河北省三河市人民法院民 事 判 决 书（2015）三民初字第3471号原告：北京金源伟辰科技发展有限公司，住所地北京市西城区珠市口西大街东路129号成安酒店113室。法定代表人：张秀菊，执行董事。委托诉讼代理人：杜国峰，男，该公司员工。委托诉讼代理人：邢江峰，北京宣言律师事务所律师。被告：三河市长城重机房地产开发有限公司，住所地河北省廊坊市三河市燕郊京哈路北。法定代表人：赵国杰，执行董事。委托诉讼代理人：陈硕，河北王洪波律师事务所律师。原告北京金源伟辰科技发展有限公司（以下简称金源伟辰公司）与被告三河市长城重机房地产开发有限公司（以下简称长城重机公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2015年7月23日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，后因案情复杂，转为普通程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人杜国峰、邢江峰，被告委托诉讼代理人陈硕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告金源伟辰公司向本院提出诉讼请求：1．判令被告支付原告工程款1821695.2元；2、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：原、被告于2013年2月25日签订《建设工程专业承包合同》，合同约定由原告承包被告位于河北省三河市燕郊经济开发区北侧富士星光西侧的黄金花园空调通风工程，开工日期2013年3月5日，合同工期60天，竣工日期2013年5月4日，合同价款共计伍佰零伍万元；合同专用条款12.3约定发包人签订合同时所提供的图纸发生变化与更改，导致工程量的增减的，双方另行协商。合同专用条款20.4约定结算价的组成为合同包干总价＋经确认的变动价。预付款为工程总价款的30%。合同专用条款16条约定款项支付为设备进场三个工作日支付合同价款的30%，材料进场三个工作日支付合同价款的15%，工程安装完成验收合格后三个工作日支付合同价款的10%，工程竣工并完成结算后15个工作日内，支付到合同价款的95%，剩余5%质保金于2年质保期结束后支付。合同专用条款20.2约定发包人收到承包人竣工结算报告和结算资料后30个工作日进行核实，给予确认或者提出修改意见，发包人确认竣工结算报告后通知相关部门向承包人支付工程竣工结算款。合同签订后，原告于2013年10月底完成了上述工程项目，被告于2013年12月25日签发了工程竣工验收单。合同约定的工程价款为5050000元，洽商款为1060095.2元，总计6110095.2元，现被告已支付4288400元，按照合同约定，被告尚应支付原告1516190元。原告如约履行合同，被告却未如约支付相关款项，已构成违约，故原告起诉，请求判如所请。被告长城重机公司辩称，原被告之间签订《建设工程专业承包合同》属实，被告已经支付工程款4288400元，但对原告主张的1821695.2元工程欠款不予认可，因为涉案工程没有竣工验收且没有结算，合同约定一次性包干价格为5050000元，原告请求的金额与合同不符，请求法院公正审查。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对双方无异议的被告已支付原告工程款4288400元的事实，本院予以确认。对有争议的证据和事实，本院认定如下：原被告双方于2013年2月25日签订《建设工程专业承包合同》，合同约定由原告承包被告位于河北省三河市燕郊经济开发区北侧富士星光西侧黄金花园空调通风工程，工期60天，自2013年3月5日起至2013年5月4日止，合同价款5050000元（总价包干）。合同专用条款12.3约定发包人签订合同时所提供的图纸发生变化与更改，导致工程量的增减的，双方另行协商。16条约定工程进度款支付为设备全部进场并验收合格后三个工作日内，支付合同价款的30%；材料进场（50%以上）并验收合格后三个工作日内，支付合同价款的15%；工程安装完成并经验收合格后三个工作日内，支付合同价款的10%；竣工验收合格并完成结算后十五个工作日内付至合同结算价款的95%；剩余5%作为工程质量保证金，待工程保修期满贰年后无质量问题，十五个工作日内一次性无息付清。