重庆市渝北区人民法院民事判决书 （2021）渝0112民初10076号 原告：重庆迅能智能设备有限公司，住所地重庆市江北区港城东路6号附2号4-1、4-2、5-1、5-2，统一社会信用代码91500105795877980C。法定代表人：贾明清，执行董事兼经理。委托诉讼代理人：向雪莲，北京市京师（重庆）律师事务所律师。被告：杨云龙，男，1985年8月6日出生，汉族，住重庆市潼南区。被告：梁海花，女，1982年10月9日出生，汉族，住湖南省会同县。原告重庆迅能智能设备有限公司（以下简称“迅能公司”）与被告杨云龙、梁海花建设工程合同纠纷一案，本院于2021年3月5日立案后，经批准转为普通程序，由审判员胡可萍担任审判长，与人民陪审员卢菁、纪锐组成合议庭，共同负责对案件的处理，于2021年6月10日公开开庭进行了审理。原告迅能公司的委托诉讼代理人向雪莲，被告杨云龙到庭参加了诉讼。被告梁海花经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告迅能公司向本院提出诉讼请求：1、依法判决解除原被告签订的《制作安装合同》及补充协议；2、判决被告向原告返还制作安装费用及材料费用28 800元；3、判决被告赔偿原告损失27 000元；4、本案诉讼费、公告费由被告负担。事实和理由：杨云龙、梁海花系夫妻关系。2020年8月31日原被告签订《制作安装合同》，约定被告负责华宇上院渝北区土膳房餐饮店项目所需镀锌铁皮风管的制作、安装和材料、设备的安装工作。合同签订后，原告按约支付了28 800元。被告未按原告和业主的要求履行安装义务。经原告多次催告，被告仍不履行。2020年10月13日双方签订补充协议，约定若被告违约，需支付27 000元作为赔偿款。由于被告未履行协议，导致业主要求原告退还定金并赔偿损失，原告遂起诉。被告杨云龙辩称，杨云龙的安装制作符合合同约定，但因业主不认可要求拆除，故同意解除合同。迅能公司已付款项用于了风机采购、楼板洞的开设、主材的制作和安装。迅能公司应当将已做完部分的工程款支付给杨云龙。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了举证、质证，梁海花未到庭，视为放弃举证、质证的权利。对双方无争议的《制作安装合同》、网上银行电子回单、微信聊天记录、《制作安装合同补充协议》、照片等证据本院予以采信。经审理查明，2020年8月31日，迅能公司作为甲方，梁海花、杨云龙作为乙方（抬头处梁海花的名字为打印体，杨云龙的名字为手写体）签订《制作安装合同》。一、承包内容和方式 1、承包范围：本项目施工图所示的排烟管道安装、调试、承包方式：包工包料、含耗材。2、安装地点：华宇上院项目。二、甲乙双方责任 乙方责任 3、风管为共板法兰链接，接口用结构胶做密封出来，三通为开口链接并做风向导向处理。4、施工工期：材料全部到场之日开始，7天内完工。三、合同价款及支付方式 1、按以下方式执行：风管制作安装 105元/m2（不含税）本项目暂定总工程款50 000元（收方时按实际产生费用和平米计算）；2、止回阀230一个（不含税）；风机：（6级7.5千瓦，风量大于      14 800，风压大于1000帕）6900元（不含税）；3、点工300元/个工（超出乙方施工范围时，甲方要求乙方派出工人去做所产生的工时8小时/工）。4、合同甲乙双方签订完当天，甲方支付乙方总工程款的30%（12 000元）。风管机进场后第二天甲方支付乙方总工程款的30%，风管安装完成后3天内，甲方支付至核定工程进度总额的100%。合同尾部有杨云龙、梁海花的签名和杨云龙的公民身份号码。2020年9月1日迅能公司向梁海花付款12 000元；2020年9月5日付款15 000元；2020年9月10日付款1800元。杨云龙在三笔网上银行电子回单上签名并加盖指纹。2020年10月13日，迅能公司作为甲方，杨云龙作为乙方签订《制作安装合同补充协议》。内容为，由甲乙双方协商现将华宇上院排风管道做如下调整：1、室内风管由甲方先找施工队进行施工，如实现不了的话，继续由乙方施工室内外管道和风机共40 000元整。不可避免的管道漏风甲方可接受。2、如室内管道由甲方找人施工，主管道和风机由乙方继续完善施工，包含所有费用共计再支付6800元。3、主管道和风机安装，如具备安装条件由甲方提前三天通知乙方安装，安装剩余管道由乙方处理（以微信知信通知为准）。如乙方违约支付甲方27 000元作为赔偿。施工期限为7个工作日，风机运到施工现场支付乙方风机含管道安装费用6800元整。微信聊天记录显示，2020年10月15日，迅能公司：杨工你把不用的支管全部拉走，别人明天进场现场施工没地方放，建议你把主管道和风机先安装好，别人直接接进去。杨:我叫人处理。2020年10月19日，迅能公司：杨工排风管还没人来处理，别人施工打吊顶进不去，主管道如果你装在他们后边了到时是你连接，最好先装上。杨：收到了。迅能公司：你要赶紧来处理排风管，把主管道装了，人家现场施不了工。杨：确定了，我爸爸下来搞。