江苏省盐城市大丰区人民法院民 事 判 决 书（2021）苏0982民初1583号原告（反诉被告）：盐城蒂雅华菲装饰有限公司，统一社会信用代码91320982MA1Y0LRE34，住所地盐城市大丰区人民北路西侧、大四河东侧欧蓓莎城市广场**商业群楼。法定代表人：刘波，该公司总经理。委托诉讼代理人：姚竹平，江苏姚竹平律师事务所律师。委托诉讼代理人：张露琪，江苏姚竹平律师事务所律师。被告（反诉原告）：陈智勇，住盐城市大丰区。委托诉讼代理人：祁丹（系陈智勇的配偶），住盐城市大丰区。原告（反诉被告）盐城蒂雅华菲装饰有限公司（以下简称蒂雅华菲公司）与被告陈智勇（反诉原告）装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年3月4日立案受理后,依法适用普通程序公开开庭进行了审理。蒂雅华菲公司的法定代表人刘波及其委托诉讼代理人姚竹平,陈智勇及其委托诉讼代理人祁丹均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。本诉原告蒂雅华菲公司向本院提出诉讼请求：判令被告支付原告装修款12436.25元，并承付该款自起诉之日起至实际履行之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息；本案诉讼费用、鉴定费用由被告承担。事实及理由：2020年4月4日，蒂雅华菲公司与陈智勇签订《装修工程施工合同》，合同约定由蒂雅华菲公司对陈智勇位于皇家御庭小区7#806室的房屋进行装修，工程总造价为10万元，在装修过程中，陈智勇不断增减项目，最终工程造价为75828元，但陈智勇仅支付了工程款62000元，剩余款项至今未能支付，故蒂雅华菲公司诉至法院，请求支持蒂雅华菲公司的诉讼请求。本诉被告陈智勇辩称，合同约定的装修款为10万元，合同价款10万元是由117970.17元乘以0.88再优惠3000元计算得来的，所以后期所有的协商都是按装修款乘以0.847计算的，故合同内的装修款应当是51715.93元（61057.78元×0.847）。合同外的增项造价为5014.98元，再加上我方承诺的管理费2000元，总装修款应为58730.91元，我方已经实际支付62000元，蒂雅华菲公司应当返还工程款3269.09元。反诉原告陈智勇向本院提出反诉请求：1.判令蒂雅华菲公司返还陈智勇多支付的装修款3269.09元及入户水电线损坏费用200元；2.判令陈智勇赔付工期延误损失15190.14元，并承担该款自起诉之日起至实际履行之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息；3.本案的反诉费用由蒂雅华菲承担。事实和理由：2020年4月4日，双方签订《装修工程实施合同》，合同约定由蒂雅华菲公司为陈智勇位于凰家御庭7#806室进行装修，约定竣工日期为2020年7月15日，但是在装修过程中，蒂雅华菲公司一直拖拉，直至十月上旬才完工。在装修过程中，陈智勇有部分增减项，通过双方协商，陈智勇补偿蒂雅华菲公司2000元。结合鉴定报告、双方的约定，陈智勇已经超付装修款3269.09元。蒂雅华菲公司损坏陈智勇进户水电线管，应当赔偿陈智勇的损失200元。反诉被告蒂雅华菲公司辩称，陈智勇没有超付工程款，故不存在返还工程款之说，陈智勇主张的水电损失也没有依据，但我方愿意赔偿陈智勇水管费用50元。对于工期延误，因为在合同履行过程中，陈智勇多次提出增减项，主要是定制需要时间，对工期产生了影响。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2020年4月4日，陈智勇（委托方、甲方）与蒂雅华菲公司（承接方、乙方）签订《房屋装修合同》，约定：“工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行凰家御庭小区7栋806号的居室装修，为保证居室装修工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。第一条：工程概况……2.单元项目施工内容：详见本合同附件（一），附件（二）居室平面图和附件（三）新房装修项目明细。3.委托方式：1）包清工方式，即甲方提供居室装修所需全部材料，乙方提供居室装修全部人工、工具及辅助器械并负责进行装修施工。2）包人工、主材和辅材。即所有装修材料以及人工均由乙方提供。4.工程开工日期：2020年4月15日，预计2020年7月15日前竣工。第二条:工程价款工程总价：人民币拾萬圆整。第三条：质量要求1.居室装修应保证建筑工程质量和房室结构安全，符合物业管理、消防、供水、供电、燃气、环境保护等有关规定和标准，严禁拆改和损坏主体及承重结构。2.