辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）辽01民终13740号上诉人（原审被告）：沈阳银海机械设备制造有限公司，住所地沈阳市沈河区。法定代表人:孙海龙，该公司总经理。委托诉讼代理人:邢阔、刘禹，北京大成(沈阳)律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：沈阳输送机械制造有限公司，住所地沈阳市沈河区。法定代表人:周昊，该公司总经理委托诉讼代理人:姚雪，辽宁卓政律师事务所律师。委托诉讼代理人:张站强，辽宁卓政律师事务所实习律师。上诉人沈阳银海机械设备制造有限公司因与被上诉人沈阳输送机械制造有限公司买卖合同纠纷一案，不服沈阳市沈河区人民法院（2020）辽0103民初7965号民事判决，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，对本案进行了审理。本案现已审理终结。上诉人上诉请求：1、请求贵院依法撤销沈阳市沈河区人民法院（2020）辽0103民初7965号民事判决书，并依法改判或发回重审；2、请求贵院依法判决由被上诉人承担本案一审及二审的全部诉讼费用。事实与理由：一、本案被上诉人履行合同过程中供货时间远超过主合同约定时间且系属拒不供货，依法应承担违约责任，相关违约金应当从货款中予以扣除；被上诉人未按合同约定履行发货义务，存在严重的延迟交货违约行为。上诉人曾于2018年9月29日、2018年10月7日、2018年10月16日、2018年10月19日、2018年11月21日曾多次发函上诉人，通知上诉人履行合同约定的发货义务，但上诉人未按约履行。后期虽然签订了发货协议，对发货时间时行重新约定，但被上诉人的违约行为早已发生，其违约行为对上诉人造成的严重后果及损失等已经产生，依法应当承担赔偿责任。上诉人为避免更大损失的发生，促使被上诉人交付货物，无奈之下签订该发货协议，该协议明显不是上诉人的真实意思表示。另外，该协议内容也充分体现出被上诉人拒不发货并要挟上诉人的意思表示，该协议不应作为被上诉人免责依据。被上诉人履行合同中存在严重的延迟交货的违约行为，自上诉人通知发货日起延迟交货达49天之多，对上诉人及业主造成较大经济损失，应当依法承担违约责任。合同中明确约定逾期交货的违约责任，即每延迟一天，被上诉人须承担合同总金额3%的违约金，违约金数额已超过其本诉主张的货款金额，上诉人不应承担给付货款义务。二、本案被上诉人所供应产品至今尚未验收且存在严重产品质量问题，上诉人依法依约不应承担继续给付货款责任，同时，对于上诉人维修该产品所产生的费用应当由被上诉人承担并从货款中予以扣除；首先，被上诉人所交付的产品存在诸多质量问题，如入水车、出水车、过跨车、回框动力车、回框输送车等各处机械部位频繁出现脱轨、卡阻、掉框，导致吊框变形、出入水车车体变形、出入水提升油缸4次轴杆断；编组线链板尺寸错误后经改进后部分链板变形，螺丝频繁脱落，整条链板卡死变形。所有冲压部分，冲压后未补漆，上锈严重，造成炭块中杂质含量变高，影响碳块质量;漫反射限位假信号造成设备停机或脱轨；出水车、入水车、过跨车信号感应不到多次出现停机；液压管质量差经常渗漏；翻水装置基座设计单薄开裂等，经统计新项目投产至今冷却系统累计故障次数2145次、故障时间1980小时、导致排废6835吨，直接经济损失220万元。对此，上诉人提供了情况说明两份及故障统计表、照片等证据足以证明。原审法院未予认定属认定事实有误。因被上诉人所交付的设备存在严重质量问题，造成上诉人及业主重大经济损失。并且该设备至今未能通过验收，业主因此也未向上诉人履行付款义务。被上诉人的上述违约行为所造成的损失已超过其所主张的未付款金额，依法无权要求上诉人履行付款义务。第二、因被上诉人产品存在严重质量问题，同时被上诉人又不能予以及时妥善解决，造成上诉人及业主严重经济损失。为避免损失的进一步扩大，上诉人只能自行对部分质量问题予维修解决。对于因被上诉人产品质量所发生的差旅费用11222.50元，维修费95303元，均系上诉人直接发生的费用且已提供相应证据予以支持，该费用应当由被上诉人承担。