上海市徐汇区人民法院民 事 判 决 书（2020）沪0104民初30585号原告：侯忆枫，男，汉族，住上海市黄浦区。委托诉讼代理人：王玲，上海秦兵律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘骁霄，上海秦兵律师事务所律师。被告：上海鑫泰房地产发展有限公司，住所地上海市徐汇区。法定代表人：沈际文，董事长。委托诉讼代理人：朱某，女。委托诉讼代理人：陆建润，上海汉盛律师事务所律师。原告侯忆枫与被告上海鑫泰房地产发展有限公司（以下简称鑫泰公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2020年12月21日立案受理后，依法适用简易程序，于2021年7月30日公开开庭进行审理，原告侯忆枫的委托诉讼代理人刘骁霄、被告鑫泰公司委托诉讼代理人朱某、陆建润均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。侯忆枫向本院提出诉讼请求：判令鑫泰公司向侯忆枫支付逾期交房违约金440，391.12元；（计算方式：自2019年1月1日起至实际交房之日即2020年10月11日止，共650天，按日租金5.52元／平方米，房屋实际建筑面积：122.74平方米计算）。事实与理由：双方于2016年11月13日签订《上海市商品房预售合同》，向开发商购买了位于XX路XX弄《XXX家庭（北块13#-14#楼）》XX号902室房屋，房屋建筑面积为122.77平方米，总房款为13，363，566元。双方签订《房屋装修委托合同》，该合同第六条约定：“房屋装修时间为最迟于2018年12月底完成并通知乙方接收。”但鑫泰公司逾期交付装修完成的房屋。后鑫泰公司告知侯忆枫经实测实际面积为122.74平方米，并按照该面积申请不动产权属登记。侯忆枫基于对鑫泰公司的信任，与鑫泰公司签订《上海市商品房预售合同》及《房屋装修委托合同》，《房屋装修委托合同》的附件明确了精装修的标准，该精装修标准也是鑫泰公司最终交房、侯忆枫最终收房的标准。鑫泰公司逾期交付精装修房屋，根据法律规定，应承担违约责任。故诉至法院。鑫泰公司辩称，不完全同意侯忆枫诉请。鑫泰公司已经在2019年10月29日向侯忆枫发出了接受精装修的通知，侯忆枫可以自2019年11月1日起前来接收精装修房屋，因此迟延支付逾期违约金的计算截止日期应当算至2019年10月30日而并非侯忆枫所主张的2020年10月11日。违约金标准认可鉴定报告的结论。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年11月13日，鑫泰公司作为甲方（卖方）与侯忆枫作为乙方（买方）签订《上海市商品房预售合同》（以下简称预售合同），约定乙方向甲方购买XX路XX弄XX号XX层XX室902室房屋（以下简称系争房屋）。暂测房屋建筑面积122.77平方米。每平方米房屋建筑面积单价（不包含房屋全装修价格）108，850元。根据甲方暂测的房屋建筑面积，乙方购买该房屋的总房价款13，363，566元。第十条约定，该房屋的交付必须符合下列第贰种方案所列条件：贰、取得了《住宅交付使用许可证》；甲方对该房屋设定的抵押已注销；甲方已按规定缴纳了物业维修基金；甲方承诺在2019年3月31日前办理房地产初始登记手续，取得新建商品房房地产权证（大产证），如到时不能取得商品房房地产权证（大产证），乙方有权单方面解除本合同；第十一条约定，甲方定于2018年9月30日前将该房屋交付给乙方，除不可抗力外；第十三条约定，该房屋符合本合同第十条约定的交付条件后，甲方应在交付之日前7天书面通知乙方办理交付该房屋的手续，乙方应在收到该通知之日起10天内，会同甲方对该房屋进行验收交接。房屋交付标志为发出入住通知书。附件三（该房屋建筑结构、装修及设备标准）约定了系争房屋所在楼宇的主体结构、外墙、大堂、走廊、电梯、进户门、窗、燃气、配电照明系统、供水、环保、电话、网络通讯及安防系统标准。预售合同补充条款一的第三条约定：依据本合同或与本合同相关事宜所发出的所有通知、单据等均以书面形式，并用挂号信或直接送达的方式以本合同首部所列住所发出，挂号信以投邮后（以寄出的邮戳为准）第二日视为已送达。第十二条约定：对于本合同第十二条补充如下：1、若甲方不能按照合同第十二条规定的期限交房，乙方同意给予甲方宽限期八个月，自合同第十二条约定的房屋交付日期次日开始计算，甲方在宽限期届满前具备交付条件，将符合本合同约定的房屋交付给乙方不视为甲方延期交付，乙方同意宽限期内合同继续履行，且甲方不承担违约责任。