可能还要两天，屋头有事。2020年10月25日，迅能公司：他们最多还有两天就做完了，你最好提前来装。杨：好的，我爸和我弟过来。2020年10月30日，迅能公司：杨工这边完工了，你具体什么时候装主管道。杨：我这边走不天，我看能不能叫我战友回来搞一下，明天答复你。2020年11月5日，迅能公司：确定明天能安排人过来吧。2020年11月6日，迅能公司：确定不来装吗？杨：过了农历27。另，渝北区土膳房餐饮店作为原告，以迅能公司被告，向重庆市江北区人民法院提起诉讼，要求解除与迅能公司签订的《产品销售安装协议》；由迅能公司返还定金52 000元；赔偿损失68 490元并支付违约金200 000元。承担律师费10 880元。现该案尚未作出生效判决。杨云龙于2021年3月17日签收了本院送达给杨云龙和梁海花的起诉状副本。迅能公司称排烟管道包含了主管道、风机及室内管道等内容。主管道和风机杨云龙、梁海花未购买，只安装了部分管道，且安装的管道迅能公司并未使用。风管现仍在现场，迅能公司未处理。管道因制作质量问题，出现漏风。《制作安装合同补充协议》签订后，杨云龙未履行补充协议第1项，履行了协议第2、3项，但迅能公司要求杨云龙施工，杨云龙未施工。杨云龙称其一次性采购齐了通风管道、主管道也已拉到现场，风机已定制。安装主管道时，由于迅能公司的连接方式不满足业主的要求，故应业主要求杨云龙停工。后杨云龙按业主的要求重新加工了材料，但迅能公司拒绝支付加工费，双方产生分歧，故杨云龙才说不做了。《制作安装合同补充协议》签订后，补充协议第1项未履行，是迅能公司找的其他施工单位施工。杨云龙认可赔偿27 000元，《制作安装合同》约定的150元/平方米的款项要求据实结算。因风管迅能公司已自行处理，要求其进行赔偿。其与梁海花在2015年已离婚。签《制作安装合同》时梁海花在场，二人在一起上班。但梁海花的名字是由杨云龙代签的。且梁海花未在《制作安装合同补充协议》上签名。梁海花收款的原因是由于杨云龙的账户被冻结，故借用梁海花的账户收款，梁海花并未实际收取款项。迅能公司与杨云龙均认可对已施工部分未进行结算。本院认为，梁海花未到庭，视为放弃举证、质证的权利。虽然杨云龙称《制作安装合同》上梁海花的签名是杨云龙代签，但其同时也认可梁海花当时在现场，结合梁海花的收款事实，应当认定梁海花与杨云龙是作为《制作安装合同》的共同乙方。《制作安装合同》和《制作安装合同补充协议》是双方当事人真实意思表示，不违反现行法律行政法规的强制性规定，应为合法有效的合同。迅能公司与杨云龙均认可解除《制作安装合同》和《制作安装合同补充协议》，本院予以支持。解除的时间点以杨云龙收到本院送达的起诉状副本，即2021年3月17日确定。《制作安装合同补充协议》是迅能公司与杨云龙就《制作安装合同》的补充。梁海花虽未在《制作安装合同补充协议》上签字，但该补充协议约定的事项范围与《制作安装合同》并行不悖，对其应有约束力。现迅能公司与杨云龙均认可室内管道是由迅能公司另行找其他施工队完成。从补充协议中“如室内管道由甲方找人施工，主管道和风机由乙方继续完善施工，包含所有费用共计再支付6800元”的约定来看，此条约定即为，主管道和风机由杨云龙继续完善施工的情况下，迅能公司另行支付6800元，除此之外不再支付其余的工程款。从微信聊天记录来看，杨云龙并未完成后期的主管道和风机，也即6800元支付的条件不成就。相应的迅能公司也无权要求杨云龙返还已收取的28 800元款项。双方对之前杨云龙的施工工程量也无需再进行结算。由于杨云龙未进行主管道和风机的安装，已违反《制作安装合同补充协议》的约定，故杨云龙与梁海花应当赔偿迅能公司27 000元。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条、第一百零七条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、原告重庆迅能智能设备有限公司与被告杨云龙、梁海花签订的《制作安装合同》及原告重庆迅能智能设备有限公司与被告杨云龙签订的《制作安装合同补充协议》于2021年3月17日解除；二、被告杨云龙、梁海花在本判决生效后立即赔偿原告重庆迅能智能设备有限公司损失27 000元；三、驳回原告重庆迅能智能设备有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1195元，由被告杨云龙、梁海花负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第一中级人民法院。双方当事人在法定上诉期内均未提出上诉或仅有一方上诉后又撤回的，本判决发生法律效力。当事人应自觉履行判决的全部义务。一方不履行的，自本判决内容生效后，权利人可以向人民法院申请强制执行。申请执行的期限为二年，该期限从法律文书规定履行期间的最后一日起计算。  审 判 长  胡可萍人民陪审员    卢  菁人民陪审员    纪  锐   二○二一年八月三日 书 记 员  许 迪 - 1 -