三、本案上诉人曾支付1552.5元及垫付的款项8400元，应当从被上诉人请求的货款中予以扣除；上诉人在履行本案合同过程中曾向被上诉人支付过款1552.5元及垫付款项8400元，上述款项应当从被上诉人的货款中予以扣除，一审法院未予认定，属认定事实有误。综上所述，请求二审法院依法支持上诉人的上诉请求，以维护上诉人之合法权益。被上诉人辩称：一、被上诉人与上诉人签订的两份《工矿产品购销合同》、《技术协议书》、《发货协议书》、《补充协议书》等均系双方真实意思表示，合法有效。被上诉人已按照约定履行了合同义务，上诉人拒绝支付货款，已构成严重违约。上诉人与被上诉人分别于2018年3月21日、2018年7月2日，签订两份《工矿产品购销合同》，由于上诉人厂房基建工程未完工，造成被上诉人无法正常交货。为了配合上诉人的厂房建设进度和生产的需要，双方于2018年11月22日签订《发货协议》，确定2019年1月10日前设备安装完毕。被上诉人按照协议的约定，于2019年1月5日将设备安装完毕，并投入使用，但上诉人迟迟未按照合同约定支付货款。被上诉人多次向上诉人催要货款和质保金，上诉人以各种理由恶意拖欠。直至本案被上诉人提起诉讼后，上诉人以对机器设备申请鉴定为理由，在确定鉴定机构后，拒绝支付鉴定费，恶意拖延诉讼进程，给被上诉人造成了巨大损失。二、被上诉人交付的设备符合国家质量标准，且已经过质保期，上诉人应按照合同约定支付相应的质保金。自2019年1月5日被上诉人将设备安装完毕，设备一直处于运行之中，现已经过多年，上诉人从未就质量问题提出过任何异议。被上诉人为上诉人供应的设备仅为成品输送机、废品输送机。上诉人在《民事上诉状》中，称“入水车、出水车、过跨车、回框动力车、回框输送车等各处机械部位频繁出现脱轨、卡阻、掉框，导致吊框变形、出入水车车体变形、出入水提升油缸4次轴杆断；漫反射限位假信号造成设备停机或脱轨；出水车、入水车、过跨车信号感应不到多次出现停机；液压管质量差经常渗漏；翻水装置基座设计单薄开裂”并非被上诉人提供的设备出现问题，应由上述设备供应商承担相应责任，与被上诉人无关。被上诉人交付的设备符合国家质量标准，上诉人从未反馈存在质量问题，并且一审中被上诉人同意以鉴定机构出具的鉴定意见确认设备质量。上诉人提交鉴定申请、经技术处摇号后，最终放弃质量鉴定，足以证明上诉人认可被上诉人提供的输送设备质量符合国家标准。现质保期已经过，上诉人应按照合同约定支付相应的质保金。三、一审判决已将上诉人支付的1,552.5元货款进行扣除，确定的货款金额准确无误。2018年12月11日,上诉人通过韩亚银行（中国）有限公司转账给被上诉人的1,552.5元。一审庭审中，被上诉人认可已收到该笔货款，并记载在笔录中。故一审判决中，已经对该笔款项进行扣除，判项中确定的金额无误。综上，请求人民法院驳回上诉人上诉请求，维持一审判决。原审原告向一审法院起诉请求：1、判令被告支付原告货款人民币244321.5元。二、判令被告支付原告迟延付款的利息损失暂计人民币12482.3元(损失计算方式:以174273元为基数，从2019年1月6日至2019年8月19日之前按同期中国人民银行公布的贷款基准利率计付;2019年8月20日之后按同期全国银行间同业拆借中心公布的款市场报价利率(LPR)计付至实际清偿之日止。以70048.5元为基数，从2020年1月6日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)计付至实际清偿之日止。)三、本案诉费由被告承担。一审法院认定事实：2018年3月21日，沈阳银海机械设备制造有限公司作为甲方与沈阳输送机械制造有限公司作为乙方签订《工矿产品购销合同》一份，约定：一、甲方在乙方处订购成品输送机零部件组合44.068吨，单价10900元，废品输送机零部件组合8.277吨，单价10900元，合计人民币570560.50元。设备具体明细见技术协议书，总重量以产品实际检斤为准。总价不含液压站、油缸、电控柜、电机，不含运费、现场安装。