湖南省邵阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）湘05民终1851号上诉人（原审被告）：永州市恒润房地产开发有限公司，住所地湖南省永州市冷水滩区翠竹路19号。法定代表人：陈海荣，该公司董事长。委托诉讼代理人：张展柱，武冈市武强法律服务所法律工作者。委托诉讼代理人：邓小红，男，系该公司员工。被上诉人（原审原告）：王柳兰，女，1981年10月2日出生，汉族，住湖南省武冈市。委托诉讼代理人：李朝跃，广东唯杰律师事务所律师。上诉人永州市恒润房地产开发有限公司（以下简称恒润公司）因与被上诉人王柳兰商品房销售合同纠纷一案，不服湖南省武冈市人民法院（2021）湘0581民初931号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年7月13日立案后，依法组成合议庭，于2021年8月24日公开开庭进行了审理。上诉人恒润公司的委托诉讼代理人张展柱、邓小红，被上诉人王柳兰委托诉讼代理人李朝跃到庭参加诉讼。本案现已审理终结。恒润公司上诉请求：撤销原判，依法改判或发回重审。事实与理由：上诉人开发的商品房于2017年7月全面完工，在售楼部张贴了交房公告，由业务员电话告知业主从2017年8月1日期办理交房手续，因此，计算违约交房违约金的截止时间应当至2017年8月1日止。根据《中华人民共和国民法典》第五百九十一条规定，自2016年12月31日后，被上诉人应关注楼盘是否具备交房条件及开始交房的时间，故被上诉人知道或应当知道上诉人于2017年9月下旬开始为业主办理交房手续，被上诉人应及时到上诉人处办理交房手续，而被上诉人没有及时办理交房，没有尽到防止损失扩大的法定义务，不得就扩大的损失即2017年8月1日后的违约金提出赔偿请求。2017年10月7日是被上诉人因自身因素决定自行决定的收房时间，不能以该日期作为计算违约金的截止时间。王柳兰辩称：本案事实清楚，一审判决法律适用正确，望二审法院驳回上诉，维持原判。至二审开庭前，案涉商品房都还未经合格验收，恒润公司所陈述的2017年7月的交房，未达到合同要求的交房标准；恒润公司没有张贴公告和打电话给业主办理交房手续，而且这两种方式也不符合合同的要求；被上诉人对损失的扩大亦无过错。综上，恒润公司违反合同约定，延迟交房，且交付的房屋不符合房屋验收标准，对被上诉人的居住环境、安全方面带来极大的隐患，请求法院查明案件事实真相，依法驳回恒润公司全部上诉请求。王柳兰向一审法院起诉请求：1、判令恒润公司向王柳兰支付从2016年12月31日起至房屋交付之日（2017年10月7日）止共281日逾期交房违约金人民币20789.34元；2、本案诉讼费用由恒润公司承担。一审法院认定事实：永州市恒润房地产开发有限公司以出让方式取得位于同保路（城市公馆）编号为武国用（2014）第1456号地块的土地使用权后，经相关部门批准、许可在该地上建设商品房，项目名称恒润城市公馆。2015年11月20日，王柳兰与永州市恒润房地产开发有限公司签订《武冈市商品房买卖合同》，合同约定：王柳兰购买恒润城市公馆第1栋4层403号房，该房屋建筑面积为134.03平方米，单价为每平方米2759.96元，总价款为369917元；2013年11月19日，王柳兰支付购房款119917元，剩余房款采用银行按揭方式于2015年12月4日支付完毕，合同第十条约定：“出卖人应当在2016年12月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第1种条件、符合本合同约定的商品房交付买受人使用……。”第十一条约定：“……逾期超过60日，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第十条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人向买受人支付已支付房价款万分之2的违约金……。”2016年6月，城市公馆项目建设基本完成，为尽快实现房屋交付，业主入住，恒润公司申请了市政府相关职能部门对城市公馆商住综合楼进行竣工验收，但因该工程项目总建筑面积、房屋层数、容积率超出原规划许可的规定，该工程项目至今未办理竣工验收手续及不动产权登记。城市公馆项目建设工程基本完成后，经业主请求并与恒润公司交涉，恒润公司将一楼27个内开商铺予以封闭用于住户活动空间。封闭商铺工程施工结束后，恒润公司于2017年7月张贴公告并开始电话通知业主交房，但购房业主认为房屋没有经过验收合格且小区相应配套设施未完善而拒绝收房，大部分业主于2017年9月、10月后才陆续办理交房手续。