内蒙古自治区乌拉特后旗人民法院民事判决书（2019）内0825民初510号原告：乌拉特后旗蒙医医院，现住所：内蒙古乌拉特后旗巴音宝力格镇，统一社会信用代码：121528264612513127。法定代表人：格某。委托诉讼代理人：宏某。委托诉讼代理人：增某，内蒙古双合尔律师事务所律师。被告：内蒙古德盛工程设备有限公司，现住所：内蒙古呼和浩特市回民区光明大街观府小区B栋1单元1801室，统一社会信用代码：911501036769325379。法定代表人：肖某，系公司董事长。委托诉讼代理人：武某。委托诉讼代理人：云某，内蒙古卓能律师事务所律师。原告乌拉特后旗蒙医医院（以下简称蒙医院）与被告内蒙古德盛工程设备有限公司（以下简称德胜公司）承揽合同纠纷一案，本院于2019年7月3日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告乌拉特后旗蒙医医院的委托诉讼代理人宏某、增某，被告内蒙古德盛工程设备有限公司委托诉讼代理人武某、云某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告乌拉特后旗蒙医医院向本院提出诉讼请求：1、请求人民法院依法判令解除原、被告之间达成的《乌拉特后旗蒙医医院空调设备采购及安装合同》；2、被告支付原告双倍定金款231920元；3、被告返还原告所支付定金超出法定合同总价款20%的部分57980元；4、一切诉讼费用由被告承担。事实与理由：2016年7月22日乌拉特后旗人民政府采购中心向被告发出中标通知书，确定被告为原告中央空调政府采购中标单位。2016年8月24日，原告与被告签订《乌拉特后旗蒙医医院空调设备采购及安装合同》，合同约定被告为原告住院楼1-2楼空调设备采购及安装，合同总价款为535007元。当天被告又与呼和浩特市挚胜空调维修服务有限责任公司签订《乌拉特后旗蒙医医院中央空调管路安装工程结算合同》，前期工程由呼和浩特市挚胜空调维修服务有限公司完成，后又于2016年9月8日原、被告双方签订工程变更签证单，约定增加原告住院楼3-6楼预埋空调管路工程，工程款为44793元，与增加部分合同总价款共计57980元。2016年9月9日原告向被告支付了合同款总金额30%的定金173940元。2017年9月23日，被告向原告发函说明被告所有货物已于2016年9月5日生产完毕，由于原告现场不具备施工条件，导致被告货物仓储费用额外增加为由拒不履行合同义务。原告多次催促被告尽早施工，但截至目前，被告未履行合同义务，严重违约，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第四款，应法定解除本合同。依据《民事诉讼法》规定诉至法院，请求人民法院依法判令解除原、被告之间达成的《乌拉特后旗蒙医医院空调设备采购及安装合同》，被告支付原告双倍定金款231920元，被告返还原告所支付定金超出法定合同总价款20%的部分57980元，一切诉讼费用由被告承担。关于原告已经完成支付部分工程款问题，双方于2016年8月24日《乌拉特后旗蒙医医院空调设备采购及安装合同》明确约定工期为30天，被告应在2016年9月23日前完工，但是被告没有在工期内完工，原告为了正常经营，无奈之下2016年11月把天花板封顶，2016年12月将建的住院楼投入使用，使用前为了排除被告对正常运营的影响，原告重新装修，重新装修后无法安装中央空调，所以被告的前期工程对原告没有任何利用价值，反而导致原告投入使用前原告重新装修，原告之所以没有要求被告恢复原状是因为恢复原状影响原告正常经营。总之，由于被告的违约行为致使原告对被告前期工程重新装修，且原告无法安装中央空调，所以原告无需支付前期空调款。根据《合同法》第一百一十五条的规定，被告向原告双倍返还定金，对合同价款超出20%的部分，被告依法返还。本合同是承揽合同，定做方不看工作程序，只看工作成果，被告没有交付工程成果，根据《担保法》第八十九条之规定，被告双倍返还定金。被告内蒙古德盛工程设备有限公司辩称：1、原告为事业单位，项目为政府采购，在被告中标时发现原告在未经过依法招投标之前已经将涉案工程承包给了第三方呼和浩特市挚胜空调维修服务有限公司，且挚胜公司已将涉案工程的铜管、冷凝水管铺设等辅助工作施工完毕。原告的行为违反了招投标法的强制性规定，且涉嫌违法犯罪。签订合同后，被告要求原告就上述事情处理，给被告具备安装条件，但在原告的压力之下，被告无奈与另一个投标单位挚胜公司签订了结算合同。2、被告签订合同后依约采购了所有设备并支付采购款，但是原告为应付检查将空调安装区域进行封闭，导致被告无法施工，故原告违约在先，被告没有违约事实，依法驳回原告第二、三、四项诉讼请求，但介于合同客观上无法履行，被告对解除合同没有意见。3、合同签订后被告依约履行了合同义务，于2016年8月30日与麦克维尔中央空调有限公司北京分公司签订空调设备购销合同，采购内容与被告与原告签订的《乌拉特后旗蒙医医院空调设备采购及安装合同》附件内容完全一致，即被告对涉案工程采购了全部的空调设备，并于2016年9月14日向卖克维尔公司支付了94500的部分货款，但因现场空调安装区域已经封闭，无法安装，才导致被告未在合同约定的时间内运送至安装现场，从被告采购设备的时间及内容可以看出被告所采购的设备就是应用于涉案工程，客观上来说，完成工程获得工程总款是被告积极追求的目的，且已经采购全部设备的情况下，被告主观上没有不想完成工程的理由。