二、质量要求及技术标准、乙方对质量负责的条件和期限为，1、按国家标准质量标准执行，出具产品合格证及材质单。2、本产品及备件符合本合同及技术协议、图纸所规定的技术参数。三、关于图纸的约定，甲方所提供的图纸不代表需方对图纸中所有内容负责，甲方的责任只限于“甲方只对本合同协议中设备性能参数的描述和施工图设计的一致性负责”。乙方生产前必须进行图纸审核，合同设备实际运行参数是否达到技术协议中的要求、设备材质选择、质量控制、使用寿命等由供方负责。四、设备制造包括，设备制造，装配考虑装卸、运输方便，框式结构按片式或门式分解为适合货车装载部件，接口分类编号，由乙方在使用现场焊接或把合安装。五、项目进度控制，乙方在合同生效后3日内提供项目进度计划，并经甲方审定会签后生效，甲方按进度计划进行项目进度监督、控制及各节点验收。六、乙方产品实行三包，质保期为乙方对所提供的产品自乙方交货、甲方验收合格后，使用之日起12个月。七、验收方式由甲方按照本产品图纸、技术协议及有关质量要求进行验收，总重量以产品实际检斤为准。八、包装要求，乙方提供完整包装，应适合长途运输、多次搬运与装卸、防震、防水、防潮、防霉、防绣、防腐蚀等的坚固可靠包装，包装外部明确有收货人、收货地址、产品、型号、数量的货物标识。九、交货时间、地点和方式，合同签订后5月30日前到货或根据甲方项目现场条件通知到货时间，到货地点为山西省河津市甲方项目现场。十、运输方式及运费承担，乙方负责装车并负责运输到使用现场，乙方提供吊装工具及必要人员配合，运费由甲方承担。十一、结算方式及期限，合同签订后，甲方按合同总价30%付定金，乙方即刻安排生产，定金专款专用于本合同产品的材料采购，甲方有权监管定金使用情况，乙方生产完毕并货到甲方指定地点，经初步验收合格后，乙方提供合同总价的60%增值税（17%）专用发票，甲方按合同总价30%付货到款，安装调试验收合格后，合同设备性能考核合格，双方签署验收合格证书，乙方同时提供合同总价的40%增值税（17%）专用发票，甲方按合同总价30%付验收款，余下10%作为质保金，待质保期满且无任何质量缺陷问题后，甲方在30日内无息付清。十二、随机备品、配件数量及供应方法，按照图纸、技术协议标准，配置齐全。十三、违约责任，除不可抗力外，供方延迟交货或履行本合同其他义务的，每延迟1天需支付需方合同总金额3%的违约金，逾期交货超过30天，需方有权终止或解除本合同，供方应返还需方支付款项，并在支付上述延期违约金外，还需赔偿需方全部经济损失，（包括但不限于直接损失、间接损失、可期待利益、维权费用等）。如供方提供产品存在瑕疵或以及假充真、以次充好的，需方有权解除本协议，供方应返还需方已支付款项并向需方支付本合同总金额30%的违约金及赔偿全部损失……。十六、其他约定事项，1、乙方交货时提供技术资料，具体见技术协议。2、如出现产品质量问题，乙方及时处理并调换，并承担相应责任。3、本合同总价一经签订，不受市场波动影响。十七、附则，技术协议与合同同时生效，具有同等法律效力。2018年3月28日沈阳银海机械设备制造有限公司作为甲方与沈阳输送机械制造有限公司作为乙方达成《技术协议书》，载明：一、供货范围，成品输送机四套，设计单重11017千克，设计总重44068千克，废品输送机一套，设计单重8277千克。整机，按图加工、装配，具体以产品实际检斤为准。二、技术条件，设备用于实现电解铝碳素厂由振动成型机成型后的生阳极炭块的输送工艺过程……。三、输送设备工作原理描述……。四、技术要求，1.供货各设备均为整机制造，甲方负责提供电机、减速机，乙方负责提供其余相应的机械设备部分。输送链条组必须由专业链条生产厂家生产并提供。2.甲方负责提供配套液压油缸，在制造厂内完成样机试验，产品装配、调试。产品的设计、制造符合国家及相应相关行业标准。3.所有设备喷漆要求，设备喷砂后，喷一遍环氧富锌类红色底漆，两遍环氧沥青原浆防锈漆，主体设备颜色为RAL5015（蓝色）。表面质量、附着强度等按相关国家现行涂装标准，具体情况按图纸要求。4.在设备加工制造过程中，甲方有权派人到乙方制造厂，对合同内容产品涉及的零部件、半成品、外购件、成品等进行不定期的进度和过程质量监督、检查或现场技术指导，乙方有义务配合。