湖北省十堰市中级人民法院民 事 判 决 书(2016)鄂03民终1920号上诉人（原审被告）：十堰盛松置业有限公司。住所地：湖北省十堰市中岳路*号。统一社会信用代码：91420300576991302X。法定代表人：李长永，系该公司董事长。委托诉讼代理人：张建明，湖北献真律师事务所律师。代理权限：一般代理。上诉人（原审原告）：程慧，女，生于1987年7月1日，汉族，无固定职业，住湖北省丹江口市。委托诉讼代理人��饶国强，湖北遇真律师事务所律师。代理权限：代为承认、变更、放弃诉讼请求，进行和解，代为签收法律文书。上诉人十堰盛松置业有限公司（以下简称：盛松置业公司）因与上诉人程慧房屋买卖合同纠纷一案，不服湖北省丹江口市人民法院（2016）鄂0381民初279号民事判决，向本院提起上诉。本院于2016年11月1日受理后，依法组成由审判员王广泉担任审判长，审判员王宇鹏、柯幻（主审）参加评议的合议庭，于2016年12月22日公开开庭审理了本案。上诉人盛松置业公司的委托诉讼代理人张建明，被上诉人程慧的委托诉讼代理人饶国强到庭参加诉讼。经合议庭评议，本案现已审理终结。盛松置业公司的上诉请求：依法撤销一审判决中的第一项内容，改判驳回程慧关于违约金的诉讼请求，或者裁定发���一审法院重新审理；本案诉讼费用由程慧承担。理由如下：本案在一审庭审结束后，盛松置业公司在丹江口市供电部门调取相关证据时获悉，由于六里坪镇供电扩容，需要另行铺设专线，盛松置业公司开发的“盛世龙城”小区直到2015年12月才正式通电。供电设施属于重要的市政配套项目，根据《商品房买卖合同》第九条第2款的约定：“……因规划、土地政策、市政配套、政府部门等变化或遇到重大技术问题而导致开发期延缓……交房期限顺延”，盛松置业公司交房期限可以顺延至2015年12月。故盛松置业公司开发的“盛世龙城”小区直到2015年12月才正式通电，盛松置业公司于2016年2月1日向程慧通知交房，依据上述约定，盛松置业公司延���交房的期限仅为一个月。另外，盛松置业公司在十堰市气象服务中心调取2014年丹江口市气象资料获悉，2014年，丹江口市年雨日为147天，年霜日为37天，两项共计184天，故一审判决认定事实错误。程慧在二审期间针对盛松置业公司的上诉请求答辩如下：认为一审判决在计算逾期交房天数时已经照顾了盛松置业公司的利益。程慧的上诉请求：依法撤销一审判决，改判支持程慧在一审起诉时提出的全部诉讼请求。理由如下：一审判决在计算逾期交房违约金时，计算逾期交房天数错误。除极端恶劣的天气外，一般的雨雪天气不影响工程进度，盛松置业公司在一审起诉时提交的雨雪天气报表，其目的是为了推卸责任，不应当采信，且程慧购买的房屋至今未满足交付条件。另外，盛松置业公司有义务协助���慧办理房屋产权证书。盛松置业公司在二审期间针对程慧的上诉请求答辩如下：盛松置业公司延迟交房的期限仅为一个多月，故只需交付一个月的违约金，房屋产权证书正在办理之中。程慧一审诉请法院依法判令：1、盛松置业公司承担自2015年1月1日至2016年1月11日逾期交房违约金17954.37元，自2016年1月12日起至符合商品房买卖合同第8条全部内容并完成与程慧交房日止，逾期交房违约金477510元×万分之1/天（47.751元/日），并于2016年2月起每月5日，现金支付程慧上个月违约金（其中前两项违约金合计495464.37元）；2、盛松置业公司继续履行合同，并办理《国有土地使用证》和《房屋产权证》；3、盛松置业公司承担本案的全部诉讼费。一审法院认定事实：2013年11月26��，程慧与盛松置业公司签订《商品房买卖合同》，盛松置业公司将位于丹江口市六里坪镇大柳树村一组的第一座盛世龙城1-8#楼1单元28层04号建筑面积144.248平方米的房屋，以477510元出售给程慧，付款方式合同约定：签订合同当日付房款147510元，余款330000元，采取银行按揭的方式付清。对房屋交付期限，合同第八条约定：出卖人应当在2014年12月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第1种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用，1、该商品房经验收合格，出卖人与买卖人关于下列基础设施、公共配套建筑交付日期及条件的约定：（1）供水：交房时接通。（2）供电：交付时接通。（3）燃气：按燃气公司相关规定开通……。2、该商品房经综合验收合格。3、该商品房经分期综合验收合格……。因不可抗力或者双方在合同中约定的其他原因，需延期交付使用的，出卖人应当在发生之日起15日内书面告知买受人。对于出卖人逾期交付房屋的违约责任，合同第九条第1款第2项规定：逾期超过30日后，买受人有权解除合同……。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金。并特别提示：但遇到下列特殊原因出卖人可据实予以延期，并不承担违约责任，遭遇不可抗拒的。因规划，土地政策、市政配套、政府部门等变化或遇到重大技术问题而导致开发延缓，出卖人在15日内告知买受人。告知方式可采取电话、电信、邮寄方式……；雨、雪、霜冻、自然灾害天气交房期限顺延。