湖南省怀化市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）湘12民终1889号上诉人（原审被告）：湖南省晨阳置业有限责任公司，住所地湖南省怀化市鹤城区榆市路348号，统一社会信用代码914312000997457146。法定代表人：熊光云，公司总经理。委托诉讼代理人：夏辉，男，汉族，该公司员工。委托诉讼代理人：孙然，男，汉族，该公司员工。被上诉人（原审原告）：代有华，女，1980年12月21日出生，汉族，住湖南省怀化市鹤城区。上诉人湖南省晨阳置业有限责任公司（以下简称晨阳置业公司）因与被上诉人代有华商品房预售合同纠纷一案，不服湖南省怀化市鹤城区人民法院（2021）湘1202民初3172号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年8月16日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。上诉人晨阳置业公司上诉请求：1、请求依法撤销原判决第一项，并改判上诉人承担逾期交房违约金1848元而非3372元（争议金额为1524元）。2、本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。事实与理由：原审法院认定案件基本事实错误，上诉人逾期交房的天数为57天而非104天，理由如下：依据上诉人与被上诉人签订的《商品房买卖合同》约定，如遇因执行政府的政策政令或政府配套设施延续及天气导致无法正常施工的，上诉人可以据实予以延期交房。依据原审法院查明以及上诉人所提交的证据材料可知。因怀化市全面推进环境应急管理规划建设工作，怀化市环境保护局于2017年3月开展并执行《怀化市全面推进环境应急管理制度规范化建设工作事实方案》，导致碎石、砂石、岩页红砖等材料供应中断3个月，加之，因雨水天气延误施工时间7个月。按照上述合同约定，上诉人可以在约定的交房时间2017年10月30日基础上据实延期交房至2018年3月31日。而上诉人发出的告示通知业主收房的时间为2018年5月28日，被上诉人因自身原因未在2018年5月28日办理收房手续系被上诉人自身的原因所导致，并不是上诉人逾期交房。原审法院认定逾期交房起算时间为2018年2月13日有误，故逾期交房时间应为2018年4月1日至2018年5月27日，共计57天。综上所述，原审法院认定案件基本事实错误，请求二审法院能够撤销原审判决第一项，并依法改判。被上诉人代有华二审辩称，一审法院事实认定清楚、适用法律正确，上诉人的上诉请求不成立，应予驳回，请求依法维持原判。代有华向一审法院起诉请求：1、判令被告退还收房时原告支付的燃气开户费2080元；2、请求依法判令被告向原告支付自2017年10月30日起至2018年6月20日逾期235天延期交房违约金7618元；3、判令被告退还房产证代办费1280元;4、判令被告承担本案的诉讼费用。一审法院认定事实：原告与被告签订《商品房买卖合同》约定：原告购买被告开发的“晨阳家园”项目中(第3幢)商品房一套，总购房价款324210元,该商品房售价已包括供水、供电、供气、通讯等开通到户的费用;被告应当在2017年10月30日前，将本合同约定的商品房交付给原告使用，交付时该商品房必须经竣工验收合格并在当地建设主管部门备案，取得《竣工验收备案表》,遇以下情况被告可据实延期交房：（1）遭遇不可抗力，且被告在事实发生之日起30日内告知原告的,（2）因执行政府的政策政令或政府配套设施延续及天气导致无法正常施工的延期;商品房达到交付使用条件后，原、被告应办理交接手续，未达到交房条件的原告有权拒绝收房,如属被告责任延期交房超过90日且原告愿意继续合同履行的，自合同约定交房期限的第二天起至实际交付之日止，被告按日向原告支付已交付房款万分之一的违约金；原告委托被告代办所购商品房不动产权证，自己承担相关办证费用，原告亦可以自行办理所购商品房不动产权证。合同签订后，原告于2018年2月12日向被告交清了全部购房款324210元,并依约交纳了契税、物业专项维修资金和代办证服务费用1280元，后又于2020年9月9日向被告补交了房屋面积差价款7271元。原告于2018年6月20日收房。另查明，因怀化市全面推进环境应急管理规化建设工作，怀化市环境保护局于2017年3月开展并执行《怀化市全面推进环境应急管理规范化建设工作事实方案》，导致碎石、砂石、岩页红砖等材料供应中断3个月，加之，因雨水天气延误7个月的施工时间。被告于2017年9月29日对外张贴了《延期交房通知》,将延期交房的原因告知给各业主，并决定于2018年1月28日3、4号楼交房，2018年3月31日2号楼交房。2017年12月27日被告再次发出《延期交房通知》，通知称市政配套设施自来水管道、电网、燃气主管道专线铺设未能按工程进度完工，将2、3、4号楼交房时间定为2018年5月28日，被告将上述通知张贴于其售楼部。2018年5月27日，被告张贴《公示》，告知当月28号交房等相关事项。怀化市建设工程质量安全监督管理站、怀化市住房和城乡建设局、怀化市鹤城区保障性安居工程建设工作领导小组三部门出具证明，“晨阳家园”一期2、3、4栋单栋质量已通过该站验收,因二期工程未建影响办理规划验收，所以暂时不能办理竣工验收备案等造成项目没有及时备案。案涉房屋于2019年11月14日被告代办理好了不动产权证。再查明，被告开发的“晨阳家园”项目在设计施工图时未设计燃气管道安装。