检查中暴露出的问题，乙方与甲方协商解决，以不影响产品使用和安全性能为原则，根据国家有关标准、规范、设计要求、合同等相关文件进行整改，并提交书面更改单，由甲乙双方指定技术代表签字生效。5.设备制造包括设备制造、装配考虑装卸、运输方便，框式结构按片式或门式分解为适合货车装载部件，接口分类编号，由乙方在使用现场焊接或把合安装。6.防护要求，不加工的部件外部按本技术要求3设备喷漆要求保护，加工部件外表面涂抹厚油脂进行保护，不加工的部件内部进行必要清洁和刷光，并适当涂抹一层防锈油基保护层进行保护。7.乙方负责包装、运输，机架等采用裸装，其他部分采用必要的箱装或袋装。包装应适合长途汽车运输，并采取良好的防潮、防震和防锈等保护措施，确保货物安全运达使用现场。8.供货全套设备按生产进度计划，具体发货日期详见合同约定。9.设备单机在乙方现场组合、安装、调试，经甲方代表在加工厂内验收合格后，分解、包装、装箱、分类防护，运至使用现场装配、安装、单机调试后，再进行设备联调，整套系统试运行。10.乙方负责加工场内装车，并运输到使用现场用户指定位置。负责设备在使用现场的装配，并参与设备联调、整套试运行。乙方负责协助甲方对使用现场相关人员在产品使用、维护等方面的指导、技术培训。11、产品质保期为安装验收后一年，质保期内产品如出现质量问题，乙方负责到使用现场免费更换修理，人为原因除外。12.提供产品随机技术资料，包括产品重要件、关键件过程检验报告，产品出厂检验报告，产品合格证，重要外购件和特殊材料的合格证或质量证明书，装箱清单。13.乙方须保证对甲方提供的图纸等技术文件进行妥善保管，并对其保密性负责。在技术文件的使用过程中做到有效控制，不经甲方书面同意，不允许复制。甲方提供的加工、制造用图纸文件在交货时一并回收。14.未尽事宜双方协商解决。15.本协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力，双方签字后生效。2018年7月2日，沈阳银海机械设备制造有限公司作为需方与沈阳输送机械制造有限公司作为供方签订《工矿产品购销合同》，约定：一、产品名称、型号、数量、含税金额（16%）、技术指标。单价30600元减速电机三台，总额91800元、单价45650元减速电机两台，总额91300元、单价9700元减速电机五台，总额48500元、单价5100元减速电机两台，总额10200元，单价7700元减速电机一台，合计249500元。二、质量要求及技术标准、供方对质量负责的条件和期限。1.供方保证所供的产品为SEW原厂原装产品。2.按国家标准、行业标准、质量标准执行并符合需方用途，出具产品合格证及材质单。3.本产品及备件符合本合同所规定的技术参数。三、供方产品实行三包，质保期为自需方使用之日起一年或出厂后18个月。四、验收方式，需方按合同明细及本合同二中约定标准进行验收。五、包装要求，供方提供完整包装，应适合长途运输、多次搬运与装卸、防震、防水、防潮、防霉、防锈、防腐蚀等的坚固可靠包装，包装外部明确有收货人、收货地址、产品、型号、数量的货物标识。六、交货时间、地点和方式，交货时间为预付款到账后3周内，交货地点为合同明细中1.2.3项为沈阳市甲方指定地址，明细中4.5项为铁岭市甲方指定地址，交货方式为汽运。七、运输方式及运保费承担。供方汽运送货到需方指定地点，供方负担运费、装卸费及保险。供方保证将完好无损的合同货物于交货日期前发至需方指定地点，如运输途中发生货物及包装损坏，由供方负全责。八、结算方式及期限，需方于签订合同后7日内预付30%预付款后供方进行备货，货物生产完成，在供方工厂经需方验收合格后，供方开具16%全额增值税发票，收到发票后需方付65%货款，供方安排发货到需方指定地点，余下5%作为质保金，待质保期满且无任何质量缺陷问题后，甲方在30日内无息付清。九、随机备品、配件数量及供应方法为配置齐全。十、违约责任，除不可抗力外，供方延迟交货或履行本合同其他义务的，每延迟1天需支付需方合同总金额3%的违约金，逾期交货超过30天，需方有权终止或解除本合同，供方应返还需方支付款项，并在支付上述延期违约金外，还需赔偿需方全部经济损失。