2017年10月7日王柳兰与恒润公司办理了房屋交接手续，接收了其购买的商品房。一审法院认为：双方签订的《武冈市商品房买卖合同》，系双方当事人的真实意思表示，合同内容合法，未违反相关法律、法规的强制性规定，合同成立且生效。双方应当按照合同约定全面履行自己的义务，王柳兰作为买受人，支付房屋首付款后，对剩余房价款以银行按揭贷款的方式予以支付，已履行了合同约定的基本义务；恒润公司作为出卖人，应当在约定的期限内向王柳兰交付符合质量要求的商品房。恒润公司因总建筑面积、房屋层数、容积率超出原规划许可的规定，导致未能通过政府相关职能部门组织的竣工验收，延期交房系其自身原因所致，同时恒润公司也未向一审法院提供证据证明王柳兰同意延期交房，故不能据此免除恒润公司延期交房的违约责任。关于逾期交房的时间如何确定的问题，合同中双方约定的交房时间为2016年12月30日，王柳兰在涉案房产尚未通过竣工验收及达到合同约定的交房条件下，仍自愿于2017年10月7日与恒润公司办理了房屋交接手续，接收了其购买的商品房，王柳兰自愿接收房屋系其对自身权利的处分，应视为恒润公司向其交付了房屋，故恒润公司应自2016年12月31日起至2017年10月7日止承担逾期交房违约责任；考虑恒润公司封闭小区内开商铺改善了小区居住条件，符合小区业主的共同利益，王柳兰亦从该行为获得实际便利的因素，故酌情考虑恒润公司实际封闭施工90日的合理期限，用以减免计算违约金的天数。关于违约金的标准如何确定的问题，按照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条规定：“当事人主张的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实质损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。”本案中，涉案合同约定逾期交房违约金计算标准为已付房款的日万分之二，但王柳兰并未提供证据证明恒润公司逾期交房给其造成的实际损失，根据恒润公司逾期交房的主观过错程度、同小区的房屋租金，按照公平原则和诚实信用原则，酌定逾期交房违约金的计算标准调整为已付房款的日万分之一。经计算，自2016年12月31日起至2017年10月7日止，恒润公司应承担的逾期交房违约金共计6954元［369917元×0.0001×（278天-90天）］。据此，依照《中华人民共和国民法总则》第六条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款以及《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第六十四条第一款、第二百五十三条，判决如下：一、永州市恒润房地产开发有限公司在判决生效后10日内向王柳兰支付逾期交房的违约金6954元；二、驳回王柳兰的其他诉讼请求。二审中，被上诉人向本院提交了一组图片，拟证明城市公馆小区建筑物存在质量问题，该份证据不属于二审新证据且不能达到其证明目的，本院不予采信。本院二审查明的事实及证据采信与一审一致，对一审认定的事实本院予以确认。本院认为，本案系商品房销售合同纠纷。本案二审争议的焦点为案涉逾期交房违约金应计算至何时止。恒润公司没有按照其与业主签订的《武冈市商品房买卖合同》约定的交房时间交付房屋，恒润公司存在违约行为，应当承担逾期交房的违约责任。双方签订的《商品房买卖合同》第十一条约定：“商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。”恒润公司未按合同约定的方式通知买受人，也没有提交证据证明其于2017年7月已电话通知业主收房，且涉案房屋至今未经竣工验收，未达到合同约定的交房条件，恒润公司上诉主张逾期交房违约金应计算到2017年8月1日止的理由不能成立，本院不予采纳。涉案房屋虽未能办理竣工验收手续，但虑及绝大多数业主已主动收房，并装修入住，一审据此按被上诉人接收房屋的时间计算逾期交房违约金并无不当。综上所述，恒润公司的上诉请求均不能成立，本院不予支持。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费300元，由永州市恒润房地产开发有限公司负担。本判决为终审判决。审 判 长 张秀华审 判 员 李玉芳审 判 员 王彦懿二〇二一年八月二十四日法官助理 王 品书 记 员 周 鑫附相关法律条文：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；