湖南省长沙市芙蓉区人民法院民 事 判 决 书（2021）湘0102民初9109号原告：尹亚萍，女，1990年11月24日出生，汉族，户籍地湖南省衡南县。委托诉讼代理人：蒋秋平，湖南上马律师事务所律师。委托诉讼代理人：罗翡，湖南上马律师事务所律师。被告：湖南卡森装饰设计有限公司，住所地长沙市芙蓉区火星街道马王堆陶瓷建材新城C05栋102号房。法定代表人：鲁浩，执行董事。被告：鲁浩，男，1984年6月10日出生，汉族，住湖南省长沙县。上述两被告共同委托诉讼代理人：陈仁杰，男，1986年4月2日出生，汉族，系该公司员工。原告尹亚萍与被告湖南卡森装饰设计有限公司（以下简称“卡森公司”）、鲁浩定做合同纠纷一案，本院于2021年5月12日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告尹亚萍的委托诉讼代理人蒋秋平、被告卡森公司及鲁浩的共同委托诉讼代理人陈仁杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告尹亚萍向本院提出诉讼请求：1.判令解除尹亚萍与卡森公司之间的《卡森装饰原木定制合同》，由卡森公司退还尹亚萍支付的货款95,800元；2.判令卡森公司按照《消费者权益保护法》的规定三倍赔偿尹亚萍347,400元；3.判令卡森公司承担尹亚萍因延期履行导致无法入住的房屋租金损失及其他损失；4.判令鲁浩对卡森公司的上述债务承担连带清偿责任；5.判令卡森公司、鲁浩承担本案的诉讼费用。事实与理由：2020年5月23日，尹亚萍与卡森公司签订了一份《卡森装饰原木定制合同》，约定：尹亚萍向卡森公司定做木斯特全房原木定制产品，合同金额为115,800元，首付95,800元，货到后付清余款；交货期为90天，并特别约定必须是木斯特原厂制作。尹亚萍于合同签订当日向卡森公司支付了95,800元，并于七月初确定好了方案。但截至起诉前，卡森公司仍未按合同完成约定义务，已延期交货三个多月，其向尹亚萍交付的货物不到约定的三分之一，且均不是成品。尹亚萍在催促卡森公司交货的过程中发现，卡森公司送来的货物没有商标、合格证、没有提供物流信息。经尹亚萍与木斯特品牌厂家确认，木斯特厂家没有尹亚萍的订单。卡森公司提供的货物是假货，与合同约定的完全不符。本案纠纷经芙蓉区火星街道市场监督管理所组织调解，卡森公司以各种理由不予调解。鲁浩作为卡森公司的个人独资股东，在未证明两者财务独立、清晰的情况下，应对卡森公司的债务承担连带责任。尹亚萍为维护其合法权益，故提起本案诉讼。被告卡森公司、鲁浩辩称：1.本案之所以交货时间延迟，是因为尹亚萍多次要求更改方案和图纸，导致下单延迟，在货到之后，尹亚萍又不同意按合同付清余款，所以卡森公司便不同意安装，致使工期延后，目前已经完成了95%，且是定制产品，卡森公司不同意解除合同；2.卡森公司与尹亚萍的朋友彭一文先生在2021年3月经过协商，卡森公司同意以减少5,000元价款来解决本案纠纷，双方达成协议后，彭一文先生也代尹亚萍支付了12,000元货款，但卡森公司派人上门安装台面的时候，尹亚萍认为其中两个台面的颜色不对，要求停止安装，致使安装工作未完成；3.卡森公司于2016年加盟木斯特公司，成为经销商，木斯特公司的营销总监是曹亚，案涉产品也是木斯特品牌的货，但因为是木制产品，所以发的货上没有印上品牌标志之类的信息，卡森公司不同意三倍赔偿；4.尹亚萍要求卡森公司承担租金损失没有道理，因为交货延期并非全是卡森公司的责任，尹亚萍直到2020年9月底才确认图纸，中途耽误了很多时间，且尹亚萍拖延支付尾款，导致工期延期；5.卡森公司的责任应由公司承担，要求法人代表鲁浩承担责任没有依据。