连云港市连云区人民法院 民 事 判 决 书 （2016）苏0703民初2017号 原告:连云港正帮建设有限公司，住所地连云港市海州区朝阳东路22-2海晟新寓A-707室。 法定代表人:赵正喜，总经理。 委托代理人:孙孝淮，该公司职员。 委托代理人：张随来，该公司法务。 被告：连云港亨鑫金属制造有限公司，住所地连云港市连云区板桥工业园区横二路西侧。 法定代表人：赵来全，总经理。 委托代理人：房保平，该公司职员。 委托代理人：孙乃峰，辽宁亚太律师事务所律师。 原告连云港正帮建设有限公司（以下简称正帮公司）诉被告连云港亨鑫金属制造有限公司（以下简称亨鑫公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年6月21日立案受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告的委托代理人孙孝淮、张随来，被告的委托代理人房保平、孙乃峰到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告正帮公司的诉讼请求为：1、被告给付原告工程款72715元。2、被告给付原告利息93797元。事实与理由：2012年6月10日，原告与被告签订1号厂房、变电所零星收尾工程合同、西大门及大门装饰合同、2号楼等其他维修工程合同。原告按照合同约定按期完成施工任务，并于2012年8月20日通过竣工验收。经原告多次催促，原告于2013年7月29日通过决算。被告尚欠原告工程款72715元及利息93797元。 被告亨鑫公司辩称，1、原告诉请分属不同法律关系，应分别主张。原告诉求的是四项工程累计的工程款，依据是2012年5月29日签订的《建设工程施工合同》，然而，四份结算文件，与该合同对应的结算文件仅为《1号厂房及电子称另行收尾》和《变电所收尾工程》，西门装饰工程和2号楼装饰工程则分属不同的工程合同事项，双方分别签订了不同的施工合同，应分属不同的法律关系，原告应分别起诉。2、被告不欠原告工程款及利息。与原告提供的《建设工程施工合同》相对应的两份决算书累计的工程款为526007元，被告实际支付54880元，已经超付。既然不欠付工程款，自然也不欠付利息。退一万步讲，即使被告欠付工程款，依据《建设工程施工合同》第八条第5款约定的付款条件，被告支付工程款需要若干前置条件，原告没有向被告提交全部材料，被告完全有权利不予支付原告工程款。被告之所以支付原告工程款，是因为原告曾承诺补齐材料。原告主张的利息计算方式、计息本金、起点、各计息节点错误，利率标准也偏高，被告能够预见的利息就是按照中国人民银行公布的同期贷款利率。超出预见的损失，违约方不承担责任。3、再退一步讲，即使原告主张有据，也应当将原告的违约责任在被告应付原告工程款中做相应的抵扣。涉案工程直到2013年7月中旬才完工，严重拖期。原告主张其按期完成施工，没有事实依据。4、西门装饰工程和2#楼工程款的诉讼时效已过，上述两工程，原告称在被告应当2012年7月支付工程款，现诉讼时效已过。5、原告代理人孙孝淮未提供《劳动合同》证明其属于原告的员工，孙孝淮无权代理。 当事人围绕诉讼请求提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无争议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2012年5月29日，原告（甲方）与被告（乙方）签订《建设工程施工合同》，工程名称为亨鑫金属制造有限公司1号厂房等零星收尾及变电所收尾工程。乙方按照甲方提供的施工图纸内容施工：甲方未提供图纸的施工项目按甲方发出的指令施工。承包范围包括:1号厂房道路、散水、台阶、炉管沟、除尘封闭、电子秤道路及变电所收尾工程。甲方指定杨顺为工程代表，负责发布工程指令，乙方指定孙孝淮工程代表，签署工程文件，代表乙方收取工程款，负责合同项下工程所涉事项的沟通与联络。承包方式为包工包料，开工日期2012年6月10日，竣工日期2012年7月28日，总天数49天（变电所工程工期28天），若乙方没有按合同约定工期完成工程，总工期拖延一天乙方按工程总造价的0.02%向甲方支付违约金。开工时间提前或延后以甲方的开工报告为准，但工期总日历天数不变，不可抗力因素除外。第七条工程量计算：施工指令:图纸外的施工项目须由甲方出具书面的施工指令乙方才可施工，甲方的施工指令须由甲方工程代表与甲方工程负责人共同签署方为有效，乙方收到甲方的施工指令应为甲方签署回执。