20.2约定发包人收到承包人竣工结算报告及结算资料后30个工作日进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知相关部门向承包人支付工程竣工结算款。20.4约定结算价的组成为合同包干总价＋经确认的变动价。合同签订后，金源伟辰公司按约进行了施工。在施工过程中，金源伟辰公司应长城重机公司要求增减了部分工程项目。2013年经金源伟辰公司申请报验，涉案工程于2013年12月25日通过建设单位长城重机公司代表、监理单位工程师牛继忠和施工单位代表签字验收。就验收时因天气寒冷，未进行调试的室外机组，监理单位于2014年5月29日出具调试验收说明，证明室外机组调试正常。为此原告提交工程竣工验收单、黄金花园机组调试验收说明、工程联系单、工程洽商记录单、材料设备认价单为据。经质证，被告对上述证据的真实性均不予认可，称没有建设单位的签字或盖章，且涉案合同是包干价格，不存在增加项问题，但认可牛继忠是监理单位工程师。故原告申请对黄金花园通风工程的施工项目中除主体合同外的合同增项、变更洽商部分的工程量、设备等项目造价鉴定，后经双方委托选定的廊坊市哲仁工程造价咨询有限责任公司出具廊哲鉴字【2016】第26号工程造价鉴定意见书，鉴定结论为由于空调电气图纸中，空调电源线平面图与系统图标注不符，故空调电源线按照系统图标注电线计算，鉴定工程总造价5584567.09元；按照平面图标注电缆计算，鉴定工程总造价5596014.14元。经质证，原告认可该鉴定意见，要求按照系统图标注鉴定的工程总造价5584567.09元为依据，扣除被告已支付的4288400元，被告尚欠工程款1296167.09元，同时诉讼请求作出相应变更。被告对该鉴定意见书不予认可，称应以其公司出具的意见书为准。该鉴定意见系经双方委托选定的具备鉴定资质的机构和鉴定人员出具，被告虽不予认可，但未提供证据推翻该鉴定结论，被告亦不申请重新鉴定。故该鉴定意见本院予以采信。原告主张以该鉴定结论为依据，扣除被告已支付款项，要求被告支付1296167.09元工程款的主张，事实清楚，于法有据，本院予以支持。另查明，涉案工程已经交付使用。本院认为，原告金源伟辰公司与被告长城重机公司签订的《建设工程专业承包合同》，系双方真实意思表示，不违法法律行政法规的强制性规定，合法有效，双方应当按照约定全面履行自己的义务。合同签订后，金源伟辰公司按约进行了施工，在施工过程中，金源伟辰公司应长城重机公司要求增减了部分工程项目，就洽商变更部分均有原被告双方及监理单位代表签字确认。被告不予认可，称没有被告单位签字盖章。依据合同约定“发包人签订合同时所提供的图纸发生变化与更改，导致工程量的增减的，双方另行协商”，“现场变更洽商均应有建设单位、监理单位、施工单位三方签字确认”，“结算价款组成合同包干总价＋经确认的变动价”等内容，结合廊坊市哲仁工程造价咨询有限责任公司对原告所施工程总造价作出的鉴定结论可以认定，双方对工程实际进行了洽商变更。故对被告主张本院不予采信。涉案工程于2013年12月25日和2014年5月29日经双方验收，并已交付使用，且被告已支付工程款4288400元。故原告主张按照鉴定结论扣除被告已支付工程款，要求被告支付尚欠1296167.09元工程款的主张，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼费》第六十四条第一款规定，判决如下：被告三河市长城重机房地产开发有限公司于本判决生效后三日内支付原告北京金源伟辰科技发展有限公司工程欠款1296167.09元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费16466元，由被告三河市长城重机房地产开发有限公司（本判决生效后三日内交纳）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省廊坊市中级人民法院。审 判 长  张景胜代理审判员  张大力人民陪审员  王 宁二〇一六年十二月二十七日书 记 员  周宇杰