程（安装方案、拆除方案、安装、报验、操作、维修、保养、拆除等）由乙方负责…6、钢管内、外脚手架工程：…（1）内外脚手架人工及材料均由乙方负责（钢管、扣件、0.01平方米≥2000目密目式安全网、每个施工段分色带、工字钢、钢线绳、卡扣、钢丝环、竹排、预埋件、模板及配件），钢管搭设及材料应符合国家规范要求，并有合格证和检验报告，搭设人员必须持证上岗；（2）若甲方原因造成超期限，甲方负责超过部分时间的外钢管架、机械的租赁费用和管理人员费用，机械、外钢管架的超期租赁费用；机械按实际租赁单价×超期总天数；外钢管架按超期单栋总建筑面积×0.1元/天×超期总天数；管理费按实际发生计算。若由于甲方的进度款不及时付给乙方，所造成的停工（不可抗力除外），责任由甲方承担等内容；第五条合同工期约定，合同工期暂定工期为395天。开工日期按土方开挖之日算起,工期类推；工期时间节点按甲方项目经理于工程开工前制定的施工进度计划表和每月计划执行。 第十一条甲、乙双方责任和义务约定，甲方进度款未能按时（审核确认后）给乙方支付进度款时，乙方不得以此作为延误工期的理由，但甲方亦须保证施工班组人员的基本生活费，且甲方拖欠乙方的进度款额度不能超过双方确认的数额的50%，且拖欠时间不能超过一个月，否则由此造成乙方的损失由甲方负责赔偿。 因甲方原因造成工程连续停工七天以上时，由乙方申报签证，甲方项目经理和公司主管领导签字并公司盖章，签字认可顺延工期。如停工超过15天，乙方有权暂时撤走工人，对已完工且质量符合约定标准的工程予以全部结算，造成乙方损失由甲方负责赔偿（包括工程内施工用机械的租金、周转材停置费和乙方人员的误工费按50/天/人计算）；第十五条其他约定，因违反合同约定而产生的诉讼相关费用，由违约方赔偿给对方等内容。 2014年11月14日，原告廖某某（发包方、甲方）与案外人邹先勇（承包方、乙方）签订《脚手架搭设承包合同》，约定甲方将位于北海市海角路以南、昆明路以东某某家园二期工地所有建筑外墙及电梯的脚手架安装、拆除、挂拆安全网、竹排铺设（包工包料），工字钢卸料平台搭设及预埋件的预埋割除，工地所有临边围护安全通道及防护棚的塔设，满堂架钢管及扣件发包给乙方；承包单价及工期约定，正负零以上按建筑面积算51元每平方米，地下室内外架按建筑面积算20元每平方米，工期为15个月，超期按建筑面积每天每平方米0.1元等内容。 原告租用的3#外钢管脚手架于2014年12月25日进场并开始起算租金，租期为15个月，租期届满日期为2016年3月24日。因被告原因租期届满后未能拆除，原告主张3#楼手脚架使用的建筑面积为28344平方米，直至2017年8月31日被告要求拆除之日共超期526天。 原告租用的2#外钢管脚手架于2015年3月26日进场并开始起算租金，租期为15个月，租期届满日期为2016年6月25日。因被告原因租期届满后未能拆除，原告主张2#楼手脚架使用的建筑面积为21910平方米，直至2017年8月31日被告要求拆除之日共超期434天。 2014年12月19日，原告廖某某（承租方、乙方）与案外人北海缘源商贸有限公司（出租方、甲方）签订《设备租赁合同》，约定甲方将2台塔式起重机（型号：5610/6010）出租给乙方用于北海市昆明路群和市场斜对面某某家园小区工地建设使用。租赁期限及记租时间约定，两台塔吊于2014年12月2日安装、调试完毕，两台塔吊的起租时间都从2014年12月4日开始计算租金，司机工资从实际进场时间之日开始计算。塔式起重机的租用期限暂定8个月，如使用不足8个月则按8个月收取，如乙方需要延长使用期限，应提前15天通知甲方办理续租手续，超出部分不足半个月的按半个月计算，超出半个月的按整月计算；租赁费约定，型号5610一台塔式起重机租金为13500元，不含操作人员的工资，甲方按月收取租金。型号6010一台塔式起重机租金为人民币每月16000元，不含操作人员的工资，甲方按月收取租金。