若发生不可归责于甲乙双方事由导致延期交付房屋，造成的交付延期甲方不承担违约责任，且宽限期相应顺延。2、若甲方在宽限期届满日后六个月内交房，自本条第一款约定宽限期届满日的次日起至甲方书面交房通知的交付房屋之日止，甲方按日向乙方支付其已付房价款万分之一违约金，合同继续履行，但违约金总额不超过乙方已付房款的1％……5、双方同意，关于房屋交付的约定以本条为准，甲方除承担本条约定的违约责任，不再承担其他责任。预售合同签订当日，鑫泰公司（甲方）与侯忆枫（乙方）还签订了《房屋装修委托合同》（以下简称装修合同），约定，乙方房屋竣工验收合格，并已交付使用，乙方房屋已经毛坯交付，符合装修条件，甲方免费为乙方房屋设计装修方案和施工方案；乙方授权委托甲方选择装修单位，代理乙方签订装修合同、监督施工、现场管理等；装修所涉及的设备材料由乙方委托甲方指定供应商提供；乙方委托甲方指定装修公司为乙方进行装修，相关费用由甲方承担。委托期限自合同签订之日起至房屋装修结束乙方接收之日止，房屋装修时间为最迟于2018年12月底完成并通知乙方接收。质量标准：按国家相关标准。合同价款及支付方式：按照装修设计完成装修发生的费用由甲方承担。甲方认可的设计、施工方案也视为乙方的认可。装修设备和材料详见附件，甲方可以根据工期和供应情况进行调整，但不得随意降低品牌档次。装修公司对房屋装修质量向甲方和乙方负责。装修结束后，乙方应自接到甲方通知后七日内按照合同约定和相应质量标准组织验收，办理验收移交手续，签署相关验收文件。装修公司承担的房屋装修质保期为壹年，自房屋装修交接完成或视为交接完成之日起计算。因施工质量问题导致业主或第三方人身、财产损失的，由装修单位承担赔偿责任。乙方全权授权委托甲方选定装修单位、制定施工方案，管理施工现场、监督施工进度和方案实施等。关于装修设计方案、选定装修单位、材料和设备等有关房屋装修事宜，无须再征求乙方同意和确认。由甲方代为采购的材料及设备，甲方应当采购符合国家标准规范、合格品和原厂新品，因产品本身质量问题和保修问题，由生产厂商向乙方承担责任。装修单位应当就房屋装修质量、工期向乙方承担责任，若出现装修质量或工期延误，由甲方协助乙方要求装修单位整改或赔偿。本合同与甲乙双方签订的商品房销售合同为两个独立合同。装修完成，甲方书面通知乙方接收房屋装修，乙方若不能在通知期限办理房屋装修交接或拒绝办理交接的，视为装修单位已完成房屋装修交接，房屋保管和毁损灭失风险全部由乙方承担。乙方不能以房屋装修瑕疵为由拒绝房屋装修交接。房屋装修若存在质量问题，甲方协助乙方向装修公司要求整改和索赔，由装修公司承担最高赔偿额不超过10万元赔偿责任。装修公司与乙方对房屋装修质量问题存在争议的，双方可委托第三方权威有资格鉴定单位进行鉴定，鉴定费由申请鉴定方垫付，最终由责任方或双方按责任比例承担。另外，装修合同还对精装品牌及标准进行了约定。2019年4月17日，侯忆枫登记成为系争房屋权利人，建筑面积122.74平方米。2019年10月29日，鑫泰公司向侯忆枫发送通知书，通知侯忆枫对系争房屋装修进行交接。审理中，侯忆枫表示于2019年11月1日收到上述通知书。2019年11月24日，侯忆枫对系争房屋装修进行验收，并在验收表格六中指出：1、进门开关下方墙纸空，入户鞋柜上下方门松动，入户门墙纸损伤；2、玉石不锈钢条未收边，有钉子，锈镜右边墙纸破损；3、厨房窗碰水龙头，软水管未插入地漏，设备阳台补洞，新风口离太近，厨房门关不上，装地吸，设备阳台清理；4、过道墙纸鼓包，阳角损伤，次卫淋浴房阳角未收边，开关插座松动，次卫进门门框上方未收边，空调面板松动；5、书房柜体左右侧未收边，门没装门吸弹簧，门上鼓包硬包有问题，柜体钢条当中有钉子，门把手松动；6、次卧柜体右侧未收边，硬包开关边有钉子，柜门需调整，吊顶边不平，阳台空调外机需保洁；7、主卫浴缸上方顶灯边漏缝，台盆下柜门调整，灯带线脱落，毛巾架安装不到位，衣帽间灯带脱落；8、主卧硬包有钉子，衣柜门调整，衣柜门前地板划痕，靠窗帘边吊顶涂料修补，衣柜门框有钉子；9、客厅有一块大理石业主要求更换，有裂缝，客厅阳台门框补洞；10、电动窗帘电线没收好，客厅吊顶涂料修补、收边，出风口右侧缺失，阳台插座收边；11、所有门套油漆修补。由于保洁未做，故可能有问题未看出来，等保洁后再看。审理中，侯忆枫表示2019年11月24日验房时发现系争房屋装修有很多问题，故没有收房。2020年10月11日，侯忆枫在表格六尾部复检确认单中签字。同日，侯忆枫收到系争房屋钥匙。审理中，侯忆枫原主张按照每日每平方米5.2元标准计算违约金，鑫泰公司对此并不认可，故本院根据侯忆枫的申请，委托上海百盛房地产估价有限责任公司（以下简称估价公司）对系争房屋市场租金进行评估。