云南省昆明市五华区人民法院民 事 判 决 书（2016）云0102民初7591号原告（反诉被告）：昆明中英安琪儿妇产医院有限责任公司，住所地昆明市西站**，统一社会信用代码91530100560058622N。法定代表人：卓朝阳，执行董事。委托诉讼代理人：杨辉，云南新洋务律师事务所律师，特别授权代理。委托诉讼代理人：夏云娥，云南新洋务律师事务所律师，特别授权代理。被告（反诉原告）：深圳市新视讯达科技有限公司，，住所地深圳市宝安区民治街道民新社区白石龙******701办公场所），组织机构代码56709264-7。法定代表人：杨志权，总经理。委托诉讼代理人：杨佳，云南同润律师事务所律师，特别授权代理。委托诉讼代理人：余庆春，云南同润律师事务所律师，特别授权代理。原告昆明中英安琪儿妇产医院有限责任公司与被告深圳市新视讯达科技有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年9月28日立案后，被告提起反诉，本院依法受理其反诉，并依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）的委托诉讼代理人杨辉，被告（反诉原告）的委托诉讼代理人杨佳、余庆春到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.被告退还原告多支付的工程款1344995元；2.被告支付违约金418000元；3.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2013年10月17日，原、被告签订《昆明中英安琪儿妇产医院生殖中心弱电工程施工合同》，原告将生殖中心弱电工程承包给被告包工包料施工。合同价款235万元，合同工期按照总包单位（装饰公司）装饰工程完成后延后10天，乙方如因自身原因不能按照合同约定时间进场及未按期完成各施工段，按逾期天数×2000元/天向甲方承担违约金。在生殖中心弱电工程施工过程中，被告恶意利用原告国际医疗卫生机构认证联合委员会认证期限等时间限制，故意拖延，擅自停工，迫使原告超额支付工程款。从生殖中心装饰工程2014年8月15日完工之日起，截止2015年3月22日，原告通知被告解除《昆明中英安琪儿妇产医院生殖中心弱电工程施工合同》时止，生殖中心弱电工程都未能完工，经原告实地核算，被告施工部分工程款仅1105005元；从2014年8月25日合同约定的完工时间起至2015年3月22日原告解除合同之日止，被告已延误工期209天。被告辩称，原告陈述的事实与实际不符。原告至今为止都没有付款，造成合同工程款没有结算，被告被迫离开了安琪儿医院。原告现在仍欠被告十一万多，请求驳回原告诉请。反诉原告向本院提出反诉请求：1.反诉被告向反诉原告支付拖欠的工程款117500元；2.反诉被告向反诉原告就拖欠的工程款自逾期之日起按年利率18%支付利息至上述工程款付清为止（暂计算至起诉之日为42300元）；3.反诉被告承担本案的诉讼费。事实和理由：2013年10月17日，反诉原、被告签订《昆明中英安琪儿妇产医院生殖中心弱电工程施工合同》，约定由反诉原告实施反诉被告医院生殖中心的弱电工程施工，合同总金额为235万元。并约定工程完工结算后，反诉被告应当按进度向反诉原告支付至总合同价款的95%，剩余5%的款项作为质保金，在两年的质保期满后由反诉被告支付给反诉原告。合同签订后，反诉原告已按合同约定实施了相关工程，并交付反诉被告使用。但反诉被告除在合同履行期间向反诉原告支付了部分工程款外，对剩余的工程款虽经反诉原告多次沟通、协商并进行催要，反诉被告均以各种理由拒绝结算，拒不支付剩余工程款。反诉被告辩称，1.合同为无效合同；2.反诉原告没有施工完成，后续工程为反诉被告自行施工完成的。反诉原告实际只施工了1105000元，无权主张剩余工程款。同时反诉被告多付的工程款应该返还；3.双方之前有过备忘录，反诉原告并没有按照备忘录施工和履行义务，已经严重违反合同约定，其在2014年5月就擅自停工，应该赔偿反诉被告损失。对当事人无异议的事实，本院确认如下：2013年10月17日，原、被告签订《昆明中英安琪儿妇产医院生殖中心弱电工程施工合同》。2013年11月8日，原告向被告支付了工程款20万元。2013年11月20日，原告向被告支付了工程款20万元。2013年12月26日，原告向被告支付了工程款20万元。2014年1月23日，原告向被告支付了工程款96万元。2014年7月4日，原告向被告支付了工程款10万元。2014年10月24日，原告向被告支付了工程款40万元。2014年11月10日，原告向被告支付了工程款20万元。2014年10月23日，原、被告签署《备忘录》，原告同意在2014年10月25日前向被告支付40万元工程进度款，在2014年11月10日前支付进度款20万元。被告保证原告现有弱电设备功能正常运行，出现问题在24小时内解决，并保证在收到20万元进度款后3个工作日内保证生殖楼所有弱电工程正常运行。2015年8月7日，被告向原告邮寄《催告结算告知函》，对原告的结算金额不予认可。