山东省济宁市任城区人民法院民 事 判 决 书（2021）鲁0811民初2714号原告：安徽省锦渊建设工程有限公司，统一社会信用代码：91340181MA2TJRLJ3P，住所地：安徽省合肥市巢湖市黎明行政村南峰商务大厦B号。法定代表人：葛小芳，执行董事。委托诉讼代理人：仇珊珊、王玲，江苏荆澜德律师事务所律师。被告：济宁欣森建筑工程有限公司，统一社会信用代码91370800MA3MTLMT55，住所地：济宁北湖省级旅游度假区鸿顺观邸写字楼10层1003、1005号房。法定代表人：丁明超，经理。委托诉讼代理人：孙传跃，山东恒正律师事务所律师。原告安徽省锦渊建设工程有限公司与被告济宁欣森建筑工程有限公司建设工程分包合同纠纷一案，本院于2021年2月3日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告安徽省锦渊建设工程有限公司的委托诉讼代理人仇珊珊、王玲，被告济宁欣森建筑工程有限公司的委托诉讼代理人孙传跃到庭参加诉讼。本案现已审理终结。被告济宁欣森建筑工程有限公司在庭审前提起反诉，但未在本院规定的期限内预交反诉费用，反诉按撤诉处理。原告安徽省锦渊建设工程有限公司向本院提出诉讼请求：1、要求被告立即支付原告合同款340170元，并自2020年7月9日起按年利率6%支付原告资金占用费至实际偿还时止；2、要求被告支付本案全部诉讼费。事实和理由：2019年6月5日被告与原告就济宁市太白湖新区车站南路跨老运河桥梁工程项目签订了《工程施工专业分包合同》，合同约定：被告将上述项目的铸造石桥梁栏杆定制及安装工程分包给原告施工，分包合同总价为870000元(暂估量)，具体以实际工程量结算。被告应每月10日按上月计量款的80%进度款支付给原告，栏杆全部安装完毕，被告支付至合同总金额的95%，5%作为工程质保金，经双方验收合格且保修期满后一个月内，被告将余额一次性支付给原告。现原告已按照合同约定完成施工并交付验收合格，经最终结算，被告应支付给原告工程款共计人民币864170元。但截至今日，被告仅支付了人民币524000元，仍拖欠原告工程款人民币340170元未支付。被告济宁欣森建筑工程有限公司辩称，1、根据合同约定工期110天，从2019年5月20日至2019年9月10日，原告未能在合同约定的时间内完成工程施工，给被告造成重大损失，由于原告的违约致使被告工期延期，致使被告被罚款10万元，应在欠付的工程款中扣减。2、由于原告工期延误，造成被告总工期延长，为了加快进度，被告雇用人员协助原告施工，共花费53220元劳务及材料费用，对于协助原告施工所产生的费用应在欠付工程款中扣减。本院经审理认定事实如下：被告自临沂市政集团有限公司处承接济宁市太白湖新区车站南路跨老运河桥梁工程，2019年6月5日，原告作为乙方，被告作为甲方，双方签订《工程施工专业分包合同》，被告将上述桥梁工程中的铸造石桥梁栏杆定制及安装分包给原告施工。合同约定工期110天，自2019年5月20日至2019年9月10日，栏杆单价870元/米，数量1000米，合同总价暂定870000元，具体以实际工程量结算。工程进度款支付方式，每月10日按上月计量款的80%进度款支付，栏杆全部安装完毕，支付至合同总额的95%，5%作为工程质保金，经双方验收合格且保修期满后一个月内，余额一次性支付（不计息）。若乙方施工计划（含节点计划）未能完成，导致或预期导致总包合同工期延误，乙方应承担延期造成的相关费用，同时甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金，此赔偿金最高限额为本合同价的10%。在甲方限定的节点工期内，如果乙方无法完成本合同承包范围内的施工项目，甲方有权指定其他施工队施工，乙方无条件接受，由此造成的损失由乙方承担。合同同时对其他事项作了约定。经双方核对，原告实际施工了834.2米，被告安排其他施工队安装了168.8米，该分包工程于2019年11月28日通过竣工验收。