青海省西宁市城中区人民法院民事判决书（2021）青0103民初1353号原告：义马煤业集团铁路建筑工程有限责任公司，统一社会信用代码：914112817156352966，住所地：河南省三门峡市义马市义马千秋煤矿。        法定代表人：张志辉，该公司执行董事。        委托诉讼代理人：黄桃峰，义马煤业集团铁路建筑工程有限责任公司员工。        委托诉讼代理人：李志勇，河南鸿庆律师事务所律师。        被告：青海义海生物科技有限公司，统一社会信用代码：9163330031089576X7。住所地：青海省西宁市城中区锦川大道232号。        法定代表人：苟万晓，该公司董事长。        委托诉讼代理人：王青山，青海义海生物科技有限公司副总经理。        委托诉讼代理人：方高峰，该公司员工。        原告义马煤业集团铁路建筑工程有限责任公司（以下简称义马建筑公司）与被告青海义海生物科技有限公司（以下简称义海生物公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年3月13日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。义马建筑公司的委托诉讼代理人黄桃峰、李志勇、义海生物公司的委托诉讼代理人王青山、方高峰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。        义马建筑公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告停工的人工、机械和设备租赁费998272元（截至2019年12月25日前）及后续的停工损失；2、本案的诉讼费用及原告主张债权而发生的交通、食宿等合理费用由被告承担。事实与理由：被告成立于2014年10月份，是以甲醇为主要原料，生产甲醇蛋白和酶制剂为主要产品的生物科技公司。原告自被告单位筹建开始，主要承建被告公司原材料库、配料车间、变配电站、锅炉房、制冷站、空压站、成品库、主次门卫及引线、泵房水池、提取装置车间、危险品库、罐区、办公楼安装等多项建设工程，双方签订了相应的《建设工程施工合同》，合同价款总计6170.93万元。《建设工程施工合同》签订后，原告积极组织人工、设备、机械进行施工履行合同约定的义务，截至2019年7月25日，被告向原告应付累计进度工程款3811万元，但被告公司因资金困难，实际累计已付进度工程款2307.05万元，剩余1503.95万元没有支付原告。特别是在2019年8月份，被告公司甲醇蛋白联产酶制剂项目突然停工，停止项目工程建设，被告再未向原告支付进度工程款。被告的行为已经构成根本违约，致使双方签订的所有《建设工程施工合同》不能继续履行，同时被告公司逾期付款造成大量的农民工资不能按时支付，租赁设备需要继续支付设备租赁费，使原告遭受巨大的经济损失。原告多次往返青海、河南义马之间，请求被告履行合同约定义务，支付进度工程款，但被告以资金困难等原因，长期拖欠不予支付。原告迫于无奈，为维护其自身的合法权益和企业生存的需要提起诉讼，请求法院在查明案件事实的基础上，依法支持原告的诉讼请求。        义海生物公司辩称：关于停工停产的损失，需双方对被答辩方实际发生的各项费用进行确认的甄别，现被答辩方出具的各个项目和数额，我方未参与确认和审核，为被答辩方单方面意愿，不具备合法性，我方不予认可。鉴于双方均隶属于河南能源化工集团，在征得上级公司同意后，我方本着公平、公正、实事求是的原则，按照河南能源工程管理规定，由被答辩方、监理公司和我方委托的第三方造价咨询单位多方共同参与就被答辩人分提出的停工停产的损失进行甄别、确认、核算、支付。        义马建筑公司为支持其诉讼请求，向本院提交了下列证据：一、关于青海义海生物科技甲醇蛋白联产酶制剂项目欠付我单位工程款的情况说明中停工损失计算表，证明被告因项目突然停工给原告造成的材料、人工、机械等各项损失。二、照片，证明停工后塔吊、存放在工地的剩余钢筋、方木、基础模板等材料。三、《塔式起重机租赁合同》，四、《提取装置主体工程劳务合同》，五、劳务承包人段占宾付款凭证（107000元）、身份证及其讨要剩余工程款的上访照片，六、木工班组杨红军的付款凭证（218280元）、身份证、部分工资表，七、钢筋班组陈定军付款凭证（114700元），八、2019年停工前购买方木发票（108000元），九、2019年停工前购买模板发票（179550元），十、2019年停工前购买钢筋发票，十一、签证、天车梁、变更的情况说明，十二、签证、天车梁、变更造价预算的统计及其编制依据，十三、签证工程量计算书，十四、天辆车、变更的工程量计算书，上述证据证明原告为组织施工，积极购买材料的价款，向相关劳务班组支付停工损失的事实。        