重庆市第五中级人民法院民 事 判 决 书(2016)渝05民初832号原告：重庆逆袭文化传播有限责任公司，住所地重庆市江北区桥北苑3号附2号32-2，组织机构代码：07728459-0。法定代表人：边拥策，总经理。委托诉讼代理人：李成，重庆原驰律师事务所律师。委托诉讼代理人：张雯，重庆原驰律师事务所实习律师。被告：重庆乐群文化传播有限公司，住所地重庆市渝中区民生路1号21-6#，统一社会信用代码：9150010356162928XE。法定代表人：雍玉龙，总经理。原告重庆逆袭文化传播有限责任公司（以下简称逆袭文化公司）与被告重庆乐群文化传播有限公司（以下简称乐群文化公司）计算机软件开发合同纠纷一案，本院于2016年8月17日立案后，适用普通程序公开开庭审理了本案。原告的法定代表人边拥策、委托诉讼代理人李成到庭参加诉讼，被告乐群文化公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法对其进行缺席审理。本案现已审理终结。原告逆袭文化公司向本院提出诉讼请求：1、依法判令解除原被告之间的网站销售合同；2、依法判令被告返还原告已支付被告的预付款2万元，并支付原告违约金1万元；3、本案诉讼费及律师费由被告承担。事实与理由：2015年4月24日，原、被之间签订《网站销售合同》约定原告委托被告对原告项目网站进行相关的策划、设计、制作和开发。根据双方合同的约定，原告于合同签订后按照约定向被告支付了2万元预付款，由被告开始原告的网站设计、开发工作。根据双方《网站销售合同》附件一第三条关于工作进度及验收时间的约定，被告需于完成工作成果（包括阶段性工作成果）后向原告发送验收确认单，原告应按时对其进行书面验收确认，验收时间以到达原告之日起算，同时该条款载明了具体的阶段性工作时间节点。被告在该条中承诺于2015年6月30日前完成全部网站开发、设计及制作;7月15日前完成内测上线调试运营，7月16日正式交付原告投入使用，逾期交付视为违约，承担相应的违约责任。被告并未按照合同附件一及附件二、附件三所约定的时间及要求书面提交阶段性工作成果供原告进行验收确认，原告多次催被告尽快抓紧设计开发、被告均置若罔闻。截至2015年6月30日，被告也未完成网站的全部设计、开发和制作，原告又多次电话和邮件催促被告加紧设计，但被告依然无法按照约定完成委托内容。截至合同约定的交付时间2015年7月16日，被告依然未完成委托内容的设计、开发及制作。被告的行为严重违反了双方合同的约定，给原告的生产经营带来了重大不利影响和经济损失，在原告一再催促下，2015年8月8日被告法定代表人雍玉龙单方面向原告出具了《皮皮汇开发进度表》，进度表约定完成时间为2015.8.24日。手写部分为，逾期未完成按合同执行、赔偿连带责任。2015年8月25日，在原告一再催促下被告逾期一个多月还未完成委托任务，为避免损失继续扩大，原告只得书面向被告发出《解除合同通知书》解除双方的合同关系，并委托第三方重新进行网站的设计开发。原告认为，双方合同签订后原告依约向被告支付了预付款并履行了相关合同义务，而被告既未依照约定提供阶段性工作成果供原告验收确认，也未依照合同约定时间完成合同义务，多次严重违反了双方的合同约定，已形成事实上的根本违约。因此被告除需返还原告已支付的预付款2万元外，还需根据合同第七条的约定承担1万元的违约责任及赔偿相关经济损失。庭审中，原告明确诉讼请求1为确认双方合同于2015年8月25日解除。乐群文化公司未作答辩。本案原告围绕诉讼请求依法提交了证据，并在庭审中举示了相应的证据。本院对原告举示证据的真实性、合法性、关联性依法予以确认并在卷佐证。对证据的证明目的，本院结合全案事实综合予以认定。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2015年4月24日，原告（甲方）逆袭文化公司与被告（乙方）乐群文化公司签订《网站销售合同》（编号NX2015-04-24)约定：甲方委托乙方为甲方项目进行相关的策划、设计、制作和开发。本合同项目的内容、工作进度于安排、数量、价款、交付和验收方式等由附件载明。甲方应对乙方提交的工作成果（包括阶段性工作成果）按照合同约定的时间进行验收确认（验收时间详见附件一），如甲方逾期未进行验收确认，超过6个月的，视为提前解除合同，甲方已支付的费用不予退还。合同履行过程中，任何一方欲对合同期限、项目内容、工作进度、费用等合同内容或条款进行变更或补充的，应与对方协商一致并签订补充协议进行确认。否则，视为未做变更或补充，双方仍应该按照原合同的约定履行。任何一方在履行中发现或者有证据表明对方已经、正在或将要违约，可以终止履行本合同，但应及时通知对方，若对方继续不履行、履行不当或者违反本合同，该方可以解除本合同并要求对方赔偿损失。任何一方违反本合同约定的，视为合同违约。在本合同其他条款对违约有具体约定时，从其约定，合同违约方赔偿守约方人民币1万元；若造成损失不足的，追加法律赔偿；乙方有按合同约定按时交付阶段性成功和最终验收成果的义务，逾期一天，支付合同总额0.3%的违约金；若造成其他连带损失，违约方承担一切责任和赔偿。《网站销售合同》附件一约定：本合同金额总计55000元（包括.net架构PC端定制电商平台和手机微信端）。网站合同签订之后三个工作日内预付款2万元，网站界面设计、网站程序功能模版开发完毕后，再支付进度款17000元，网站全部制作完成、资料添加、网站调试完毕验收后三个工作日内付完工款15000元（包含：所有效果图确认，按照效果图进行程序开发，网站资料添加，运用调试、网站页面兼容性问题，以及BUG问题的解决，以上不包含事项都视为网站维护期工作事宜，维护期工作事宜，乙方需10分钟-2小时内发出响应，具体问题解决所需时间根据问题的难以程度作出反馈）预留质保金3000元交付验收后6个月内付清。