两台塔式起重机每月共计租金人民币29500元整；进出场费约定，每台塔式起重机的进出场费为30000元整，两台塔式起重机进出场费共计60000元整等内容。 上述两台塔吊于2014年12月4日进场并开始起算租金，合同约定租期为8个月，原告主张后为适应工程建设要求，改为15个月的租期，因此，租期截止日期为2016年3月3日。北海缘源商贸有限公司于2017年3月31日出具《收条》一份主要证实上述两台塔吊于2017年3月31日归还，共超期12.9个月。 2015年7月31日，原告廖某某（承租方、乙方）与案外人北海缘源商贸有限公司（出租方、甲方）签订《设备租赁合同》，约定甲方将2台施工升降机（型号：SC200/200）出租给乙方用于北海市昆明路群和市场斜对面某某家园小区工地建设使用。租用期限暂定为8个月，如乙方需要延长使用期限应提前15天通知甲方办理续租手续，超出部分不足半个月的按半个月计算，超出半个月的按整月计算;租赁费约定，一台施工升降机租金为人民币10000元整每月，不含操作人员的工资。两台施工升降机每月共计租金合计20000元整；进出场费约定，每台施工升降机的进出场费是18000元，两台施工升降机进出场费合计36000元。 2015年8月4日，上述出租方北海缘源商贸有限公司和承租方廖某某签订《施工电梯启用单》，载明：“现项目1#、2#施工电梯已安装调试完毕并自检合格，于2015年8月4日交付项目正常使用，两台施工电梯的租金从2015年8月5日开始计算收取”等内容。 上述两台施工电梯于2015年8月5日进场并开始起算租金，租金为10000元/台，租期为8个月，租期截止日期为2016年4月4日。北海缘源商贸有限公司于2017年9月10日出具《收条》一份，主要载明上述两台施工电梯于2017年9月10日归还，共超期17.2个月。 2015年11月24日，原告廖某某（劳务方）、被告某某公司（建设方）以及案外人广西某某中天工程咨询有限公司（监理方）三方达成《关于某某家园二期停工损失赔偿的会议纪要》，主要载明某某家园二期项目由于甲方资金方面的原因，2#楼、3#楼从3月13日开始不能正常施工，局部工作面停工至今达5个月左右的时间，造成施工人员误工、已经安装好的模板经日晒雨淋而损坏，租赁的机械、钢管脚手架停滞不用，现劳务方递交工程联系函要求赔偿，为了尽快能复工，经三方召开协调会议达成如下赔偿约定：…三、停工人工误工费：1.5、6月份按照每人每天30元，5月6日至6月8日为34天，人数为110人，共计112200元；2、8月份按照每人每天50元误工费，8月15日至31日为17天，人数为110人，共计93500元；四、管理人员工资：1.3、4月份为15天；2.5月6日至6月8日为34天；3.8月15日至31日为17天；4.9、10、11月为3个月，上述月份管理人员工资共131622.30元；木工班工资8月以前按7000元/月计，共计51天，9、10、11月木工带班费不计算，共计11900元；五、机械租赁费：1、塔吊租赁费为：3号楼1台塔吊16000元/月，2号楼1台塔吊13500元/月，赔偿时间为（1）.3、4月份为15天；（2）.5月6日至6月8日为34天；（3）.8月15日至31日为17天；4.9、10、11月为3个月，在此期间上述赔偿费用合计153400元；2、施工升降机租赁费为：每台100**元/月，共两台，赔偿时间为：（1）.8月15日至31日为17天；（2）.9、10、11月为3个月，该赔偿费用合计为71333.33元；六、2#、3#楼外钢管脚手架超出约定租赁合同期15个月后，增加的租赁费由建设方负责，但由于劳务方原因在后续施工中耽误误工期的除外（注：2#楼外架搭设起点2015年3月26日、3#楼外架搭设起点2014年12月25日）。以上总赔偿金额为699064.91元。 