甘肃省敦煌市人民法院甘肃省敦煌市人民法院民事判决书（2021）甘0982民初1005号原告：乌鲁木齐金色燕巢装饰工程有限公司，住所地乌鲁木齐市新市区。        法定代表人：武某，系该公司董事长。        委托诉讼代理人：陆某，甘肃博匠律师事务所律师。        被告：杨某，男，汉族，现住甘肃省敦煌市。        原告乌鲁木齐金色燕巢装饰工程有限公司（以下简称金色燕巢公司）诉被告杨某装饰装修合同纠纷一案，本案于2021年5月11日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行审理。原告金色燕巢公司委托诉讼代理人陆某、被告杨某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。        金色燕巢公司向本院提出诉讼请求：l．依法判令杨某支付装修款444169元；2．依法判令杨某承担违约金200000元。以上合计644169元。事实与理由：2017年3月16日，金色燕巢公司与杨某签订宾馆装饰装修施工合同，合同约定由金色燕巢公司装修宾馆，同时约定工程项目为宾馆房间地面铺设，卫生间设计装修，承包范围、装饰装修材料费和人工费用，开工日期2017年3月16日，竣工日期2017年6月15日，合同价款、甲方责任、乙方责任、违约责任等条款，双方在合同上确认签字。合同签订后，金色燕巢公司按时履行合同并带领工人进行装修，但杨某却未按照合同约定按期给付30％装修费，金色燕巢公司多次催促要求给付装修款，但其一直推托。由于杨某不能按合同约定给付装修款，导致装修停工，不能按期完工。2017年12月16日经双方协商，杨某同意停止装修，解除合同，并于当日对完成的装修材料费及人工费进行结算，经结算装修材料费及人工费为444169元，双方在结算单上进行确认签字，杨某并承诺近期给付装修费。金色燕巢公司多次催要，但杨某未付装修款，由于杨某未按约定给付装修费，应按双方签订的宾馆装饰装修施工合同第十条第一款约定：发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额5％支付滞纳金，双方约定滞纳金实际就是违约金，违约金计算为200000元。综上所述，金色燕巢公司履行了双方签订的合同，但杨某却未按照合同约定支付材料款及人工费，其的行为已严重违反合同约定，为维护金色燕巢的合法权益不受侵犯，现依法提起诉讼。        杨某辩称：金色燕巢公司提出的诉讼请求费用不属实，双方确实于2017年签订合同，欠付金色燕巢公司的装修款事实属实，欠付工程款大概是28万元左右，对违约金不予认可。金色燕巢公司没有按期完工，双方停工以后对于已经完成部分进行确认，但是费用需要再进行核算，有些费用不实。因为金色燕巢公司工期延误，工程没有继续进行，后面又找的别人进行装修。当时给金色燕巢公司给付部分工程款及生活费，但是付款收据找不到了。金色燕巢公司的工程出现质量问题，部分墙砖脱落，给承包方说过，但是未修补。装修的酒店是承租的铁家堡村委会的，现在房屋已被收回另作他用，与铁家堡村委会的租赁合同也协商解除，用装饰装修的财产抵顶了欠付的三年租金。另外本案所装修的宾馆刚开始是杨某、刘世松、张有钰、邹正祥四人口头合伙经营，本案装修合同是刘世松、杨某与金色燕巢公司进行签订，后刘世松、张有钰、邹正祥因资金紧张退出合伙，宾馆有杨某一人进行经营，装修事宜一直由杨某负责。        当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证：        1．金色燕巢公司提交：（1）乌鲁木齐金色燕巢装饰工程有限公司营业执照复印件，拟证实其原告主体适格；（2）2017年3月16日签订宾馆装饰装修施工合同，拟证实双方就敦煌市七里镇宾馆房间地面铺设，卫生间设计装饰装修施工合同达成合法有效的协议，承包范围装饰装修材料费和人工费用，金色燕巢公司履行合同进行装修，杨某未按合同约定履行合同约定的义务的事实。杨某经质证，对以上证据的真实性均无异议，认为当时合同是刘世松签订的，杨某作为合伙人在合同上签字，对此无异议。本院对该证据关联性、合法性、真实性予以确认；        2．金色燕巢公司提交宾馆客房预算价格表、一层大堂预算价格表共计3张，拟证实签订合同预算价款为1431150元。杨某经质证，对该证据的真实性无异议，认为价格预算表仅作为参考，不能作为双方结算依据。对于预算价格表只是作为双方订立合同的参考，并非实际的结算付款依据，对该证据本院结合其他证据综合认定；        3．金色燕巢公司提交2017年12月16日材料费清单复印件3张、工人工费单据复印件1张，双方结算后，原件由杨某保管，金色燕巢公司法定代表人武某拍照留存，拟证实2017年12月16日经双方协商，停止装修解除合同，经双方结算已完成的装修材料费及人工费为444169元。杨某经质证，对该证据的真实性无异议，内容及签字均属实，认为其中部分费用需要再进行核算。本院对该证据关联性、合法性、真实性予以确认；        4．