关于房屋的交接，合同第11条约定：商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单……出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的交房责任由出卖人承担。合同签订当日，程慧向盛松置业公司支付购房款147612.06元，余款330000元于2016年1月12日通过中国农业银行股份有限公司武当山旅游经济特区支行按揭贷款的方式予以支付。2014年12月25日，盛松置业公司在盛世龙城售楼部向全体购房人发出通知，内容为：原定于2014年12月31日交房，因为2014年度雨雪天气高达83天，……经研究决定将交房日期相应顺延至2015年2月28日前。2016年1月29日，丹江口市住房和城乡建设局对盛世龙城1-8#楼出具编号为：4203812016002的工程竣工验收备案证明书。2016年2月1日，盛松置业公司通过短信方式向程慧通知可以办理房屋交接的手续。另查明：据十堰市气象局提供的气象资料显示，2014年十堰市城区及周边区域雨量观测站共监测统计有雨雪天气136日。一审法院归纳本案争议的焦点为：一、盛松置业公司是否存在逾期交房的违约行为及逾期交房的时间；二、计付违约金的标准及金额；三、程慧诉请要求盛松置业公司交付符合合同约定条件的房屋的请求是否应当支持。对于焦点一：盛松置业公司是否存在逾期交房的违约行为及逾期交房的时间。一审法院认为：程慧与盛松置业公司签订的《商品房买卖合同》系双方真实意思表示，��容合法有效，对该合同效力予以确认。双方应当按照合同的约定行使权利、履行义务。程慧作为购买方，已履行了支付相应房款的合同义务，盛松置业公司未按照合同约定的期限履行交房义务，已构成违约，应当承担相应的违约责任。但对于双方争议较大的盛松置业公司逾期交付房屋期限的确定，根据双方合同第九条第2款规定的“……雨、雪、霜冻、自然灾害天气交房期限顺延”免责的约定，庭审中盛松置业公司提供证据证明了在2014年12月25日以张贴通知的形式将应当扣减的雨雪霜冻天气告知给购房业主，并承诺将交房的时间顺延至2015年2月28日。该通知载明的因雨雪霜冻天气天数与盛松置业公司提供的十堰市气象部门记载的气象资料大致吻合，可以作为交房期限免责顺延的依据。故确认盛松置业公司应当交房的���限为2015年3月1日。对于盛松置业公司逾期交房的截止日期的确定，根据盛松置业公司2016年1月29日取得丹江口市住房和城乡建设局对盛世龙城1-8#楼工程竣工验收备案证明书的事实，可以推定盛松置业公司开发建设的上述楼盘整体上满足了交付使用的基本条件，盛松置业公司亦于2016年2月1日以短信的方式向程慧发出了可以办理房屋交接的通知，对此程慧在庭审中也予以认可。故盛松置业公司逾期交房的截止时间应当计算至2016年１月31日。据上，盛松置业公司逾期交付房屋的时间是2015年3月1日至2016年1月31日，逾期交付房屋天数为306天。虽然程慧因盛松置业公司在履行合同中的违约补偿、其他细节完善等问题未能协商一致，致使程慧未办理房屋交接手续，但不能据此推定盛松置业公司存在拒绝履行合同主要义务的行为，加重盛松置业公司的履约责任。盛松置业公司辩解��期交付房屋符合合同约定的条款，不应当承担违约责任的理由，庭审中仅举出部分免责的证据，对此辩解主张予以部分支持。对于焦点二：计付违约金的标准及金额。一审法院认为：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。根据《商品房买卖合同》第九条第1款第2项规定：买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金。程慧主张盛松置业公司按已付房价款的日万分之一支付违约金的请求，有充分依据，予以支持。但程慧主张从2015年1月1日起至2016年1月11日止违约金17954元，从2016年1月12日起至实际交付之日止按47.751元/日支付违约金，因程慧计算违约日期有误，应当按照一��法院核定的306日进行计算。盛松置业公司辩解应当按照程慧首付款147512.06元计算违约金的理由，因程慧在购房合同约定的房屋交付前已将477510元购房款足额交付给盛松置业公司，实际已付房价款应当按照477510元计算；同时盛松置业公司作为格式合同的提供方，即使对此条款理解有歧义，《中华人民共和国合同法》第四十一条规定：“对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款一方的解释”，故对盛松置业公司的上述辩解主张不予采信。盛松置业公司应支付的违约金经核算后为14611.80元，对程慧此项诉讼请求，予以部分支持。对于焦点三：程慧诉请要求盛松置业公司交付符合合同约定条件的房屋的请求是否应当支持。一审法院认为：2016年1月29日，丹江��市住房和城乡建设局对盛世龙城1-8#楼出具编号为：4203812016002的工程竣工验收备案证明书。2016年2月1日，盛松置业公司通过短信方式向程慧通知可以办理房屋交接的手续。现已有部分业主实际入住或装修，证明房屋已达到交付使用条件。盛松置业公司应当按照合同约定履行交房义务。故程慧请求人民法院判令盛松置业公司交付符合合同约定条件的房屋的请求，依法予以支持。