河南省郑州市金水区人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0105民再162号再审申请人（原审被告）河南创和置业有限公司，住所地郑州市金水区郑花路**，统一社会信用代码914101000754306625。法定代表人耿红梅。委托代理人李梦雅，北京大成（郑州）律师事务所律师。被申请人（原审原告）王弈翔，男，汉族，1991年11月9日出生，住郑州市金水区。再审申请人河南创和置业有限公司（以下简称创和公司）因与被申请人王弈翔房屋买卖合同纠纷一案，不服本院（2018）豫0105民初33883号民事判决，向本院申请再审。本院于2019年7月19日作出（2019）豫0105民申162号民事裁定，再审本案。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。本案现已审理终结。再审申请人创和公司申请再审称：王弈翔无法获得2017-2018年度市政管网集中供暖是政府行为的不可抗力因素导致，属于法定、合同约定的免责事由，创和公司不应承担责任。因房地产登记政策及相关行政管理部门职责调整等不可抗力因素，导致创和公司不能按合同约定履行义务，应当免除创和公司的责任。综上，原审判决适用法律确有错误。被申请人王弈翔未答辩。被申请人王弈翔向本院起诉请求：1、创和公司赔偿王弈翔因无法使用市政电力直接供给、无法申请使用2017-2018年度市政管网集中供暖的赔偿金4,000元；2、创和公司向王弈翔支付逾期办理房屋权属初始登记的违约金6,000元（按照总房款的0.005%/日向王弈翔支付）；3、本案诉讼费由创和公司承担。本院原审认定事实：2015年4月12日，王弈翔与创和公司签订的《商品房买卖合同》主要约定：王弈翔购买创和公司开发的位于金水××、××单元××房屋××套，建筑面积为90.32平方米，总价款为875,678元。王弈翔于2015年4月12日向创和公司支付购房款425,678元，剩余450,000元购房款采用公积金贷款方式支付给创和公司。创和公司应当在2017年1月7日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，并符合本合同约定的商品房交付给王弈翔使用。创和公司承诺与商品房正常使用直接关系的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件：供暖设施：2017年7月7日达到：管道铺设到户并验收合格；运行方式为市政管网集中供暖。使用市政管网集中供暖的，供热系统的设计与安装须经城市集中供热企业审核验收，出具验收合格证明文件后纳入城市集中供热，并与供热企业签订集中供热并网协议。如果在规定日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理：1、出卖人应当在60日内完成整改，仍未完成出卖人提供临时周转设备设施，临时周转设备设施使用费用由出卖人承担；2、由于不可抗力因素导致基础设施、公共配套无法在规定日内达到使用条件的，出卖人不承担责任。创和公司应当在商品房交付使用后60日内，持办理权属登记需由创和公司提供的资料到产权登记机关备案。如因创和公司的责任，王弈翔不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按关于产权登记的约定按附件四第六条约定内容执行。合同附件四：合同补充协议第六条约定：创和公司应当在2017年3月7日前，将需要由其提供的办理房屋权属初始登记的资料报送郑州市住房保障和房地产管理局。创和公司在约定时限内未报送上述申报材料或报送材料不齐未被房地产行政主管部门受理的，按日向王弈翔支付总房款的0.005%违约金。2017年10月13日，创和公司与郑州市热力总公司签订《集中供热协议》。创和公司须携带《建设工程规划许可证》及城市基础设施配套费缴费凭证复印件，用热申请书到郑州市热力总公司办理集中供热手续。用热建筑地址为宏康路66号（和昌悦澜湾北苑）；创和公司正式用热前，创和公司与郑州市热力总公司需另行签订供用热合同。其他事项：涉及市政道路的报批及管网沿线的协调由创和公司负责办理，并承担办理手续费所发生的相关费用；周边管网暂不完善，需完善后，方可满足该小区用热需求。