如供方提供产品存在瑕疵或以假充真、以次充好的，需方有权解除本协议，供方应返还需方已支付款项并向需方支付本合同总金额30%的违约金及赔偿全部损失。十一、解决合同纠纷的方式……。十二、合同签订方式……。十三、其他约定事项，1.如出现产品质量问题，供方及时调换，并承担相应责任。2.价格一次定死，不受市场波动影响。十四、本合同中双方签署的企业或个人信息、联系方式均应合法有效，如发生变更应及时书面通知对方变更备案，否则发生通知不能的后果，由责任方承担。上述合同签订后，原告沈阳输送机械制造有限公司未按合同约定发货，被告沈阳银海机械设备制造有限公司分别于2018年9月29日，10月7日，10月16日、10月19日、11月21日向原告发出《输送机发货事宜函》、《输送机发货事宜二次确认函》、《关于函件回复函》、《关于发货联络函回复函》、《关于输送机设备发货事宜函》，与原告协商发货事宜，2018年11月22日，沈阳银海机械设备制造有限公司作为甲方与沈阳输送机械制造有限公司作为乙方签订《发货协议书》，约定：1.甲乙双方商定于2018年11月26日发货到甲方指定地点，在发货前对设备货物进行称重，按先期合同确定的计价基准根据实际重量核算本合同总额。2.货物运至甲方指定地点后一周内甲方按原合同规定比例向乙方支付到货设备款。3.本设备应在2019年1月10日前安装完成，具体安装时间由甲方提前一周通知乙方，如有规定日期内仍不能进行安装的情况发生，且非乙方原因造成，则延期时间超过规定日期15日即2019年1月25日视为安装验收通过日，甲方应按合同规定向乙方支付设备安装验收通过款。4.设备质保期以设备实际安装完成日起计，质保期期限以原合同为准，其余事宜均按原合同执行，未尽事宜双方协商解决，本协议一式两份，甲乙双方各一份，作为合同附件与合同具有同等法律效力，双方签字后生效。2018年11月27日，原、被告签订《补充合同》，约定：一、原合同中“增值税税率17%”的约定，变更为“增值税税率16%”，并按照调整后的税率和结算金额进行结算，原合同按照检斤重量（实重53275千克）计价保持不变，即原合同总金额58.0698万元，税率调整后，结算金额为（含税价）57.5735万元。二、本补充合同生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。未作约定的按原合同执行。之后，原告沈阳输送机械制造有限公司履行了上述协议中约定的供货义务。被告沈阳银海机械设备制造有限公司于2018年4月10日、7月5日、8月7日、9月29日、12月份分别给付货款共计582465.50元。原告沈阳输送机械制造有限公司于2018年8月3日、11月27日、2019年3月11日分别给被告开具发票总价款为825235元。按发票价款计算，现被告尚欠原告货款242769.50元未付，其中包含合同约定的质保金。审理中，原告称2019年1月5日安装完毕被告即投入使用，被告否认，但未提出证据证明。被告提出原告所供货设备存在严重质量问题，给被告及业主造成重大经济损失，并申请鉴定，后因被告未按鉴定程序交付鉴定费而退卷。再查明，本案开庭审理后，原告沈阳输送机械制造有限公司同意按发票总价款额10%计算作为本案的质保金为82523.5元，并同意从开具最后发票之日起即2019年3月11日起计算货款利息损失和质保金起始日及质保金到期未返还的逾期利息损失。一审法院认为，根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》时间效力的若干规定，本案是民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释。本案双方签订的两份《工矿产品购销合同》和《技术协议书》、《发货协议书》、《补充合同》等是双方当事人真实意思表示，自愿达成，合法有效，双方应按合同履行各自义务。