2017年12月6日被告与怀化新奥燃气有限公司签订《管道燃气设施配套建设合同(新户)》,2019年6月28日因部分业主就停车、燃气开户费等其他问题发生纠纷，经多部门组织协调，就燃气开户费等问题达成基本一致意见，燃气管道安装开户费按每户2080元收费标准。之后原告向被告交纳了燃气管道安装开户费2080元,被告已为原告办理好了燃气管道开户安装到户并投入了使用。一审法院认为，被告开发的“晨阳家园”项目在设计施工图时未设计燃气管道安装,这一事实在原、被告签订《商品房买卖合同》时客观存在，对于理性谨慎的一般买受人而言应为知晓，依照《中华人民共和国民法总则》第一百四十二条规定，适用“温和的客观表示主义”意思表示解释规则，该《商品房买卖合同》关于“供气”的价格收费实际上没有约定。2019年6月28日因部分业主就停车、燃气开户费等其他问题与被告发生纠纷，经多部门组织协调，就燃气开户费等问题达成基本一致意见，燃气管道安装开户费按每户2080元收费标准应视为被告就燃气管道安装开户费向原告等业主发出的要约，原告愿意向被告交纳燃气管道安装开户费2080元的行为是委托被告代为办理燃气管道安装开户的承诺,双方成立委托合同关系，现被告已为原告办理好了燃气管道开户安装到户并投入了使用，因此，原告要求被告退还燃气管道安装开户费2080元的诉讼请求没有事实和法律依据，本院不予支持。根据本案查明的事实，参照同类系列案件（2020）湘1202民初900号、（2020）湘12民终1271号生效判决结果，因怀化市环境保护局在被告房屋修建过程中执行《怀化市全面推进环境应急管理规范化建设工作实施方案》，导致碎石、砂石、岩页红砖等材料供应不足，被告发出延期交房公告，将3、4号楼的交付延期至2018年1月28日，2号楼的交付延期至2018年3月31日，该延期理由符合合同约定的条件，本院予以认定。原、被告在合同中约定交房条件为经竣工验收合格并在建设主管部门备案取得《竣工验收备案表》,怀化市建设工程质量安全鉴监督管理站、怀化市住房和城乡建设局、怀化市鹤城区保障性安居工程建设工作领导小组三部门均出具证明，认可涉案房屋交付时单栋质量及其他验收均已完成，因项目拆迁未能完成，导致项目二期无法实施，造成项目一期不能及时验收，造成项目未能备案,故被告通知原告于2018年5月28日来收房时未能取得竣工验收备案表不能归责于被告,且该涉案商品房已于2019年11月14日被告代办理好了不动产权证，虽然原告实际于2018年6月20日收房，但在被告通知原告于2018年5月28日来收房之后的迟延收房应归责于原告，且原告于2018年2月12日才向被告交清了全部购房款324210元，因此，本院认定涉案房屋逾期交房期间为2018年2月13日至2018年5月28日(逾期104天)，被告应支付原告逾期交房违约金为3372元（324210元×0.0001×104天）。原告委托被告代为办理所购商品房的不动产权证是双方意思自治的契约行为，原告向被告交付的不动产权证代办服务费用1280元是合同履行行为，且被告已经为原告所购商品房代办理好了所购商品房的不动产权证，因此，原告的“判令被告退还房产证代办费1280元”之诉讼请求没有事实和法律依据，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第一百四十二条,《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十九条、第一百二十条、第三百九十八条,《中华人民共和国民事诉讼法》第三条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告湖南省晨阳置业有限责任公司支付原告代有华逾期交房违约金3372元，于本判决生效后7日内付清；二、驳回原告代有华的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取37元，由被告湖南省晨阳置业有限责任公司负担。二审中，上诉人向本院提交（2020）湘1202民初901号、（2020）湘1202民初906民事判决书一组证据。本院组织双方当事人进行了证据交换和质证。本院认为，该生效判决书系个案裁量，且对3、4栋交房时间均延期至2018年1月28日止的事实认定一致，不能达到其证明目的，不予采信。一审查明的事实与二审查明的事实一致，本院予以确认。本院认为，因怀化市环境保护局在晨阳置业公司房屋修建过程中执行《怀化市全面推进环境应急管理规范化建设工作实施方案》，导致碎石、砂石、岩页红砖等材料供应不足，晨阳置业公司发出延期交房公告，将3、4号楼的交付延期至2018年1月28日，2号楼的交付延期至2018年3月31日，该延期理由符合合同约定的条件，应予支持。但上诉人请求在此基础上再延期的理由不能成立，本院不予支持。被上诉人所购涉案房屋所在楼栋为3栋，上诉人迟于2018年5月28日才通知被上诉人收房，其逾期交房的事实客观存在，应当承担相应的违约责任。由于被上诉人于2018年2月13日才向上诉人交清了全部购房款324210元，故一审法院认定涉案房屋逾期交房期间为2018年2月13日至2018年5月28日(逾期104天)，并无不当。综上，晨阳置业公司的上诉请求和理由均不能成立，依法不予支持。原判决认定事实清楚、适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费50元，由上诉人湖南省晨阳置业有限责任公司负担。本判决为终审判决。审判长  武春毅审判员  刘士平审判员  黄丽霞二〇二一年九月十五日书记员  龙星宇