居室装修不得涉及公共设施、公共空间，不得因装修影响相邻房的安全及使用环境。居室装修不得改变给排水、供电、电讯、煤气等原管线系统……5.凡由甲方自行采购的材料，材料质量由甲方自负，施工质量由乙方负责。甲方如自聘工程监理，须在单元项目工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。第四条：材料供应……2.甲方负责采购供应的材料应按时供应到现场，如延期到达，居室装修施工期顺延。材料经乙方验收后由乙方负责保管，乙方由于保管不当而造成损失由乙方负责赔偿。第五条：付款方式（注：施工人工费按百分比付款）1.合同一经签订，乙方应按合同规定的日期进入居室装修现场施工，在规定的工期进度内完成装修工作内容。甲方在乙方各单元项目竣工验收后结算支付该单元项目施工人工费……3.工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同。增减项目的价款当场结清。4.各单元项目竣工验收后及居室装修全部竣工验收7天后甲方未按本合同规定支付施工人工费的，每逾期一天按未付施工人工费额的1%支付给乙方。第六条：工程工期1.如果因乙方原因而延迟完工，每日按施工人工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。2.由甲方自行挑选的材料因质量不合格而影响工程质量和工期进度的由甲方负责，工期进度顺延。由乙方施工原因造成质量事故并造成返工，由乙方承担责任，其返工费用由乙方承担，工期不变。3.施工中如果因甲方原因要求更改施工内容而延误工期的，由甲方负责，工期进度顺延。4.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。第七条：工程验收1.工程质量验收：待各单元项目工程全部结束后及居室装修全部竣工后，乙方和甲方进行竣工验收，合格后双方办理工程结算和移交手续。2.乙方应在三天前通知甲方进行各单元工程验收及居室装修竣工验收。甲方逾期未验收则视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格……备注：在施工过程中若有项目增减另外计算，付款方式：一、合同生效付35000元，二、水电工结束付25000元，三、木工结束付25000元，四、工程安装结束付15000元”。上述合同所附的工程预算单中载明：“工程总造价为117151.17元。1.注：造价以本立项为准，增减项目另计，减项不得超过总造价5%，减项以成本价计。超限收取减项总额10%的管理费以及按照总优惠的折扣费用（优惠现金+赠送物品按成本价格折现）减项。本预算不含各类灯具”。后蒂雅华菲公司组织人力、物力进场施工。在实际施工的过程中，案涉工程存在增减项，且部分家具变更为全屋定制。施工完毕后，交付陈智勇入住使用。审理中，本院根据蒂雅华菲公司的申请委托江苏方天工程建设咨询有限公司对案涉房屋的家装装修费用进行鉴定，江苏方天工程建设咨询有限公司于2021年7月12日作出工程造价鉴定意见书，鉴定意见：工程造价为66323.51元（原工程费总价为61057.78元、后增工程费总价为5265.73元），本工程结果仅包含工程直接费和管理费，不包含税金及工程款优惠打折等其他费用。本工程有争议的项目为1.沙发后增2个插座，涉及金额约200元；2.空调排水管增加三通，涉及金额约为100元；3.洗衣机增加底柜，对该项双方说法不一致，我司无法判断实际情况。以上三个有争议的项目均未列入鉴定报表中。蒂雅华菲公司为此支付鉴定费3000元。另查明，陈智勇已向蒂雅华菲公司支付工程款62000元。蒂雅华菲公司的经营范围为建筑装饰工程施工；水电安装、广告设计、制作、代理、发布；建材（除危险化学品）、五金产品销售。本院认为，蒂雅华菲公司与陈智勇签订的《房屋装修合同》系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效，对双方当事人均具有约束力。蒂雅华菲公司已按照合同约定对案涉房屋进行装饰装修，并将案涉房屋交付陈智勇居住使用，陈智勇应当履行支付工程款的义务。关于案涉工程的工程款，1.案涉工程造价鉴定意见书系本院依法委托，程序合法，本院依法予以确认，故该部分的工程造价66323.51元应当予以计取；2.关于蒂雅华菲公司主张的全屋开关面板1440元，该异议系蒂雅华菲公司在江苏方天工程建设咨询有限公司出具征求意见稿后提出，江苏方天工程建设咨询有限公司在最终工程造价鉴定意见书中已经计取该部分费用，故该部分费用不再予以计取；3.关于蒂雅华菲公司主张的墙布损耗1322.20元，其并未能提交充分的证据予以证实，本院不予计取；4.