第八条工程款的支付：1、本工程无预付款。2、甲方以承兑汇票方式支付工程款。3、工程款支付：每月二十五日乙方上报本月已完工程量，甲方审定乙方上报工程项后四十五天之内，按审定后工程量的70%支付工程进度款。全部工程竣工且经有工程质量检验机构验收合格后十日内支付审定后已完工程价款的85%。工程验收合格后，在乙方上报工程决算资料后二个月内甲方完成工程决算。甲乙双方认定决算后一个月内甲方支付工程款至工程造价的95%，剩余工程造价的5%作为工程质量保修金。工程质量保修金按国家现行质量保修规定执行。保修期自工程验收之日起计算，保修期满后14日之内甲方支付给乙方工程保修款。4、以上所含全部项目均不计利息。5、付款条件：每次工程款支付前乙方应提供如下文件向甲方申请付款：1）开具与付款数额相等的合法有效发票（施工当地开发区指定的税务局出具的建筑业发票，无工程发票拒付工程款）。2）已完工程结算文件和工程量认证文件及工程量计算说明。3）付款申请书（载明付款总金额及已完工程开工时间与结算时间等）乙方向甲方请求支付结算款时还应向甲方提供合同约定的竣工资料。第十条甲方承诺：甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。如果甲方延期付款，应承担乙方开户行的同期贷款利息。工程质量保修期：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限。2、其他工程为一年。 2012年7月30日，原告（乙方）与被告（甲方）另签订《西门卫及大门装饰工程施工合同》，施工范围：西门卫外墙涂料、屋面保温防水、电动门仓理石镶贴等。承包方式为包工包料。工期共计25个工作日，计划开竣工日期从2012年8月5日起至2012年8月30日止。开工日期以合同约定的开工时间为准。如甲方调整开工日期时，以甲方书面通知确认的开工日期为准。工期也相应调整，但日历工期不变。如乙方原因无法按计划开工时间开工的，甲方视情况决定延期开工（工期不予顺延）或解除合同。工程完工后，验收达到约定质量标准，以乙方申请验收且合格之日为竣工日期。工期延误例外：应下列原因导致工期延误的，经甲方确认后工期相应顺延：（1）甲方调整开工时间；（2）不可抗力（3）工程变更导致工程量增加的（4）其他甲方认可的情况。应上述情况工期顺延的，乙方应取得甲方书面确认。工期违约：除本合同另有约定外，工期每延误一天，乙方承担合同价款的千分之三的违约金。第五条工程造价及工程决算：工程暂定价为五万元。工程量计量：1）计量标准：甲乙双方按实际发生工程量计量。2）以书面形式双方确认工程量。第六条竣工验收与结算1、申请验收：乙方应于施工完毕后十日内以书面形式提请甲方进行验收，提交竣工验收申请时应附有工程相应竣工资料。2、组织验收：甲方接到乙方书面验收申请之日起十日内组织验收，验收标准为本合同约定的质量标准。甲方委托第三方对工程进行检测验收的，乙方完全认可第三方的检测结果。第八条合同价款与工程款支付：付款方式：甲方以承兑汇票向乙方支付工程价款。乙方接到承兑汇票之日即为乙方收到工程价款之日。工程无预付款，工程结束后一次性结清。付款条件：付款前，乙方应向甲方提示付款报告，并提交与付款数额相等金额的发票供甲方核验。甲方检验合格后四十天内支付工程款，乙方要求支付工程结算款时还须提供合同约定的计算文件。质保金：保修金为工程价款的5%，质保期为一年，自竣工验收之日起算。待质保期结束后二十日内返还质保金。 原、被告另口头订立关于施工2号楼等其他维修工程的合同一份，约定由原告施工2号楼等维修工程。 上述三份合同订立后，原告按照合同约定进行了施工。2013年7月29日，原、被告就上述工程进行了结算，经结算，变电所收尾工程造价为212809元、1号厂房及电子秤道路等零星收尾工程造价313198元、西门卫装饰工程造价43062元、2号楼等其他维修工程造价52446元，共计621515元。原告已于2013年陆续向被告开具621515元的工程款发票，被告已经付款548800元，但被告认为该款项仅支付《建设工程施工合同》即1号厂房等零星收尾及变电所收尾工程的工程款，该合同的造价为526007元，已经全部支付完毕。但并未向原告支付其他工程的工程款。 本案的争议焦点为：1、原告是否可以在本案中主张两份建设工程施工合同的工程款。2、原告向被告主张西门卫及大门装饰工程、2号楼装饰工程的工程款的诉求是否过诉讼时效。