金色燕巢公司提交2020年10月拍摄宾馆现状的照片2张，拟证实合同解除后杨某找其它施工队进行施工装修。杨某经质证，对该证据的真实性无异议。本院对该证据予以确认；        5．金色燕巢公司提交其法定代表人武某与杨某的微信截图复印件11张，拟证实武某在2017年12月16日后通过微信聊天索要剩余装修款未果的事实。杨某经质证，对该证据的真实性无异议。本院对该证据予以确认。        根据当事人的陈述及审查确认的证据，本院确认如下案件事实：        2017年3月16日，刘世松、杨某作为甲方与金色燕巢公司作为乙方签订宾馆装饰装修合同，约定工程地点为敦煌市七里镇宾馆，工程项目为宾馆房间、地面铺设、卫生间设计装修（包括坐便、洗手盆在内），承包范围为包工包料，开工日期为2017年3月16日，竣工日期为2017年6月15日，总工期为三个月，装饰装修人工费用总金额为1431150元，签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工费用的30％。发包方刘世松、杨某在该合同上签字确认，承包方金色燕巢公司法定代表人武某签字盖章确认。合同签订后，金色燕巢公司遂组织工人进行施工，因杨某未按合同约定在签订之日给付30％的工程款，金色燕巢公司中途遂停工，至2017年12月16日双方协商停止装修解除合同，经过双方结算，已经完成工程的材料费和人工费共计444169元，杨某与金色燕巢公司法定代表人武某在四张结算单上均签字确认，结算单原件由杨某保存，武某拍照留存。双方结算后金色燕巢公司再未继续进行施工。金色燕巢公司向杨某多次催要剩余装修款未果，遂起诉至法院。        另查明，敦煌市七里镇宾馆系杨某承租于敦煌市七里镇铁家堡村委会，并与铁家堡村委签订房屋租赁合同，后双方协商解除了租赁合同。杨某、刘世松、张有钰、邹正祥口头协商四人合伙经营该宾馆，杨某、刘世松与金色燕巢公司签订宾馆装饰装修施工合同后，因刘世松、张有钰、邹正祥资金紧张与杨某口头协商退出合伙，由杨某一人负责经营该宾馆。        本院认为，杨某、刘世松与金色燕巢公司达成的宾馆装饰装修施工合同系双方真实意思表示，合同内容不违反法律、行政法规，合法有效，刘世松等人协商退伙后，杨某认可其作为实际发包方主体负责宾馆经营事宜，故对双方签订的宾馆装饰装修施工合同本院予以确认。合同签订后，金色燕巢公司按照约定履行部分装修义务，后双方协商停止装修、解除合同，对已完成的工程量进行结算，杨某应该按照合同约定及结算单上结算金额给付已完成的装修费用，现金色燕巢公司要求杨某给付444169元装修款，有双方出具的结算单为证，在后续索要装修款过程中，金色燕巢公司法定代表人武某通过微信聊天将结算单、装修款数额发至杨某，杨某均未提出异议，故金色燕巢公司要求杨某给付444169元装修款本院予以确认。金色燕巢公司要求杨某支付延期付款产生的违约金200000元，双方在合同中约定“发包人不按合同约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5％支付滞纳金”。但根据合同约定，金色燕巢公司未在三个月内竣工，在实际施工中未完成全部装修内容，双方约定解除合同前，金色燕巢公司持续性处于停工状态，对此双方均存在违约行为，至2017年12月16日，双方经过结算确认应付装修款444169元，双方未在结算单上约定装修款支付时间，也未对违约金进行确认，结算后金色燕巢公司也未对该装修工程继续施工，故对金色燕巢公司提出的200000元违约金本院不予支持。杨某辩称装修款的数额不属实，对于结算单的装修款已经支付部分，金色燕巢公司的工程出现质量问题，以上主张均未提交证据予以证实，在法庭指定的举证期限内没有提交相应证据，应承担举证不能的责任。综上，依照《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第五百零九条、第五百六十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第六十五条之规定，判决如下：        一、杨某给付乌鲁木齐金色燕巢装饰工程有限公司装修款444169元，限于本判决生效后30日内履行；        二、驳回乌鲁木齐金色燕巢装饰工程有限公司其他诉讼请求。        如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。        案件受理费10242元，减半收取5121元（乌鲁木齐金色燕巢装饰工程有限公司已预交），由乌鲁木齐金色燕巢装饰工程有限公司负担1590元，杨某负担3531元。        如不服本判决，可以在判决送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提交副本，上诉于甘肃省酒泉市中级人民法院。        审判员    樊金龙二〇二一年八月三日法官助理    孔佳玉书记员    宋佩蓉