2021年6月2日，估价公司出具《上海市徐汇区XX路XX弄XX号902室居住房地产市场租金评估报告》（以下简称估价报告），主要内容为：本次估价价值时点确定为2019年1月1日至2020年10月11日，估价结果：2019年1月1日至2019年12月31日，租金总额240，577元，平均租金单价5.37元／平方米．天；2020年1月1日至2020年10月11日，租金总额200，091元，平均租金单价5.72元／平方米．天。合计440，668元，平均租金单价5.52元／平方米．天。为该评估，侯忆枫预付评估费22，500元。鑫泰公司对评估结果无异议。以上事实，除当事人当庭陈述外，另有预售合同、装修合同、估价报告、表格六等证据予以佐证，本院予以认定。本院认为，双方签订的预售合同、装修合同系双方真实意思表示，且内容不违反法律法规强制性规定，应属有效，双方均应恪守。首先，根据查明事实，侯忆枫在与鑫泰公司签订预售合同的当日，与鑫泰公司另行签订装修合同，约定房屋已经毛坯交付，符合装修条件。侯忆枫委托鑫泰公司进行装修，相关费用由鑫泰公司承担。房屋装修时间为最迟于2018年12月底完成并通知接收。并对精装品牌及标准进行约定。基于前述事实，侯忆枫与鑫泰公司实际已经就如下事项达成一致：系争房屋装修费用由鑫泰公司承担；精装修有品牌及相应标准；鑫泰公司应于2018年12月底前将房屋精装修完成并通知交付。综合上述情况，本院认定鑫泰公司与侯忆枫实际形成精装修房屋买卖合同关系。其次，鑫泰公司与侯忆枫签订的预售合同和装修合同对交付时间、交付标准等做了不同约定，故预售合同、装修合同系精装修房屋买卖合同关系项下的两个分别独立适用的合同。侯忆枫有权基于装修合同的约定向鑫泰公司主张相关权利。鑫泰公司实际已违反装修合同的约定，应承担相应违约责任。鉴于装修合同并未对逾期交付精装修房屋的违约责任作出明确约定，本院采纳估价报告的估价结果计算逾期交付装修房屋的损失。再次，至于逾期交付精装修房屋造成损失的期间，根据鑫泰公司提交的通知书、整付零寄交寄清单，本院认定鑫泰公司已于2019年10月29日通知侯忆枫接收房屋。而侯忆枫并未提供充足证据证明系争房屋装修因存在严重质量问题导致无法正常使用，故本院认为侯忆枫拒绝收房的理由并不充分。根据现有证据，系争房屋装修确实存在一定瑕疵，本院考虑到对于上述瑕疵进行维修确需一定期间，维修对侯忆枫正常使用系争房屋确实产生一定影响，结合已认定的鑫泰公司实际发出通知书的时间，对鑫泰公司逾期交付精装修房屋造成损失的期间在综合考量各种因素后予以酌定。并且根据合同法规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。虽然系争房屋装修存在一定瑕疵，但侯忆枫亦应在合理期间采取适当措施防止损失的扩大，而不应以此为由放任损失的扩大。综上，本院认定2019年1月1日起至2019年12月31日止作为鑫泰公司逾期交付精装修房屋造成损失的期间。故鑫泰公司应按照每日659.11元（122.74平方米×5.37元／平方米／日）的标准支付侯忆枫自2019年1月1日起至2019年12月31日止的逾期交付精装修房屋的损失240，575.15元。据此，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款以及1999年《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百一十九条的规定，判决如下：上海鑫泰房地产发展有限公司于本判决生效之日起十日内支付侯忆枫逾期交付精装修房屋造成的损失240，575.15元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取计3，761元，由上海鑫泰房地产发展有限公司负担2，454元、侯忆枫负担1，307元；评估费22，500元，由上海鑫泰房地产发展有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。审判员 杨 锋书记员 周浩然附：相关法律条文一、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。二、《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。……第一百一十九条当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。三、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。