义海生物公司质证认为：对以上证据基本认可。我方与原告是一个集团公司的，因停工是根据集团公司的要求，才给原告造成停工损失。        本院认为：被告对上述证据基本无异议，故对上述证据本院予以采信。        义海生物公司未提交证据。        根据当事人陈述和经审核确认的证据，本院认定事实如下：2014年10月9日，义海生物公司成立。义马建筑公司承建义海生物公司原材料库、配料车间等多项建设工程项目。后双方签订了《危险品库建设工程施工合同》等多项施工合同。在施工过程中，义马建筑公司购买了钢筋、方木、模板等建筑材料，组织人员进场施工。在施工过程中与他人签订了《塔式起重机租赁合同》，义马建筑公司租赁了塔式起重机用于施工。该租赁合同约定，由承租出租方6013型塔式起重机一台，租金每月17000元，单次进出场费17000元，司机工资每月8000元，租赁期限为塔机安装完毕开始计费，起租8个月。因案涉工程被迫停工，义马建筑公司所租赁的塔吊只在工地使用了一个半月，因此造成租赁合同未履行部分的损失199500元，其中包括六个半月的租金及司机工资计162500元【（17000元＋8000元）×6.5个月=162500元】、单次进出场费17000元、塔吊检测费3000元。在施工过程中，义马建筑公司与段占宾签订《劳务分包协议》，将案涉工程的中提取装置工程的主体结构劳务分包给段占宾，后因工程停工，义马建筑公司与段占宾进行了结算，由义马建筑公司给付段占宾劳务费475890元，后因义马建筑公司未能给付，段占宾向义马市劳动人事争议仲裁机构投诉，为此，义马建筑公司向段占宾支付了工程劳务费107000元。另义马建筑公司支付了工程中钢筋班组陈定军人工工资114700元，木工班组杨红军人工工资218280元。在工程停工后，义马建筑公司在工地留有木方10000根，价值180000元，购买的基础模板2400平方米，价值48000元，已加工完毕的钢筋32吨，每吨单价48000元含加工费1000元合计5000元，价值188800元。另在工程施工期间，义马建筑公司购买了预算及加密狗设备，价值48500元，支付两台装载机运费16000元。后义马建筑公司向义海生物公司索要因停工造成的上述损失未果，向本院提起诉讼。庭审中，义马建筑公司放弃了部分诉讼请求，其核算的损失本金为998272元。        本院认为：义海生物公司与义马建筑公司签订数份建设工程施工合同，将相关工程承包给义马建筑公司施工。合同签订后，义马建筑公司购买相关的建筑材料，组织人员进场施工，开始履行合同义务。但在履行过程中，因义海生物公司的原因致使工程停工，双方所签订相关的建设工程施工合同未能继续履行，为此义马建筑公司已向本院提起诉讼，要求解除双方所签订的相关建设工程施工合同，对此本院已作出判决并予以了解除。因本案所涉建设工程施工合同已解除，造成工程停工的责任在义海生物公司，故本案中义马建筑公司因工程停工造成的损失应由义海生物公司予以赔偿。有关义马建筑公司主张的停工损失的项目及金额，义海生物公司基本认可，故对此本院予以认定。义马建筑公司对其主张的后续停工损失及因主张债权而发生的交通、食宿等未提交证据予以证明，故对此本院不予支持。另义马建筑公司在庭审中减少诉讼标的，故本案案件受理费核算后多收取部分退还给义马建筑公司。据此，依照《中华人民共和国民法典》第五百七十七条之规定，判决如下：        被告青海义海生物科技有限公司于本判决生效后十五日内支付原告义马煤业集团铁路建筑工程有限责任公司因工程停工造成的损失998272元。        如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。        案件受理费13783元，减半收取6891.5元，由被告青海义海生物科技有限公司负担（该款原告已预交7755元，退还原告863.5元，被告承担的费用由被告随上述款项一并给付原告）。        如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于青海省西宁市中级人民法院。        审判员    史长州二〇二一年八月十日法官助理    喇晓媛书记员    魏蓉