江苏省宿迁市宿城区人民法院民 事 判 决 书（2016）苏1302民再51号再审申请人（一审被告）：宿迁市希望房地产开发有限公司，住所地宿迁市威海路88号。法定代表人：吕静，该公司董事长。委托代理人：陈精炼，江苏以兴律师事务所律师。委托代理人：蒋义伟，宿迁市希望房地产开发有限公司员工。被申请人（一审原告）：曹竞楠，男，1982年12月20日出生，住宿迁市经济开发区。再审申请人宿迁市希望房地产开发有限公司（以下简称希望房地产公司）因与被申请人曹竞楠、杨某、李某等人商品房预售合同纠纷一案，不服本院（2015）宿城开民初字第00132号民事判决，于2015年12月向宿迁市中级人民法院申请再审。宿迁市中级人民法院于2016年7月决定由本院对该案进行再审审查。本院于2016年8月24日作出（2016）苏1302民申13号民事裁定再审本案。本院依法另行组成合议庭，开庭审理了本案。再审申请人希望房地产公司的委托代理人陈精炼、蒋义伟、被申请人曹竞楠到庭参加诉讼，本案现已审理终结。希望房地产公司申请再审称：1.原审判决认定事实错误，违约期限、标的，均有计算错误，未按照合同约定的违约天数计算至申请人申报工程竣工备案表之日即2015年3月23日，应扣除商品房施工期间暴风雨天气93天，当事人的姓名、性别书写错误，补正裁定书合议庭成员组成不合法；2.程序违法，未经传票传唤进行缺席审理。3.主要证据未经质证，剥夺了申请人的辩论权利。4.被申请人存在违约行为，未按照合同约定及建设部、财政部的规定缴纳契税、房屋维修资金、物业管理费，且存在违规装修等行为，故申请人不应承担违约责任。请求撤销（2015）宿城开民初字第00132号民事判决，并依法改判驳回被申请人的诉讼请求。被申请人曹竞楠再审辩称：原审认定事实清楚，被申请人没有违约行为，请求维持原判。被申请人曹竞楠向本院原审起诉请求：2013年6月27日与希望房地产公司签订了《商品房买卖合同》，购买其开发的“希望城”H1幢1401号商品房。按照合同约定支付了全部住房购房款849584元。但希望房地产公司并未按合同约定于2013年12月28日前将验收合格的房屋进行交付，实际交房日期为2015年4月4日，已构成严重违约。现请求法院判令希望房地产公司支付逾期交房违约金58748元（自2013年12月29日至2015年4月4日即461天，按照购房款的日万分之一点五计算）。原审经审理查明：原被告间签订的《商品房买卖合同》中，对涉案房屋价款、交房时间、逾期交房的违约金计算标准等内容进行了详细约定。但是被告未能按照合同约定如期交房，2015年3月29日，取得《竣工验收备案表》，次日起陆续交付房屋。致原审原告请求逾期交房违约赔偿。本院原审认为，原被告在平等自愿、协商一致的基础上签订的《商品房买卖合同》，系双方的真实意思表示，依法成立且合法有效，双方均应按照约定履行各自合同义务。因被告未能在合同约定的期限内交付房屋，故依约应承担违约责任。经合法传唤，被告无正当理由拒不到庭，视为放弃自己答辩及质证的权利。举证期限内，被告未有举证，庭审结束后，向本院邮寄“晴雨表”复印件，其真实性无法考证，邮寄目的亦无从得知，故该复印件不作证据使用。本院原审判决被告希望房地产公司于本判决发生法律效力之日起十日内向全体原告支付违约金23730365元。其中附件载明原审原告曹竞楠应得违约金58112元。围绕当事人的再审请求，本院对有争议的证据和事实认定如下：2015年，被申请人曹竞楠等500余名购房户因与再审申请人希望房地产公司就逾期交房问题产生纠纷，多次向政府有关部门群访，并陆续向本院提起民事诉讼，本院为妥善解决该群体性纠纷，于2015年1月21日将曹竞楠等起诉希望房地产公司商品房预售合同纠纷案件作为集团诉讼立案，由崔某等5名原告作为诉讼代表人参与诉讼。因希望房地产公司在答辩、举证期限内拒不答辩、举证，且在收到本院开庭传票后，无正当理由拒不到庭。本院于2015年6月30日进行了缺席审理，五名诉讼代表人出庭，宣读了各自的诉状，出示了各自商品房买卖合同及交纳购房款票据等证据材料。原审判决未对各原告与被告之间签订、履行商品房预售合同及储藏室使用权转让协议的事实作逐一认定。再审中，希望房地产公司对被申请人曹竞楠所提供的交纳购房款票据及购房合同等证据真实性、合法性不持异议，本院对该证据的效力予以确认。据此查明，2013年6月27日，曹竞楠与被申请人签订了《商品房买卖合同》，购买被申请人开发的“希望城”H1幢1401号商品房。同日，缴纳首付款259584元，2014年3月4日办理贷款590000元，到达希望房地产公司账户。2014年7月14日交纳契税，2015年6月18日交纳住宅专项维修资金。《商品房买卖合同》第八条约定：出卖人应当在2013年12月28日前，将房屋交付买受人使用，如遭遇不可抗力，出卖人应在不可抗力发生之日起一周内公告；第九条关于出卖人逾期交房违约责任约定：买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条约定的最后交付期限的第二天起至取得《工程竣工验收备案表》之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一点五的违约金”；第十一条约定：买受人收到出卖人书面通知15日内，未与出卖人办理交付手续的，由此产生的延期交房责任有买受人承担。《商品房买卖合同》补充协议第七条约定“在合同约定的交付时间到达时，如买受人房款没有交清（包括按揭贷款没有到账）以及不按时还贷或不交清国家相关部门的有关费用，出卖人有权拒绝交付房屋，并不承担违约责任”。