3、被告是否应当向原告支付工程款，如需支付，应当支付的工程款及利息的数额。 关于本案的第一个争议焦点：原告是否可以在本案中主张两份建设工程施工合同的工程款。被告认为三份合同分属不同的法律关系，原告应当分案向被告主张权利。本院认为，原告在庭审时提供了《建设工程施工合同》（1号厂房等零星收尾及变电所收尾工程）及1号厂房等零星收尾、变电所收尾、西门卫大门装饰、2号楼零星装修工程的结算单，被告也提交了《西门卫及大门装饰工程施工合同》，经双方确认，西门卫大门装饰工程结算单对应的是《西门卫及大门装饰工程施工合同》；1号厂房等零星收尾、变电所收尾工程对应的是《建设工程施工合同》；2号零星装修工程对应的是原、被告的口头合同，上述三份合同的当事方均为原、被告，且均为建设工程施工合同，原、被告之间均形成了建设工程施工合同关系。原告已经向被告开具了上述三份合同的全部工程款发票，经原、被告共同确认，系由原告先开具工程款发票，交由被告作账，然后被告再通知原告领款，原告向被告出具收款收据，收据上未写明工程的名称，给付工程款的时间与出具发票的时间并不一致。原告称其分辨不出被告支付的款项对应的工程名称，被告虽然称其已经给付《建设工程施工合同》审核的工程款，但也不能将每笔款项对应的工程名称列举出来，故可以判断被告在给付原告工程款时，没有按照原告开具的发票的金额及名称给付工程款，上述三份合同虽然在名称及施工内容上不一致，但因被告给付的三份合同的工程款是混合在一起的，被告要求原告就三份施工合同分别主张权利，不但不利于查明案件情况，且给当事人带来累诉，故本院对原告要求在本案中一并处理三份施工合同的主张予以支持。 关于本案的第二个争议焦点：原告向被告主张西门卫及大门装饰工程、2号楼装饰工程的工程款的诉求是否过诉讼时效。被告认为原告在庭审中自称被告应当自2012年7月工程结束就支付工程款，现已过诉讼时效。本院认为，根据法律规定，诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。本案中，原告所施工的西门卫及大门装饰、2号零星装修工程于2013年7月29日结算，原告于2013年10月16日、2013年10月30日分别向被告出具了西大门装饰工程、2号楼等其他维修工程的工程款发票。根据被告提供的向原告支付工程款的付款凭证，最后一次付款的时间为2016年2月29日，虽然被告辩称其向原告支付的款项均为1号厂房等零星收尾、变电所收尾工程的工程款，但其提供的付款凭证并未表明工程名称，原告施工的四项工程均在2013年7月29日结算完毕，被告向原告付款的金额超出了1号厂房等零星收尾、变电所收尾工程的工程款总额526007元，被告在明知道1号厂房等零星收尾、变电所收尾工程结算的工程款的总额时，仍然付超，显然与常理不相符，因此，原告向被告主张工程款的诉讼时效应当从被告最后一次给付原告工程款次日起算，原告于2016年6月2日提起本案诉讼，未过两年法定诉讼时效。 关于本案的第三个争议焦点即被告是否应当向原告支付工程款，如需支付，应当支付的工程款及利息的数额。原、被告所签订的《建设工程施工合同》、《西门卫及大门装饰工程施工合同》及口头的《2号楼等其他装修合同》系双方的真实意思表示，合法有效，双方应恪守遵守。原告已经按照上述三份合同的约定施工，经被告确认了工程量且已投入使用，被告并未提出涉案工程有质量问题且已过质保期。经原、被告结算，三份建设工程合同的工程款总价共计621515元，被告已经付款548800元，剩余72715元工程款尚未给付。关于西门卫及大门装饰工程、2号楼装饰零星工程的工程款的条件是否成就的问题，根据《西门卫及大门装饰工程施工合同》，付款条件为：付款前，乙方应向甲方提示付款报告，并提交与付款数额相等金额的发票供甲方核验。甲方检验合格后四十天内支付工程款，乙方要求支付工程结算款时还须提供合同约定的计算文件。本案中，原告向被告开具了上述合同的工程款发票，对上述工程的工程款也予以结算，合同并未约定被告收到发票后检验的时间，因此，被告应当在收到发票之日后的四十天内支付工程款。原告开具西大门装饰工程发票的时间为2013年10月16日，金额为38800元、2013年10月30日开具工程款发票金额4262元、2013年10月30日开具2号楼等其他维修工程款发票52446元，合同另约定工程款一次性付清，被告收到原告西门卫及大门装饰工程的全部工程款发票的时间为2013年10月30日，故被告应当于2013年12月10日前向原告支付上述款项。