2018年12月7日，郑州市热力总公司公布的《2018年并网验收最新进度（截止至12月7日）》，显示：序号为231的河南创和置业有限公司（和昌悦澜湾北苑2、3、5、6、9~11、14号楼），用热**点高皇北路东与少林路南，区域北区，进度已并网。2017年8月28日，郑州市热力总公司印发《关于2017-2018采暖期热费收交事宜的通知》，其中供热价格按面积计费：居民用热0.19元/m2?日。创和公司于2017年4月26日向郑州市房管局楼盘表备案科递交位于金水区××、××、××、××楼的资料，于2017年8月17日向郑州市房管局楼盘表备案科递交位于金水区××、××楼的资料，于2017年10月31日向郑州市房管局楼盘表备案科递交位于金水区××楼的资料。2017年7月11日，创和公司将金水区宏康路66号2、3、5号楼的首次登记资料递交郑州市不动产登记中心，郑州市不动产登记中心予以受理并向创和公司出具了不动产登记受理凭证。2017年7月13日，创和公司将金水区宏康路66号6号楼的首次登记资料递交郑州市不动产登记中心，郑州市不动产登记中心予以受理并向创和公司出具了不动产登记受理凭证。2017年12月19日，创和公司将金水区宏康路66号9、10、11号楼的首次登记资料递交郑州市不动产登记中心，郑州市不动产登记中心予以受理并向创和公司出具了不动产登记受理凭证。本院原审认为：王弈翔与创和公司签订自愿签订的《商品房买卖合同》，系双方当事人真实意思表示，且主要内容不违反法律、法规的禁止性规定，合法有效，本院予以确认，双方当事人均应依约履行合同义务。关于无法使用市政电力直接供给的赔偿金，王弈翔在本案审理过程中不再主张，故本院对王弈翔该项诉请不予处理。关于无法申请使用2017-2018年度市政管网集中供暖的赔偿金问题。王弈翔主张创和公司赔偿4,000元（参照每年度采暖季120天，按照采暖费收费标准0.19元/平方米/日乘以房屋面积计算），创和公司对此不予认可，根据合同约定，供暖设施如果在规定日期内即2017年7月7日未达到使用条件，创和公司应当在60日内完成整改，仍未完成创和公司提供临时周转设备设施，临时周转设备设施使用费用由创和公司承担，创和公司未举证证明其限期进行了整改及提供临时周转设备设施，故创和公司已构成违约，应当赔偿王弈翔损失。因双方签订的《商品房买卖合同》未对创和公司未在规定日期内使供暖设施达到使用条件的违约责任或损失赔偿计算标准作出明确约定，本院综合考虑市政集中供暖成本一般低于其他供暖措施的成本，两者之间的差额即为王弈翔未能申请使用2017-2018年度市政集中供暖的损失，因其他供暖措施的成本无法统一计算，故对王弈翔主张的无法申请使用2017-2018年度市政网管集中供暖的赔偿金，本院酌定按照该年度市政集中供暖收取暖费的30%计算为宜，金额为617.79元（0.19元/日×120天×90.32平方米×30%）。王弈翔主张超出部分，依据不足，本院不予支持。创和公司关于涉案小区未能使用市政集中供暖的原因系市政外管网未开通，因市政原因导致的为不可抗力因素，根据合同约定创和公司应当免责的抗辩意见，本院认为，市政原因并非不可抗力因素，且创和公司作为专业的房地产开发企业在与王弈翔签订《商品房买卖合同》时涉案小区的外管网尚未开通，创和公司对此是明知的，对相关的商业风险应当有合理的预判，故本院对创和公司该辩称意见不予采信。创和公司应当在2017年3月7日前，将需要由其提供的办理房屋权属初始登记的资料报送郑州市住房保障和房地产管理局。创和公司在约定时限内未报送上述申报材料或报送材料不齐未被房地产行政主管部门受理的，按日向王弈翔支付总房款的0.005%违约金。创和公司是专业的房地产开发企业，其在开发涉案房屋时明知涉案房屋所处的地理环境及相关的正常规定，因此创和公司对相关的商业风险应对有合理的预判，且涉案合同并未将创和公司主张的延期事由作为延期初始登记的条件，故创和公司应当在2017年3月7日前将需由创和公司提供的办理房屋权属初始登记的资料报送至相关登记机构，创和公司逾期未报送，已构成违约，应自2017年3月8日起按照总房款的0.005%按日向王弈翔支付逾期办理初始登记的违约金。关于创和公司报送的时间问题。王弈翔主张按照其提供的不动产登记受理凭证载明的日期为报送日期，即2、3、5号楼的报送日期为2017年7月11日，6号楼的报送日期为2017年7月13日，9、10、11号楼的报送日期为2017年12月19日。