对当事人有争议的证据和事实，本院认定如下：1.原告提交的日期分别为2014年4月9日、2014年4月29日、2014年4月30日、2014年5月6日的工作联系单。被告认为该四份工作联系单均没有收到，故不予认可。经本院审查认为，该四份证据的内容为工作联系，故原告有责任证明已经实际交付给被告，现有证据不能证明已经实际交付给被告，故本院对该四份证据不予采信；2.原告提交的日期为2014年4月19日的借条、付款申请审批表、业务回单。被告认为不是本案所涉工程的款项。经本院审查认为，该三份证据形式合法，内容真实，虽然被告不认可是本案所涉工程的款项，但其未能提交证据证明系其他工程款项，故本院对该证据予以采信；3.原告提交的承诺书、付款申请审批表、业务回单。被告对承诺书的真实性、合法性、关联性认可，但认为没有收到10万元。经本院审查认为，该三份证据形式合法，内容真实，本院予以采信。4.原告提交的公证书两份。被告认为与本案无关，不予认可。经本院审查认为，该两份证据形式合法，内容上经公证送达的文件中包含了本案所涉工程，故本院对该两份证据予以采信。5.原告提交的竣工图。被告认为与本案无关，不予认可。经本院审查，该证据形式不完整，也不能确定与本案的关联性，本院不予采信；6.被告提交的工程量核实产值表、十二月份进度产值表。原告对该两份证据的真实性、合法性、关联性均不认可。经本院审查认为，该两份证据形式合法，内容上有蔡成雄、朱进其等签字，上述人员为原、被告在《昆明中英安琪儿妇产医院生殖中心弱电工程施工合同》约定的人员，且原告自己提交的付款审批表上也有这些人员的签字，能够证明系原告的工作人员，原告认为上述人员与被告相互勾结，但其没有提交证据予以证明，故本院对被告提交的两份证据予以采信；7.被告提交的承诺书。原告对该证据不予认可。经本院审查认为，该证据系被告作出的承诺，并不能证明已经交付给原告，故本院不予采信；8.被告提交2#信息化建设工程支付资金明细表、2#合同外增量清单。原告对该证据不予认可。经本院审查认为，该两份证据系被告单方制作的证据，没有原告的确认，故本院不予采信。根据以上审查认定的证据，本院确认以下法律事实：2014年4月19日，被告向原告出具《借条》，申请工程借款9万元。原告经审批后将款项9万元转入被告法定代表人杨志权的账户。2014年9月2日，原、被告签署《承诺书》，被告向原告申请进度款10万元，要求原告支付至其法定代表人杨志权的账户，并保证恢复施工，在收到进度款后30个工作日建设完2#系统工程并交付原告使用。原告经审批后将款项10万元转入被告法定代表人杨志权的账户。2015年4月17日，原告向被告邮寄了《关于解除〈昆明中英安琪儿妇产医院生殖中心弱电工程施工合同〉的通知》，邮寄过程经云南省昆明市国正公证处公证。2015年8月3日，原告向被告邮寄了《生殖中心弱点工程结算催告函》，邮寄过程经云南省昆明市国正公证处公证。2014年6月12日，经原、被告结算，2#生殖中心弱电系统工程的工程量总金额为1932196.50元。2013年12月21日，经原、被告结算，2#生殖中心弱电系统工程12月份的工程量总金额为371644.46元。本院认为，原告于2015年4月17日向被告邮寄了《关于解除〈昆明中英安琪儿妇产医院生殖中心弱电工程施工合同〉的通知》，邮寄地址系被告的住所地，故原、被告签订的《昆明中英安琪儿妇产医院生殖中心弱电工程施工合同》已经解除。但被告已经完成的工程经过双方结算确认，且原告已经实际投入使用，故原告应该按照被告已完成的工程量向被告支付工程款项。被告提交的工程量核实产值表、十二月份进度产值表能够证明被告已经完成的工程量总额共计2303840.96元。原告共计向被告支付的工程款为245万元。现被告未能提交证据证明还完成了其他的工程量，故应该向原告返还其多支付的工程款146159.04元。原告没有提交证据证明本案所涉工程停工系被告单方面造成，故原告请求被告支付违约金的诉讼请求本院不予支持。同时，反诉原告反诉请求反诉被告支付拖欠的工程款及逾期付款利息没有事实依据，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百一十八条规定，判决如下：一、被告深圳市新视讯达科技有限公司于本判决生效之日起十日内向原告昆明中英安琪儿妇产医院有限责任公司返还工程款项146159.04元；二、驳回原告中英安琪儿妇产医院有限责任公司的其他诉讼请求；三、驳回反诉原告深圳市新视讯达科技有限公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费20667元，减半收取计10333.50元，由原告中英安琪儿妇产医院有限责任公司负担9476.80元，由被告深圳市新视讯达科技有限公司负担856.70元。反诉案件受理费1748元，由反诉原告深圳市新视讯达科技有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于云南省昆明市中级人民法院。审判员  范萌萌二〇一六年十二月二十六日书记员  蒲跃洲