在履行合同过程中，原告未按2018年3月21日，3月27日、7月2日签订的合同、协议约定的时间供货，被告发出相关发货函后双方于2018年11月22日达成发货协议，双方对原合同约定的发货时间等重新进行了约定，应视为对原合同的内容进行了变更，双方应按发货协议约定履行各自义务，被告按原合同主张原告违约不符合合同约定和法律规定，本院不予采信。审理中，原告称安装完毕被告使用时间为2019年1月5日，被告否认，但未提出证据证明，被告应负不利后果责任。被告提出原告所供货有质量问题，并申请质量鉴定，但被告未按鉴定程序依法缴纳鉴定费用，应视为被告放弃了质量问题鉴定的申请，被告应对此负举证不能的不利后果责任。因为原告同意按发票价格总额10%计算质保金为82523.5元，并同意从开具最后的发票之日起计，即2019年3月11日计算欠付货款的利息损失和作为质保期的起始时间即质保金逾期返还的利息损失计算时间，是其真实意思表示，符合法律规定，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第七十条、第一百零七条、第一百一十三条、第一百五十七条、第一百五十八条、第一百五十九条、第一百六十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，一审法院判决如下：一、被告沈阳银海机械设备制造有限公司于本判决发生法律效力之日起给付原告沈阳输送机械制造有限公司货款160246元（货款总额825235元-已付款582465.50元-10%质保金82523.5元=160246元），并从2019年3月11日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算给付利息至实际清偿之日止；二、被告沈阳银海机械设备制造有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告沈阳输送机械制造有限公司质保金82523.5元（货款总额825235元的10%），并从2020年4月11日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算给付利息至实际清偿之日止；三、驳回原告沈阳输送机械制造有限公司其他诉讼请求。案件受理费5152元，由被告沈阳银海机械设备制造有限公司负担。本院审理查明的事实与原审法院查明的事实一致。本院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。本案中，被上诉人已按双方协议约定交付了案涉货物，上诉人应给付被上诉人案涉款项。关于上诉人提出被上诉人履行原合同违约，供货逾期并应承担违约责任的上诉主张，因双方当事人已签订补充协议重新约定了交货时间，原审法院对此已论述详尽，本院不再赘述，对上诉人的该项上诉主张本院不予采信。关于上诉人提出案涉货物存在质量问题一节，因上诉人未交纳鉴定费用，未完成举证义务，且上诉人亦未提供充分证据证明其在质保期内向被上诉人主张质量瑕疵修复，上诉人应对此承担举证不能的不利法律后果，本院对上诉人的该项上诉主张，不予采信。关于上诉人提出其曾支付1552.5元及垫付8400元款项，应在案涉货款中扣除的问题，因在本院审理过程中经核对，前述1552.5元已计算在上诉人已付款中，双方当事人对此均无异议，前述8400元系上诉人给付案涉设备实际使用人的款项，上诉人未提供充分理由说明该款项应由被上诉人承担，故本院对上诉人的前述上诉理由，亦不予支持。综上，上诉人的上诉请求不能成立，应予驳回；原审法院认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费5152元，由上诉人沈阳银海机械设备制造有限公司负担。本判决为终审判决。审 判 长 周啟星审 判 员 朱闻天审 判 员 林 红二〇二一年九月六日法官助理 刘 鹏书 记 员 张 冲本案判决所依据的相关法律《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款（一）项规定：第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定。