至于2号楼装饰零星工程的工程款给付期间，双方系口头约定，且对违约责任并未达成一致意见，被告应当自结算之日2013年7月29日就向原告支付工程款。现被告主张其依据《建设工程施工合同》已经向原告付款548800元，合同价款为526007元，之所以有这样的出入是因为双方约定的付款方式为承兑汇票，承兑汇票在背书中不能凑整数，多次付款偏差累计所致。但被告已实际付款548800元，超出《建设工程施工合同》价款526007元的部分22793元作为西大门及门卫、2号楼等其他装修工程的工程款予以结算。 关于原告主张的被告逾期付款利息，原告主张按照其开户行东方农村商业银行的贷款利率计算，原告提供了其自制的支付利息清单，其主张按照月利率7厘计算逾期利息，起算方法根据被告最后一次支付工程款的时间按照合同约定倒推而来，为此，原告提供了其在该银行的开户记录，被告对于不予认可。本院认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条：当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。本院认为，双方在合同中写明的“开户行”的约定并不明确，双方对“开户行”所指含义没有达成一致意见，该约定因不明确而应当视为无约定，本院以中国人民银行发布的同期同类贷款利率作为计算逾期利息的标准。《建设工程施工合同》约定每次付款时乙方除了提供发票、已完工程结算文件及工程量说明外，还应当提供付款申请书，但被告在历次向原告付款时均未按照该约定履行，原、被告以其实际行为对合同约定的付款条件进行了变更，因此，被告应当按照合同的工程款支付节点向原告付款。《建工工程施工合同》约定：每月二十五日乙方上报本月已完工程量，甲方审定乙方上报工程项后四十五天之内，按审定后工程量的70%支付工程进度款。全部工程竣工且经有工程质量检验机构验收合格后十日内支付审定后已完工程价款的85%。工程验收合同后，在乙方上报工程决算资料后二个月内甲方完成工程决算。甲乙双方认定决算后一个月内甲方支付工程款至工程造价的95%，剩余工程造价的5%作为工程质量保修金。原告未能提供证据证明其每月上报给被告的工程量，无法核实每月原告施工的工程价款，原告也未能提供工程竣工时间的证据，因此，对于被告应当支付给原告的工程款的起算时间，仅能以“甲乙双方认定决算后一个月内甲方支付工程款至工程造价的95%，剩余工程造价的5%作为工程质量保修金。”该时间节点结算，该份合同的工程价款为526007元，被告应当于工程款结算之日2013年7月29日后的一个月内即2013年8月29日前付至工程造价的95%为499706.65元，剩余26300.35元作为质保金自保修期届满后14日之内支付，保修期自2013年7月29日起算一年为2014年7月28日，质保金应当在2014年8月11日前支付。被告主张其已经付款的均为《建设工程施工合同》的工程款，本院以被告自认的陈述计算被告已付原告1号厂房等零星收尾、变电所收尾工程工程款的付款时间及付款金额，被告应当于2013年8月29日前付至499706.65元，根据被告提供的付款记录，截至2013年6月9日，被告已付款170000元，于2013年10月16日付款38800元、2013年12月14日付款100000元、2014年3月26日付款70000元、2014年10月13日付款30000元、2015年2月13日付款50000元、2015年3月16日付款20000元、2015年9月2日付款50000元，质保金以26300.35元，应当在2014年8月11日前支付。被告应当向原告支付按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率标准，分别以329706.65元为本金，自2013年8月30日至2013年10月15日的利息；以290906.65元为本金，自2013年10月16日至2013年12月12日的利息；以190906.65元为本金，自2013年12月13日至2014年3月25日的利息；以120906.65元为本金，自2014年3月26日至2014年10月12日的利息；以70906.65元为本金，自2014年10月13日至2015年2月12日的利息；以50906.65元为本金，自2015年2月13日至2015年3月15日的利息，以20906.66元为本金，自2015年3月16日至2015年9月1日的利息。