2016年1月13日，原告廖某某（承租方）与案外人北海缘源商贸有限公司（出租方）签订《施工电梯租赁补充协议书》，约定因北海市某某家园小区项目施工需要，经双方协商同意2016年1月13日之前增加同型号施工电梯1台、准时进场安装调试，出租方必须保证在2016年1月15日施工电梯能正常投入使用，此台施工电梯的进出场费、租金、人工费与2015年7月31日出租方和承租方签订设备租赁合同的单价和内容一致并享有同等义务和法律效益等内容。 2016年1月14日，上述出租方和承租方签订《施工电梯启用单》，载明：“项目3#施工电梯已安装调试完毕并自检合格，于2016年1月14日交付项目正常使用，施工电梯的租金从2016年1月15日开始计算收取”等内容。 上述施工电梯于2016年1月15日进场并开始起算租金，租金为10000元/台，租期为8个月，租期届满日期为2016年9月14日。北海缘源商贸有限公司于2017年3月31日出具《收条》一份主要证实上述施工电梯已于2017年3月31日归还，共超期6.56个月。 2016年7月25日，原告廖某某与被告某某公司签订《停工所产生的费用单》，对因2016年5、6、7月份整个工地停工，劳务方所产生的费用进行了约定，确认被告应支付原告工人劳务费、塔吊租赁费、电梯费、管理人员生活费、模板费共计774447元。并由王合娟签字并注明“建设成控部对上述费用作核算。按上次标准核算。”原告主张被告某某公司的实际管理者是王合娟，因此由王合娟签字确认。 2016年11月21日，原告向被告出具《工程联系函》，被告某某公司要求各班组解散、外架、塔吊和施工电梯顺延。原告主张塔吊、施工电梯、脚手架已有部分拆除，但没有证据证实，被告是口头通知拆除的，未拆除部分是按照被告的要求在工地继续使用。 2017年7月4日，江西建工第四建筑有限责任公司广西分公司出具《某某家园二期项目情况说明》，载明：某某家园二期项目2#、3#楼廖某某及水电劳务班组已完工程情况和劳务支付情况。2#、3#工程主体混凝土结构基本完成，2#、3#总建筑面积为53206平方米，已完工外脚手架搭设面积51217平方米，我公司某某家园二期项目部支付廖某某及水电劳务班组劳务工资共计人民币13990000元。原告主张江西建工第四建筑有限责任公司广西分公司是案渉工程的承包方，但是没有证据证实。原告主张案渉工程已经封顶了，现在处于停工状态，并且被告对双方协商的超期及误工费用没有进行过赔付。 本院认为：原告廖某某与被告北海市某某房地产开发有限公司于2014年10月10日签订的《建设工程施工劳务合同》、是双方当事人的真实意思表示，没有违反法律法规的强制性规定，是合法有效的合同。根据《建设工程施工劳务合同》“…若甲方原因造成超期限，甲方负责超过部分时间的外钢管架、机械的租赁费用和管理人员费用，机械、外钢管架的超期租赁费用；机械按实际租赁单价×超期总天数；外钢管架按超期单栋总建筑面积×0.1元/天×超期总天数；管理费按实际发生计算。”的约定可知，由被告负责对超期部分的施工电梯、塔吊租赁费、外钢管架租赁费和管理费。从本案所查明的事实可知： 原被告双方于2015年11月24日达成《关于某某家园二期停工损失赔偿的会议纪要》，明确了塔吊在2015年3月至11月期间停工期为5.2个月。两台施工电梯从2015年8月15日至11月30日的停工期为3.57个月。该份会议纪要明确了原告的停工损失为699064.91元。 另双方于2016年7月25日达成的《停工所产生的费用单》中明确了塔吊在2016年5月5日至7月24日期间停工期为2.7个月。两台施工电梯从2016年4月2日至7月23日期间停工期为3.7个月。该份清单明确原告的停工损失为774447元。 1、原告租用的2#、3#5610塔吊（13500元/月）和6010塔吊（16000元/月）于2014年12月4日进场并开始起算租金，租期为8个月，租期截止日期为2015年8月3日，原告主张后为适应工程建设要求，改为15个月的租期，因此，租期截止日期为2016年3月3日。上述两台塔吊于2017年3月31日归还，实际超期12.9个月。