在该分包工程施工过程中，2019年10月12日，临沂市政集团有限公司济宁太白湖新区车站南路跨老运河桥梁工程项目部因被告未按照约定日期完成铸造石栏杆安装，导致工期无法按期完成，在被告公司工程款内扣除100000元。因被告申请，本院依法委托山东国泰建筑工程设计咨询有限公司对涉案分包工程是否存在质量问题及维修费用进行鉴定，因被告未能提供双方约定的质量标准作为鉴定依据，涉案建筑质量问题无法进行准确认定，该公司做退案处理。本院认为，原、被告签订的《工程施工专业分包合同》，系双方当事人真实意思表示，不违反法律规定，合法有效，双方应严格遵照合同约定履行。本案所涉铸造石栏杆共计1003米，根据合同约定单价870元／米，以实际工程量计算，总工程价款为872610元。原告提供了全部铸造石材料，并自行施工了834.2米，为了加快工程进度，被告安排丁某安装了168.8米。根据双方签订的《工程施工专业分包合同》15.2.3条约定：“在甲方限定的节点工期内，如果乙方无法完成本合同承包范围内的施工项目，甲方有权指定其他施工队施工，乙方无条件接受，由此造成的损失由乙方承担”，因原告无法在规定的期限内完成施工，被告安排丁某为其安装铸造石栏杆，因此产生的费用，应在原告工程款中扣除。被告提供《铸造石护栏安装费用明细》两份，证人丁某出庭为其作证，能够证明丁某协助原告施工过程中安装费用的具体数额，原告自行施工834.2米期间，丁某协助原告完成了部分焊接、打磨、运输、填缝等零活费用21380元，丁某安装168.8米护栏安装费用31840元，共计53320元。根据双方签订的《工程施工专业分包合同》15.2.1条约定：“若乙方施工计划（含节点计划）未能完成，导致或预期导致总包合同工期延误，乙方应承担延期造成的相关费用，同时甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金，此赔偿金最高限额为本合同价的10%”。临沂市政集团有限公司济宁太白湖新区车站南路跨老运河桥梁工程项目部为原告出具证明，因本案分包合同所涉铸造石栏杆未按照约定日期完成安装，该项目部于2019年10月12日下发通知扣除被告工程款100000元，同时也能证明原告未按合同约定的期限（自2019年5月20日至2019年9月10日）完成施工，造成被告因此向临沂市政集团有限公司承担的违约金100000元应由原告承担，但根据双方合同约定，赔偿金最高限额为合同价的10%，因此原告仅需承担其中的87261元。根据双方合同第4.1.2（7）条约定：“本工程缺陷责任期、保修期为实际交工日期起计算一年，缺陷责任、保修时间从本项目栏杆单项工程正式竣工验收日期算起”，第9.4条约定：“工程进度款支付方式，每月10日按上月计量款的80%进度款支付，栏杆全部安装完毕，支付至合同总额的95%，5%作为工程质保金，经双方验收合格且保修期满后一个月内，余额一次性支付（不计息）”，该分包工程于2019年11月28日竣工验收，扣除缺陷责任、保修时间一年，扣除付款一个月，2020年12月29日起付款条件成就，被告应向原告支付逾期付款利息。综上所述，本院认为，本案所涉铸造石栏杆总工程价款为872610元，扣除丁某零活、安装费用53320元，扣除原告应向被告支付的延期赔偿金87261元，扣除原告认可已付工程款524000元，被告应再向原告支付工程款208029元，并自2020年12月29日起向原告支付利息。依据《中华人民共和国民法典》第五百七十九条、第五百八十五条之规定，判决如下：被告济宁欣森建筑工程有限公司于本判决生效之日起七日内向原告安徽省锦渊建设工程有限公司给付拖欠的工程款208029元及利息（以208029元为基数，自2020年12月29日起至实际给付完毕之日止，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取即3201元，由原告安徽省锦渊建设工程有限公司负担1243元，由被告济宁欣森建筑工程有限公司负担1958元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省济宁市中级人民法院。审判员  张华勇二〇二一年八月二日书记员  朱 敖