质保金26300.35元，应当在2014年8月11日前支付，但直至最后一笔款项2015年9月2日付款的50000元才将质保金全部支付，故应以质保金26300.35元为本金，自2014年8月12日至2015年9月2日期间的利息。 关于西门卫装饰工程的逾期利息，被告应当在原告提交与付款数额相等金额的发票后，检验合格后四十天内支付工程款。2013年10月16日，原告向被告开具西大门装饰工程款38800元，于2013年10月30日开具剩余工程款4262元，合同约定工程款一次性付清。故被告应当在2013年12月10日前向原告支付西门卫装饰工程款43062元。合同约定保修金为工程总价的5%，质保期为一年，自竣工验收之日起算，待质保期结束后二十日内返还质保金。西大门装饰工程的工程款为43062元，保修金为2153.1元，保修金的给付时间为竣工验收之日起算。关于工程的竣工验收日期，原告未能提供证据证明涉案工程何时完工竣工验收，本院以原、被告结算工程款的时间2013年7月29日作为竣工验收之日，保修期为2013年7月29日至2014年7月28日，保修金的给付时间自2014年7月29日开始20日之后，即从2014年8月18日开始至被告实际给付之日。被告已于2015年9月2日支付2793元、2016年2月29日支付20000元（被告于2015年9月2日付款的50000元，超出《建设工程施工合同》的部分），故被告应当向原告支付按照中国人民银行同期贷款利率，以40908.9元（43062元*95%）为本金，自2013年12月10日至2015年9月1日的利息；以38115.9为本金，自2015年9月2日至2016年2月28日的利息；以18115.9元为本金，自2016年2月29日至实际给付之日止的利息；以2153.1元为本金，自2014年8月18日至实际给付之日止的利息（质保金）。 关于2号楼等其他维修工程的逾期利息，原、被告仅有口头约定，未约定付款的时间，故被告应当与原告办理工程结算后即向原告支付工程款，即2013年7月29日，故被告应当向原告支付按照中国人民银行同期贷款利率，以52446元为本金，自2013年7月30日起至实际给付之日的逾期付款利息。 关于被告主张原告逾期完工，应当按照合同约定支付逾期完工违约金，按照约定的完工时间到2013年7月15日，每逾期一日按照总工程款的0.02%（《建设工程施工合同》约定的1号厂房等零星收尾及变电所收尾工程）在被告应给付的工程款中予以扣除的抗辩理由。原告称1号厂房等零星收尾及变电所收尾工程在2012年7月底就完工了，其提供了电力公司的送电记录，被告对该送电记录有异议，其认为工厂本来就有电。本院认为，该合同约定的竣工日期2012年7月28日，总天数49天（变电所工程工期28天），若乙方没有按合同约定工期完成工程，总工期拖延一天乙方按工程总造价的0.02%向甲方支付违约金。合同约定的总工期逾期的违约责任，即使原告提供的供电记录系真实的，原告系2012年11月8日完成了变电所的收尾工程，但原告仍然未能举证证明1号厂房的零星收尾工程的完工时间。现能证明原告完工的证据仅为原、被告订立的结算单，故以结算单载明的时间2013年7月29日作为原告《建设工程施工合同》的完工时间，合同约定的竣工日期2012年7月28日，至2013年7月29日，原告逾期一年完工，违约金为526007元*365*0.02%为38398.51元，上述款项抵扣被告应支付原告的剩余工程款72715元后，为34316.49元。综上，依据《中华人民共和国合同法》第二百六十九条，《最高人民法院》第一条第（一）项、第二条、第十四条第（二）项、第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 一、被告连云港亨鑫金属制造有限公司于判决生效之日起十日内给付原告连云港正帮建设有限公司工程款34316.49元及利息（按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率标准，分别以329706.65元为本金，自2013年8月30日至2013年10月15日的利息；以290906.65元为本金，自2013年10月16日至2013年12月12日的利息；以190906.65元为本金，自2013年12月13日至2014年3月25日的利息；以120906.65元为本金，自2014年3月26日至2014年10月12日的利息；以70