扣除原被告双方已达成7.9个月赔偿，原告还有5个月未得到赔偿，则该项损失合计为147500元（29500元/月×5个月=147500元）； 2、原告租用的1#、2#施工电梯各一台于2015年8月5日进场并开始起算租金，租金为10000元/台，租期为8个月，租期截止日期为2016年4月4日，直至2017年9月10日归还，共超期17.2个月。扣除原告双方已达成赔偿损失的7.3个月，还有9.9个月。 原告租用的3#施工电梯于2016年1月15日进场并开始起算租金，租金为10000元/台，租期为8个月，租期届满日期为2016年9月14日，上述施工电梯于2017年3月31日归还，共超期6.56个月。 综上，原告该项租用施工电梯的损失为263600元（20000元/月×9.9个月+10000元/月×6.56个月=263600元） 3、原告租用的3#外钢管脚手架于2014年12月25日进场并开始起算租金，租期为15个月，租期届满日期为2016年3月24日。因被告原因租期届满后未能拆除，原告主张3#楼手脚架使用的建筑面积为28344平方米，直至2017年8月31日被告要求拆除之日共超期526天。 原告租用的2#外钢管脚手架于2015年3月26日进场并开始起算租金，租期为15个月，租期届满日期为2016年6月25日。因被告原因租期届满后未能拆除，原告主张2#楼手脚架使用的建筑面积为21910平方米，直至2017年8月31日被告要求拆除之日共超期434天。 综上，原告该项租用手脚架的损失为2441788.4元（0.1元/平方米/天×28344平方米×526天+0.1元/平方米/天×21910平方米×434天=2441788.4元） 原告主张超期管理费按照原被告双方在《某某家园二期停工赔偿签证核定表》第9、10项所核定的每月管理费为36900元计算，本院认为，该超期管理费在该《某某家园二期停工赔偿签证核定表》中并未明确约定每月的管理费数额，且原告亦未能提供其他相应的证据予以佐证，因此，对该项诉讼请求，本院不予支持。 综上，原告损失合计为（699064.91元+774447元+147500元+263600元+2441788.4元=4326400.31元） 综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百八十四条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条第一款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定判决如下： 一、被告北海市某某房地产开发有限公司支付“某某家园”二期工程超期管理费、塔吊租赁费、施工电梯租赁费、外墙脚手架租赁费共计4326400.31元给原告廖某某； 二、驳回原告廖某某其他的诉讼请求。 案件受理费44838元，减半收取22419元，由被告北海市某某房地产开发有限公司承担14523元，原告廖某某承担7896元（上述费用已由原告向法院预交，由被告在履行上述义务时一并返还给原告）。 上述债务，义务人应于本案判决发生法律效力之日起十日内履行完毕，逾期则应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限的最后一日起二年内向本院申请执行。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院或广西壮族自治区北海市中级人民法院递交上诉状，按对方当事人人数提交副本，上诉于广西壮族自治区北海市中级人民法院，并于递交上诉状之日起至上诉期限届满后7日内预交上诉费用44838元（收款单位：广西壮族自治区北海市中级人民法院，账号：455060600018120098416，开户银行：交通银行北海分行北部湾东路支行）。逾期不交也不提出缓交、减交、免交案件受理费申请的，按自动撤回上诉处理。 审 判 员 王警芳 二〇一八年六月十九日 法官助理 叶秀贤 书 记 员 杨励坚