综上，一审法院认为：依法成立的合同，受法律保护，对当事人具有法律约束力。程慧与盛松置业公司签订的《商品房买卖合同》合法有效，双方应当按照合同的约定行使权利、履行义务。盛松置业公司未按照合同约定的期限履行交房义务，已构成违约，应当按照合同的约定承担相应的违约责任。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十一条、第六十条���第一百零七条、第一百一十四条第一、三款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条之规定，判决：一、十堰盛松置业有限公司于本判决生效后十日内向程慧支付逾期交付房屋违约金14611.80元；二、十堰盛松置业有限公司于本判决生效后十日内为程慧办理房屋交接手续；三、驳回程慧的其他诉讼请求。案件受理费8732元，由程慧负担1000元，十堰盛松置业有限公司负担7732元。盛松置业公司在二审期间提交如下证据：由丹江口科创电力工程有限公司出具的情况说明一份，拟证明因六里坪镇供电扩容，需另行铺设专线，盛世龙城小区正式通电时间延期至2015年12月。程慧的委托诉讼代理人针对上述证据发表质证意见，认为丹江口科创电力工程有限公司不具备出具关于市政建设方面证明的资格，且该小区在建设过程中必须是通电状态，否则无法施工，故不应当对交房日期产生影响。本院认为：盛松置业公司提交的该份证据不能证明因供电扩容导致该小区的施工期延缓，且盛松置业公司亦未履行相应的告知义务，不能达到盛松置业公司的证明目的，故本院不予采信。程慧在二审期间提交如下证据：1、中国农业银行银行卡明细，拟证明程慧付清了全部房款，以按揭贷款的方式所付的房款目前每月正在还款之中。2、程慧向盛松置业公司以挂号信的方式发出的要求按时交付房屋的通知。盛松置业公司的委托诉讼代理人对程慧提交的中国农业银行银行卡明细没有异议，认可程慧办理了剩余房款的按揭贷款手续。对于程慧邮寄的交房通知��认为与本案无关，盛松置业公司已于2016年2月1日以短信的方式告知程慧办理交房手续。本院认为：针对程慧提交的中国农业银行银行卡明细和要求盛松置业公司按时交房的通知，将结合本案综合予以认定。本院二审查明的事实与一审法院查明的事实基本一致。本院认为：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。程慧与盛松置业公司在签订的《商品房买卖合同》中明确约定的交房日期为2014年12月31日，并且在该合同的第九条第2款约定：“……雨、雪、霜冻、自然灾害天气，交房期限顺延”。2014年12月25日，盛松置业公司告知各位业主将交房日期顺延至2015年2月28日。由于盛松置业公司在二审提交的证据不予��纳，其辩解的逾期交房时间应当从2015年12月份开始计算无证据支持，故盛松置业公司关于“仅逾期一个多月”的辩解理由不能成立，本院不予支持。由于盛松置业公司履行了延期交房的告知义务，程慧对此应当知晓，当时并未提出异议，故其提出的关于逾期交房时间应当从2016年1月1日开始的辩解，本院不予支持。一审法院将2015年3月1日作为盛松置业公司逾期交付房屋的起算点，截止时间计算至2016年１月31日，并确定逾期交付房屋天数为306天正确。盛松置业公司应当按照合同约定的标准（即按照已付购房款的日万分之一）向程慧支付逾期交房的违约金。双方在合同中约定：“出卖人应按相关规定在商品房交付使用后90日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。”盛松置业公司作为房屋出卖方��负有协助购房户办理产权证书的义务，程慧在一审法院起诉时要求盛松置业公司协助办理《国有土地使用证》和《房屋产权证》，其实际上是要求盛松置业公司协助办理相关的房屋产权证书（以现行的不动产权属登记证书为准），对于该项请求，本院予以支持。综上，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，但实体处理结果有误，应予改判。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项、第一百七十五条之规定，判决如下：一、维持湖北省丹江口市人民法院（2016）鄂0381民初279号民事判决第一项、第二项；二、撤销湖北省丹江口市人民法院（2016）鄂0381民初279号民事判决第三项；三、十堰盛松置业有限��司于向程慧履行交房手续后90日内，协助程慧办理相关的房屋产权证书。四、驳回程慧的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费8732元，二审案件受理费1165元，合计9897元，由程慧负担3897元，十堰盛松置业有限公司负担6000元。本判决为终审判决。审判长  王广泉审判员  王宇鹏审判员  柯 幻二〇一六年十二月二十八日书记员  王 亮附本案适用的法律：1.《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务2.《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或变更。第一百七十五条第二审人民法院的判决、裁定，是终审的判决、裁定。