906.65元为本金，自2014年10月13日至2015年2月12日的利息；以50906.65元为本金，自2015年2月13日至2015年3月15日的利息，以20906.66元为本金，自2015年3月16日至2015年9月1日的利息；以质保金26300.35元为本金，自2014年8月12日至2015年9月2日期间的利息；以40908.9元（43062元*95%）为本金，自2013年12月10日至2015年9月1日的利息；以38115.9为本金，自2015年9月2日至2016年2月28日的利息；以18115.9元为本金，自2016年2月29日至实际给付之日止的利息；以质保金2153.1元为本金，自2014年8月18日至实际给付之日止的利息；以52446元为本金，自2013年7月30日起至实际给付之日的利息）。 二、驳回原告的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费3630元，由原告连云港正帮建设有限公司负担630元，被告连云港亨鑫金属制造有限公司负担3000元（原告已预交，被告应承担部分于上述款项一并给付原告）。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。根据国务院《诉讼费用交纳办法》，同时应向连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费3630元。连云港市中级人民法院开户行：连云港市农行苍梧支行营业部，账号：10×××94。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条规定，本判决生效后，权利人可以向本院或者本院同级的被执行财产所在地法院申请强制执行，申请强制执行期限为二年。 审 判 长  周 鹤 代理审判员  张西林 代理审判员  许乔博 二〇一六年十二月三日 书 记 员  何丹红 法律条文及上诉须知附录 一、法律条文 《中华人民共和国合同法》 第二百六十九条：建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 《最高人民法院》 第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效： （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的； （二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的； （三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。 第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。 第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间： （一）建设工程已实际交付的，为交付之日； （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日； （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条：申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，使用法律有关诉讼时效的中止、中断的规定。 前款规定的时间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，在规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期限的，从法律文书生效之日起计算。 二、上诉须知 根据有关法律、法规和司法解释的规定，现将有关上诉事项告知如下： 当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。 上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院。逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。 本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。