创和公司主张因自2016年8月20日起不动产的初始登记变更为首次登记，登记所需要的资料及报送的部门均有增加，且各个部门的报送日期不一致，首次报送的部门为郑州市房管局的楼盘表备案科，故应当以创和公司向郑州市房管局楼盘表备案科报送资料的日期为报送日期，其中2、3、5、6号楼的报送日期为2017年4月26日，9号楼的报送日期为2017年10月31日，10、11号楼的报送日期为2017年8月17日。因《商品房买卖合同》对此未作出明确约定，创和公司关于首次报送日期的意见符合合同精神，故本院予以采信。关于王弈翔主张的涉案房屋的逾期报送初始登记资料的违约金应自2017年3月8日起按照总房款的0.005%计算至2017年4月26日（共计50天），金额为2,189.20元。王弈翔主张超出部分，依据不足，本院不予支持。本院原审判决：一、河南创和置业有限公司于本判决生效后十日内赔偿王弈翔无法申请使用2017-2018年度市政管网集中供暖的赔偿金617.79元；二、河南创和置业有限公司于本判决生效后十日内支付王弈翔逾期办理初始登记的违约金2,189.20元；三、驳回王弈翔的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费50元，减半收取25元后，由河南创和置业有限公司负担7元，由王弈翔负担18元。围绕当事人的再审请求，结合当事人证据及庭审意见，本院再审查明事实与原审认定事实一致。本院再审认为：关于无法使用2017-2018年度市政管网集中供暖的赔偿金问题。王弈翔主张创和公司赔偿4,000元，创和公司称王弈翔无法获得2017-2018年度市政管网集中供暖，是因为政府未将涉案小区外部供热管网规划、铺设到位，属于不可抗力因素造成履行合同不能，是法定、合同约定的免责事由，不应承担责任，本院再审认为创和公司该抗辩理由成立，故本院对王弈翔的该项诉讼请求不予支持。关于逾期办理房屋权属初始登记违约金问题。双方签订的《商品房买卖合同》约定：出卖人应在2017年3月7日前，将需要由出卖人提供的办理房屋权属初始登记的资料报送房屋管理机关。由于房地产登记政策及相关行政管理部门职责调整等因素，导致合同约定的客观情况发生变化，房屋初始登记履行不能。创和公司根据现行房地产登记政策需要转为向郑州市不动产登记中心申请不动产首次登记。申请房屋所有权初始登记应当提交的材料包括：（一）登记申请书；（二）申请人身份证明；（三）建设用地使用权证明；（四）建设工程符合规划的证明；（五）房屋已竣工的证明；（六）房屋测绘报告；（七）其他必要材料。而申请国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记，应当提交的材料包括：（一）不动产权属证书或者土地权属来源材料；（二）建设工程符合规划的材料；（三）房屋已经竣工的材料；（四）房地产调查或者测绘报告；（五）相关税费缴纳凭证；（六）其他必要材料。办理房屋所有权首次登记时，申请人应当将建筑区划内依法属于业主共有的道路、绿地、其他公共场所、公用设施和物业服务用房及其占用范围内的建设用地使用权一并申请登记为业主共有。不动产首次登记所需要的材料在取得房屋竣工验收备案后，由出卖人分别向房管、国土、公安等相关行政主管部门申请办理，取得房屋面积实测报告、权籍调查表、不动产测量报告、分丘图、公安部门出具的项目地址及房屋地址门牌证明等。创和公司依据合同约定交房后60日内向不动产登记中心提交相关资料客观上无法实现，对创和公司也显失公平。故王弈翔要求创和公司承担逾期办理初始登记违约金的请求不能成立，本院不予支持。综上，创和公司再审请求理由正当，本院予以支持。原审判决认定事实清楚，但实体处理不当，应予纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条、第二百零七条，参照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百零七第二款、第四百二十六条第一款之规定，判决如下：一、撤销本院（2018）豫0105民初33883号民事判决；二、驳回被申请人王弈翔的诉讼请求。原审案件受理费50元，减半收取25元，再审案件受理费50元，均由被申请人王弈翔负担。本判决为终审判决。审 判 长  潘 瑞人民陪审员  刘玉兰人民陪审员  张继红二〇一九年九月二十四日书 记 员  张 营