2015年3月29日，经宿迁市住房和城乡建设局同意备案，希望房地产公司取得《竣工验收备案表》，该备案表记载“备案日期2015年3月29日”。本院再审认为，民事再审的审理对象是已经发生法律效力的错误裁判，再审是对原审生效裁判存在错误进行纠正的救济程序。人民法院审理再审案件应当围绕再审请求进行，当事人的再审请求超出原审诉讼请求的，不属于再审审理范围。本院原审将曹竞楠等诉讼希望房地产公司商品房预售合同纠纷系列案件，按照集团诉讼的方式受理，不符合法律规定，且在组织原审原告推选诉讼代表人过程中，推选程序不规范，庭审过程中，亦未全面组织当事人举证、质证，导致判决确定的违约金总额计算错误，对于再审申请人的该部分申请再审理由予以支持，本院在再审过程中应予以纠正。对于再审申请人主张原审未依法传票传唤，即缺席审理的问题，经调取原审送达诉状副本、开庭传票、应诉通知书、举证通知书、权利义务告知书等诉讼文书的影像资料，证实本院原审送达程序符合法律规定。关于再审申请人主张的恶劣天气、不可抗力延误了交房，应扣除商品房施工期间的暴风雨天气93天的抗辩理由，因被申请人不予认可，且其不属于不可抗力，且双方的合同中未约定其作为延期交房事由，本院对该抗辩不予支持。再审期间，希望房地产公司提供晴雨表复印件，不属于最高人民法院《关于人民法院民事诉讼证据的若干规定》第四十四条所规定的“新的证据”，根据该《若干规定》第四十三条第一款之规定，本院不予采纳。再审已查明事实表明，原审判决对再审申请人希望房地产公司违反合同约定逾期交房的基本事实认定并无不当。再审申请人关于被申请人曹竞楠违规装修造成损失、未缴纳物业管理费的主张，不属于本案再审审理的范围。对于再审申请人提出，因被申请人曹竞楠未按照双方补充协议第七条约定交纳契税及住宅专项维修资金，该公司有权拒绝交房，并不承担违约责任的抗辩。本院认为，首先，契税、住宅专项维修资金等合同义务，属于主合同的附随义务，在当事人双方签订合同后，被申请人曹竞楠按约履行了主合同义务即交清购房款的情况下，再审申请人应按照约定交付房屋；其次，《住宅专项维修资金管理办法》第十三条虽然规定“未按本办法规定交存首期住宅专项维修资金的，开发建设单位或者公有住房售房单位不得将房屋交付购买人”，但该条款并非法律强制性规定，仅是部门规章，且在本地实际操作中，均是在房屋交付后，由购买人持开发商开具的缴款票据前往指定的地点交纳专项维修资金。第三、根据双方合同补充协议第七条的约定，该条款应指房屋具备交付条件时，而非“合同约定的交付时间到达时”，因买受人未交清相关费用，出卖人有权拒绝交房，并不承担违约责任。而本案的实际情况是，再审申请人在合同约定的交付时间，因房屋未竣工验收，存在着客观事实上的“不能交付”，不具备“拒绝交付”的条件，且该公司在房屋具备交付条件后，已将房屋交付给被申请人，系对其权利的自行处分。该协议系希望房地产公司提供的格式合同，根据《中华人民共和国合同法》第四十一条规定：对格式条款的理解发生争议的，应当按通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。本院对其该项抗辩不予采信。庭审中，经本院释明，希望房地产公司主张合同约定的违约金过高，请求减少，但不能举证证明，本院对其请求依法不予支持。本院再审认为，曹竞楠与希望房地产公司签订《商品房买卖合同》，希望房地产公司直到2015年3月29日才取得《竣工验收备案表》，具备交房条件，希望房地产公司未按照合同约定交付房屋，存在违约交付的事实。曹竞楠主张希望房地产公司违约期限应计算至2015年4月4日，不符合合同约定，违约期间为2013年12月29日至2015年3月29日，由于曹竞楠的购房款在合同约定的交房日未交清，亦存在违约行为，应按照合同约定以已付房款作为基数分段计算。即以首付款259584元违约金应计算自2013年12月29日至2015年3月29日，贷款590000元违约金自2014年3月4日计算至2015年3月29日。经本院计算，确认希望房地产公司向曹竞楠交付的商品房违约天数分别为456天、391天，分别按照购房款基数计算，违约金合计259584元*456*万分之一点五+590000元*391*万分之一点五=52359元（四舍五入取整），曹竞楠一审主张58748元，超出部分，本院不予支持。综上，本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、第四十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第五十二条、第二百零七条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百零七条第二款之规定，判决如下：一、撤销本院（2015）宿城开民初字第00132号民事判决；二、宿迁市希望房地产开发有限公司于本判决生效之日起立即向曹竞楠支付逾期交房违约金52359元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1109元，再审案件受理费1109元，合计2218元由宿迁市希望房地产开发有限公司负担。（原告未预交，被告在履行付款义务时一并向法院支付）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省宿迁市中级人民法院。同时向该院预交上诉案件受理费1109元（开户行：中国农业银行宿城支行，户名：宿迁市财政局国库处，账号：46×××80，征收单位：宿迁市中级人民法院）。审判长 耿 辉审判员 朱雪芹审判员 莫 恒二〇一六年十二月十三日书记员 金 霏