新疆维吾尔自治区霍尔果斯市人民法院民 事 判 决 书（2021）新4004民初618号 原告：丁建军，男，1970年9月3日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍城县。委托诉讼代理人：朱雪洁，新疆元正盛业（霍尔果斯）律师事务所律师。被告：霍尔果斯市杨泽清奶牛养殖厂，经营场所新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市莫乎尔牧场和谐社区养殖区。经营者：杨泽清，男，1966年4月14日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍城县。委托诉讼代理人：陈新，新疆邦达律师事务所律师。原告丁建军与被告霍尔果斯市杨泽清奶牛养殖厂（以下简称杨泽清养殖厂）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年7月6日立案后，依法适用简易程序，于2021年7月8日公开开庭进行了审理。原告丁建军及其委托诉讼代理人朱雪洁、被告杨泽清养殖厂的经营者杨泽清及其委托诉讼代理人陈新到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告丁建军向本院提出诉讼请求：1．请求法院依法判令被告向原告支付工程款640,000元；2．请求法院依法判令被告向原告支付误工费32,325元。庭审中原告丁建军将诉讼请求变更为：1．请求法院依法判令解除原告与被告签订的《建筑工程承包合同书》；2．请求法院依法判令被告向原告支付工程款560,000元；3．请求法院依法判令被告向原告支付窝工损失73,217元；上述费用合计：633,217元。事实和理由：2020年11月，原告与被告签订《建筑工程承包合同书》，约定由原告承建被告位于霍尔果斯市xxxx养殖区的房屋，面积共计19,305平方米，建造单价为95元/平方米。截至2021年6月1日，原告累计施工面积为8000平方米，圈舍主体均已完工，剩余封顶工程由于被告资金短缺，不能提供建设所需材料，导致原告被迫停止施工。同时在原告施工过程中，由于被告与第三人之间的纠纷，导致原告一度停止施工，因此产生了窝工损失。原告多次与被告沟通协商要求被告向原告支付工程款及窝工损失，但被告均以种种理由拒绝支付。鉴于此，原告为维护自身合法权益，特向贵法院依法提起民事诉讼，请求法院在查明事实的基础上依法支持原告的全部诉讼请求。被告杨泽清养殖厂辩称，原告缺乏证据证明我方欠原告560,000元，我方没有给原告没有带来任何的窝工损失，窝工是由案外人造成的，我方要求对已完成工程量进行计算工程价，扣除被告已经支付的工程款，最后才是原告的工程款，对原告主张的诉讼请求不认可。本院经审理认定事实如下：2020年11月，原告丁建军与被告杨泽清养殖厂签订《建筑工程承包合同书》，约定杨泽清养殖厂将厂区内18个棚圈建设以单包的形式承包给丁建军，杨泽清养殖厂负责提供工地上所用的材料，建设面积为19,305平方米，单包工程款为95元/平方米，杨泽清养殖厂负责支付单包工程款，丁建军方的工人工资，由丁建军向杨泽清养殖厂提供工人工资表并按手印后交给杨泽清养殖厂发放工人工资，合同签订后丁建军带领工人入场施工。2021年4月18日，丁建军与霍尔果斯市松林牧业养殖专业合作社（以下简称松林养殖合作社）就涉案工程签订《补充协议》，协议约定，丁建军于2021年5月31日前将松林养殖合作社工地4个牛圈全部施工完毕，完成交工，如因松林养殖合作社不能及时提供施工所需材料，致使工期延误，丁建军不承担工期延误责任，如松林养殖合作社将施工所需材料提供到位后，丁建军于2021年5月31日不能完成交工，丁建军承担全部延误工期责任。合同履行期间，杨泽清养殖厂向丁建军支付了部分工程款。2021年6月，由于杨泽清养殖厂自身亏损，无力再对上述棚圈购买材料进行建设，导致丁建军被迫停工。2021年6月19日杨泽清养殖厂的经营者杨泽清向丁建军出具欠条一张，载明：“今欠到丁建军在霍尔果斯市杨泽清奶牛养殖厂承包房屋和建牛棚羊棚工资：①建羊棚5个半棚8000平方米，每平方70元共计560,000元，……④牛场停水停电误工：20,325元；⑤谢北江停电：12,000元；⑥刘玉信在工地不让干活停工40,892元，共计772075，付过的工资153979”，并明确付款时间，后杨泽清养殖厂未按照欠条载明时间向丁建军支付上述款项，丁建军起诉至法院。