关于蒂雅华菲公司主张沙发后增2个插座的费用100元、空调排水管增加三通的费用100元、洗衣机增加底柜的费用600元，陈智勇认可空调排水管增加三通系蒂雅华菲公司实际施工且同意向其支付100元，故该部分费用100元应当予以计取，蒂雅华菲公司主张的沙发后增2个插座的费用100元、洗衣机增加底柜的费用600元并未能提交充分的证据予以证实，该部分费用不予计取。5.关于蒂雅华菲公司主张的减项管理费5692.23元，案涉工程价款合同约定为100000元，最终合同内审定价为61057.78元，根据双方的约定，本院依法认定该部分的费用为3894.22元[（100000元-61057.78元）×10%]。综上，就案涉工程，陈智勇应向蒂雅华菲公司支付的工程款合计为70317.73元（66323.51元+100元+3894.22元），扣除陈智勇已经支付的工程款62000元，陈智勇仍应向蒂雅华菲公司支付工程款8317.73元。关于陈智勇辩称的案涉工程款应当进行打折支付，因双方并未有约定，且案涉工程存在增减项，蒂雅华菲公司对此亦不予认可，故本院对陈智勇的该辩称意见不予采信。蒂雅华菲公司主张自起诉之日即2021年3月4日起至实际给付之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息，不违反法律、行政法规的规定，本院依法予以支持。关于陈智勇的反诉请求，对于超付工程款3269.09元，根据本诉部分的认定，案涉工程不存在超付工程款的情形，本院依法不予支持；对于入户水管、电线损坏费200元，陈智勇未能提交证据予以证实，但蒂雅华菲公司认可赔偿陈智勇水管损失50元，本院依法予以支持；对于工期延误损失15190.14元，案涉工程在实际施工过程中存在增减项，且陈智勇将案涉房屋的部分家具变更为全屋定制，可见工期延误的主要责任并不在于蒂雅华菲公司，故本院对陈智勇主张的该部分费用依法不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十六条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、本诉被告陈智勇于本判决生效之日起10日内向本诉原告盐城蒂雅华菲装饰有限公司支付工程款8317.73元，并承付该款自2021年3月4日起至实际给付之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。二、驳回本诉原告盐城蒂雅华菲装饰有限公司的其他诉讼请求。三、反诉被告盐城蒂雅华菲装饰有限公司于本判决生效之日起10日内赔偿反诉原告陈智勇损失50元。四、驳回反诉原告陈智勇的其他诉讼请求。如果未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费146元，由本诉原告盐城蒂雅华菲装饰有限公司负担96元，由本诉被告陈智勇负担50元。本诉被告陈智勇于本判决生效之日起10日内将案件受理费50元汇缴至以下账户【收款单位：盐城市大丰区人民法院（诉讼费）；收款银行：中国银行大丰支行营业部；账号：62×××28】。反诉案件受理费134元，由反诉原告陈智勇负担109元，由反诉被告盐城蒂雅华菲装饰有限公司负担25元。反诉被告盐城蒂雅华菲装饰有限公司于本判决生效之日起10日内将案件受理费25元汇缴至以下账户【收款单位：盐城市大丰区人民法院（诉讼费）；收款银行：中国银行大丰支行营业部；账号：62×××77】。江苏方天工程建设咨询有限公司鉴定费3000元，由本诉原告盐城蒂雅华菲装饰有限公司负担376元、本诉被告陈智勇负担2624元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于盐城市中级人民法院。审 判 长  奚锦静人民陪审员  杨兴云人民陪审员  徐仕玲二〇二一年八月十九日法官 助理  戴青华书 记 员  王 娟附录法律条文1.《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。2.《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》法释〔2020〕25号第二十六条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理。没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。3.《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。4.《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。5.《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。