乙方于完成工作成果（包括阶段性工作成果）后向甲方发送验收确认单，甲方应按时对其进行书面验收确认，验收时间以确认到达甲方之日起算。乙方承诺在2015年6月30日前完成全部网站开发、设计及制作；7月15日前乙方完成内测上线调试运营，7月16日正式交付甲方投入使用；逾期交付则视为违约，承担相应违约责任。2015年4月27日，逆袭文化公司向乐群文化公司转账2万元。江苏邦宁科技有限公司出具的顶级国际域名证书显示，域名pph8.net、pph8.cn、pph8.com的域名注册人为逆袭文化公司，注册时间均为2015年4月28日。2015年8月8日，乐群文化公司法定代表人雍玉龙出具皮皮汇开发项目进度表，庭审中逆袭文化公司法定代表人边拥策确认该进度表系因被告未能按照合同约定于2015年7月15日完成有关工作，双方另行确认的进度表。根据2015年8月8日的进度表，原告认为被告只完成了截至2015年8月12日后台管理界面节点的内容，对应《网站销售合同》附件一完成了网站程序功能板块开发的部分，且认可完成后通过上传服务器的方式提交给原告看过，但距离上线运行仍有50%-60%的内容未完成。2015年8月25日，逆袭文化公司出具解除合同通知书，主要内容如下：因乐群文化公司未按照合同约定如期完成网站开发工作，经多次证实，乐群文化公司已无能力继续履行合同，属于单方面违约，逆袭文化公司正式以书面形式通知乐群文化公司，合同于2015年8月25日予以解除。因给逆袭文化公司造成的损失，有权根据合同约定向乐群文化公司追溯一切违约及连带赔偿责。乐群文化公司出具解除合同通知书回执单，主要内容如下：因逆袭文化公司在系统开发需求文档，乐群文化公司不能确认需求文档，经乐群文化公司研究新的需求已超出合同约定的范围，并且未按照约定付款（购买的域名pph8.com、pph8.cn截止2015年9月2日仍未付款）。经多次协商无果，严重影响乐群文化公司的开发计划，严重超出合同总额预算，并且对乐群文化公司造成直接经济损失，经调查属于逆袭文化公司运营策略失误导致项目失败，乐群文化公司不承担任何责任，特此以书面通知告知合同于2015年9月6日予以解除，并敦促逆袭文化公司付足未付款项和赔偿相关经济损失。另查明，因被告乐群文化公司未能如期完成项目开发，原告于2015年9月7日与案外人重庆中技互联网信息咨询有限公司签订《网站销售合同》（编号NX2015-09-06）。本院认为，本案系计算机软件合同纠纷。涉案的《网站销售合同》（编号NX2015-04-24)系原被告双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，系合法有效的合同。《中华人民共和国合同法》第九十四条的规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。《中华人民共和国合同法》第九十六条规定，当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。2015年8月8日的《皮皮汇开发项目进度表》系原被告双方法定代表人所确认，该进度表所载明的项目开发进度系对《网站销售合同》（编号NX2015-04-24)附件一关于工作进度及验收时间的变更。被告乐群文化公司完成了皮皮汇开发项目进度表规定的截至2015年8月12日后台管理界面节点的内容后，一直未能继续按照约定节点完成后续开发工作，导致原告不能实现《网站销售合同》的合同目的，原告有权解除合同。被告的解除合同通知书回执单可以证明其已收到原告的解除合同通知，其异议不影响原告解除通知的效力，本院依法确认原被告双方的《网站销售合同》已于2015年8月25日解除。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案中，双方当事人的《网站销售合同》因被告乐群文化公司违约行为解除，合同解除后违约方应当赔偿另一方因违反合同所受到的损失。因原告逆袭文化公司未能举示相应的证据证明其因被告违约所造成的损失，本院综合《网站销售合同》的性质、合同履行情况等因素，依法判令被告乐群文化公司向逆袭文化公司支付3万元。原告逆袭文化公司所主张的律师费，因原告并未举示相应的依据，本院不予支持。综上，原告逆袭文化公司的诉讼请求部分成立。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十六条、第九十七条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、第一百四十四条规定，缺席判决如下：一、原告重庆逆袭文化传播有限责任公司和被告重庆乐群文化传播有限公司的《网站销售合同》于2015年8月25日解除；二、被告重庆乐群文化传播有限公司在本判决生效之日起十日内向原告重庆逆袭文化传播有限责任公司支付3万元；三、驳回原告重庆逆袭文化传播有限责任公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费550元，由被告重庆乐群文化传播有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市高级人民法院。审 判 长  胡 进审 判 员  严荣源代理审判员  陈 聪二〇一六年十二月十九日书 记 员  胡曦元