原告尹亚萍围绕其诉讼请求向本院提交了《卡森装饰原木定制合同及附件》、部分交货的图片及微信聊天记录、投诉终止调解决定书、与木斯特厂家微信聊天记录、付款凭证、木斯特官网截图及调解情况等证据。被告鲁浩、卡森公司向本院提交了微信聊天记录、微信转账记录、《合作合同》、工作联系函等证据。本院依法组织双方进行了举证质证，对双方无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述以及庭审确认的证据，本院确认如下案件事实：2020年5月23日，尹亚萍因装修需要与卡森公司签订了《卡森装饰设计原木定制合同》，向卡森公司定制门厅鞋柜、门厅装饰柜加鞋柜、书房书柜、书桌、橱柜、儿童房衣柜、次卧衣柜等产品。合同约定：总价款为115,800元，由尹亚萍在合同签订后支付80%即95,800元，货到工地安装前支付剩余20%即20,000元；若尹亚萍没有按照规定时间支付货款或完成工程进度，生产时间和安装时间将顺延；尹亚萍付清首付款后，卡森公司测量最终标准尺寸，正式启动产品生产，产品生产周期为90天；合同经双方签字生效后，尹亚萍非因不可抗力单方面提出解除合同，经双方达成解除合同协议，并由卡森公司签字确认，解除合同方可生效，否则视为尹亚萍违约，尹亚萍交付的预付款作为向卡森公司支付的违约金，卡森公司将不退还所有已交款项；尹亚萍按合同要求及时向卡森公司支付货款，如产品出现质量问题，可扣除该项产品货款，直至维修完成为止，卡森公司不得以任何理由或借口拖延其他产品应付货款；卡森公司提供的产品若不符合其承诺的质量标准，卡森公司负责更换有问题的产品零部件，费用由卡森公司承担。同日，尹亚萍向卡森公司支付了预付款95,800元。随后，卡森公司指派设计师去现场测量尺寸。2020年9月底，卡森公司于陆续向尹亚萍发货并进行安装。在合同履行过程中，尹亚萍认为卡森公司延期发货，拒绝支付合同余款，卡森公司因此也拒绝派人安装，双方由此产生矛盾。尹亚萍还认为卡森公司提供的货物并非木斯特品牌，并向芙蓉区市场监督管理局火星市场监管所投诉，要求卡森公司退还货款。火星市场监管所组织双方进行调解，但因双方分歧过大，调解在2020年12月28日被依法终止。2021年1月，尹亚萍委托律师向本院提交了起诉材料，本院依法组织双方进行了诉前调解。2021年3月23日，尹亚萍的朋友彭一文与卡森公司的陈仁杰经过协商，确认了以下解决方案：卡森公司减少余款5,000元，尹亚萍只需支付尾款15,000元即可；该款由尹亚萍先行支付12,000元，产品全部安装完毕再支付3,000元；卡森公司将电视机柜、玻璃与玻璃门、碗拉篮、台面（按图纸）等等（按图纸）全部在10天内完成，时间从2021年3月23日起计算。同日，彭一文向卡森公司财务人员陈演的银行账户转账支付了12,000元货款。此后，卡森公司派人上门送货并安装。在安装时，尹亚萍发现有两块台面的颜色、尺寸不对，要求更换，安装于是暂停。后来，卡森公司得知尹亚萍已向法院起诉，遂未再安排人员送货及安装。另查明，截至目前，卡森公司尚未送货安装的货品包括门厅鞋柜A面石英石台面（合同价840元）、门厅鞋柜B面石英石台面（合同价518元）、门庭装饰柜加鞋柜石英台台面（合同价608元）、金属边框玻璃移门（合同价4,954元）、钢化玻璃（合同价800元）、碗篮（合同价800元）、调味篮（合同价450元）、刀叉篮（合同价600元）。另查明，卡森公司系鲁浩独资成立的一人有限责任公司。本院认为，本案系因尹亚萍向卡森公司定制家具而引发的纠纷，依法属于定作合同纠纷。尹亚萍与卡森公司签订的《卡森装饰原木定制合同》系双方真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应认真履行。