另查，霍尔果斯市杨泽清奶牛养殖厂的经营者与霍尔果斯市松林牧业养殖专业合作社的法定代表人均为杨泽清，且地址均为同一地址，涉案工程也为同一工程，其实质为“两块牌子、一套人马”。以上事实有原告提交的《建筑工程承包合同书》、《补充协议》、欠条及被告杨泽清养殖厂提交的欠条、工资表等证据及当事人陈述在案佐证。关于被告杨泽清养殖厂向本院提交的牛羊棚圈施工现场照片，拟证明原告丁建军施工完成进度，该照片不能完整反映涉案牛羊棚圈建设全貌及已完成工程量，故对该证据本院不予采信。本院认为，原告丁建军与被告杨泽清养殖厂签订的《建筑工程承包合同书》及《补充协议》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效，原被告双方应当遵循诚信原则，全面履行合同义务。合同签订后杨泽清养殖厂因无法提供施工材料也未按时支付工程款导致工程停工，《中华人民共和国民法典》第五百六十三条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的……”，杨泽清养殖厂的行为已导致合同目的不能实现，故对原告丁建军要求解除合同的主张本院予以支持。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十九条规定：“当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许。”杨泽清出具的欠条对涉案工程面积、工程完成进度、工程价款、已付工程款、未付工程款进行了明确，应当视为原被告双方对工程价款结算达成了协议，杨泽清养殖厂抗辩称该欠条是在受胁迫情况下出具，但未向本院提交证据证明其受到胁迫，故对该抗辩理由本院不予采信，对杨泽清养殖厂的鉴定申请本院不予准许。关于杨泽清养殖厂抗辩已付工资部分，在与本案并案审理的（2021）新4004民初619号案件中杨泽清养殖厂抗辩已付款金额为308,717元，但提交的证据不足以证明其已付金额，故对杨泽清养殖厂的抗辩本院不予采信。杨泽清养殖厂与丁建军在欠条中明确的涉案牛羊棚圈结算工程款为560,000元，已付工资金额为153,979元，扣除杨泽清养殖厂向丁建军支付的153,979元，杨泽清养殖厂还应当向丁建军支付的工程款金额为406,021元。《中华人民共和国民法典》第八百零三条规定：“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。”第八百零四条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。”杨泽清养殖厂与丁建军通过欠条方式对涉案工程进行了结算，并对丁建军的窝工损失进行了确认，双方的债权、债务关系明确。丁建军要求杨泽清养殖厂给付窝工损失的诉讼请求合法，本院予以支持。综上所述，原告丁建军的诉讼请求本院部分予以支持。依照《中华人民共和国民法典》第五百零二条、第五百零九条、第五百六十三条、第五百七十九条、第八百零三条、第八百零四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十九规定，判决如下：一、解除原告丁建军与被告霍尔果斯市杨泽清奶牛养殖厂签订的《建筑工程承包合同书》；二、被告于霍尔果斯市杨泽清奶牛养殖厂本判决生效之日起五日内向原告丁建军支付工程款406,021元；三、被告于霍尔果斯市杨泽清奶牛养殖厂本判决生效之日起五日内向原告丁建军支付窝工损失73,217元；四、驳回原告丁建军其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费10,132.18元，减半收取计5,066.09元（已缓交），由原告丁建军负担821.81元，被告霍尔果斯市杨泽清奶牛羊殖厂负担4,244.28元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院。审  判  员   庞晓燕二 〇 二 一 年 八 月 十 二 日书  记  员   李 燕