卡森公司未按照《卡森装饰原木定制合同》约定的时间完成合同货品的制作与安装，构成违约，应承担相应的违约责任。一、关于合同应否解除的问题。双方于2020年5月23日签订《卡森装饰原木定制合同》后，尹亚萍先后向卡森公司支付了107,800元，已经履行了合同约定的付款义务，但卡森公司至今仍未完成送货及安装义务，属于违约。卡森公司的违约造成双方间的激烈矛盾，且经本院依法主持调解仍无法达成一致。尹亚萍对卡森公司彻底丧失了信任，致使合同很难继续履行。为减少双方当事人的诉累，以及避免损失的进一步扩大，合同应终止履行。尹亚萍要求解除合同符合法律规定，本院依法予以支持。合同解除后，未完成的合同项目终止履行，改由卡森公司向尹亚萍退还相应款项；已经履行的部分，继续有效，无需恢复原状或返还。根据查明的事实，卡森公司尚未完成的合同项目为：门厅鞋柜A面石英石台面（合同价840元）、门厅鞋柜B面石英石台面（合同价518元）、门庭装饰柜加鞋柜石英台台面（合同价608元）、金属边框玻璃移门（合同价4,954元）、钢化玻璃（合同价800元）、碗篮（合同价800元）、调味篮（合同价450元）、刀叉篮（合同价600元），合同价合计9,570元。本院按照合同报价与成交价的比例折合价格为6,872.89元（115800÷161243×9570），该款由卡森公司退还给尹亚萍。二、关于应否三倍赔偿的问题。本院认为，本案系定做合同纠纷，依法应当适用承揽合同的相关法律规定进行处理。尹亚萍要求卡森公司三倍赔偿其347,400元的诉讼请求没有法律依据，本院依法不予支持。三、关于房屋租金及其他损失问题。虽然尹亚萍未提供证据证明其具体损失金额，但卡森公司延期履行造成的损失客观存在，该损失应由卡森公司进行相应赔偿。虽然卡森公司在2021年3月23日与彭一文达成的解决方案中已经采取降价5,000元的方式赔偿了尹亚萍部分损失，但其并未按照该方案的约定在十日内完成送货及最后的安装，至今已延期超过四个月。卡森公司应对由此造成尹亚萍的相应租金及其他损失进行赔偿。本院结合本案实际情况，酌情确定由卡森公司再向尹亚萍赔偿租金及其他损失8,000元。四、关于鲁浩应否承担连带责任的问题。本院认为，卡森公司系一人有限责任公司，鲁浩作为公司唯一的股东兼法定代表人，未提供证据证明其个人财产独立于公司财产，故应对本案债务承担连带责任。综上所述，卡森公司应向尹亚萍退还和赔偿各项损失11,872.89元（6872.89+8000-3000）。依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百六十三条、第五百六十六条、第五百七十七条和《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、解除尹亚萍与湖南卡森装饰设计有限公司于2020年5月23日签订的《卡森装饰原木定制合同》；二、湖南卡森装饰设计有限公司于本判决生效后五日内退还和赔偿尹亚萍各项损失11,872.89元；三、鲁浩对湖南卡森装饰设计有限公司的上述债务承担连带责任；四、驳回尹亚萍的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费7,948元，减半收取计3,974元，由尹亚萍负担2,000元，由湖南卡森装饰设计有限公司、鲁浩负担1,974元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。逾期不上诉，本判决即发生法律效力。审 判 员  管奕锋二〇二一年八月十日法官 助理  胡 啸代理书记员  胡 啸