在中央空调安装领域，安装现场处于毛坯状态，二次结构施工是正常的状态，安装区域被封闭是特殊情形，拆除封闭材料是另一项工程，通常不包含在空调安装过程中，如果需要拆除会在合同中特别约定或者另行约定，故在本合同的履行中被告没有过错，是原告违约在先，故此请求驳回原告的第二、三、四诉讼请求。4、原告坚持第二、三诉讼请求为定金，但根据定金的法律概念，定金是为缔结合同在合同签订之前支付给对方的款项，而预付款是签订合同后，根据合同的约定支付给对方的款项，虽在原、被告签订的合同中第一笔付款描述为定金，被告的函中也描述成定金，但款项性质的确定需要结合合同全文、付款时间、付款比例综合确定款项的性质，故原告支付给被告173940元实为预付款或者部分工程款项，故因原告坚持该款项是定金，属于法律关系错误，请求直接驳回原告二、三、四项诉讼请求。如果原告自认没有过错，客观上应在被告两次发函后予以正式回应，但均未作出任何答复，其行为也能作证原告自身存在过错，被告催告行为也证明被告合法履行了合同义务，尽到了合同的主义务和从义务。原告第一代理人称合同约定的空调设备在合同约定的时间内没有运送至现场，但其在庭审中自认是在2018年才来原告处工作，故客观上应该不知道当时沟通的情形，综上所述，被告在此合同履行过程中没有任何过错且呼市中级人民法院终审判决被告向挚胜公司支付8万元工程款及利息，被告又为采购设备花去94500元，以上共计174500余元，被告付出的款项已经比原告支付给被告的173940元工程款多余，故请求法院查清案件事实，以事实和法律为依据，本着公平公正的原则，综合判定此案。经审理，本院认定事实如下：1、原告乌拉特后旗蒙医医院请求解除与被告内蒙古德盛工程设备有限公司于2016年8月24日签订的《乌拉特后旗蒙医医院空调设备采购及安装合同》，被告内蒙古德盛工程设备有限公司同意解除该合同。2、原告于合同签订后依约向被告支付了173940元，经（2018）内0103民初253号民事判决书及（2018）内01民终2587号民事判决书认定为预付空调设备款。3、被告内蒙古德盛工程设备有限公司未按合同约定于2016年9月15日前将空调设备运抵至原告乌拉特后旗蒙医医院，且至今未运抵，属于违约方。4、（2018）内0103民初253号民事判决书及（2018）内01民终2587号民事判决书判决由被告内蒙古德盛工程设备有限公司向呼和浩特市挚胜空调维修服务有限责任公司支付工程款价款80000元及逾期付款违约金，剩余第二笔80000元给付条件未成就。两笔共计合同价款160000元，该款是被告内蒙古德盛工程设备有限公司与呼和浩特市挚胜空调维修服务有限责任公司签订的《乌拉特后旗蒙医医院中央空调管路安装工程结算合同》约定的。5、呼和浩特市挚胜空调维修服务有限责任公司在原告乌拉特后旗蒙医医院前期完成的铜管、冷凝水管铺设等辅助工作的工程价款由被告内蒙古德盛工程设备有限公司结算，原告乌拉特后旗蒙医医院不与呼和浩特市挚胜空调维修服务有限责任公司直接结算。原因是呼和浩特市挚胜空调维修服务有限责任公司最初与原告乌拉特后旗蒙医医院履行空调安装合同，后因被告内蒙古德盛工程设备有限公司中标该项目，致使呼和浩特市挚胜空调维修服务有限责任公司无法继续施工，经三方协商由被告内蒙古德盛工程设备有限公司接收呼和浩特市挚胜空调维修服务有限责任公司前期完成的工程并予以结算，而原告乌拉特后旗蒙医医院与被告内蒙古德盛工程设备有限公司签订全部安装工程合同并予以分期付款。本院认为，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，当事人可以解除合同。本案原告因被告不按约定合同履行合同（合同签订后20日内未将空调设备运抵原告处，且至今未运抵。），请求解除合同，且被告方也同意解除合同，应当予以确认合同解除有效。合同解除后，尚未履行的，终止履行，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。当事人互负到期债务，该债务的标的物种类、品质相同的，任何一方可以将自己的债务与对方的债务抵销，但依照法律规定或者按照合同性质不得抵销的除外。本案中，根据（2018）内0103民初253号民事判决书及（2018）内01民终2587号民事判决书的事实认定，确定原告乌拉特后旗蒙医医院付给被告内蒙古德盛工程设备有限公司的173940元属于预付空调设备款，不属于定金。由于呼和浩特市挚胜空调维修服务有限责任公司为原告乌拉特后旗蒙医医院完成的前期工程已经由呼和浩特市挚胜空调维修服务有限责任公司与被告内蒙古德盛工程设备有限公司签订《乌拉特后旗蒙医医院中央空调管路安装工程结算合同》确定结算并履行，所以，原告乌拉特后旗蒙医医院付给被告内蒙古德盛工程设备有限公司的173940元预付空调设备款应当抵消该合同价款，由被告内蒙古德盛工程设备有限公司在扣除其与呼和浩特市挚胜空调维修服务有限责任公司签订的《乌拉特后旗蒙医医院中央空调管路安装工程结算合同》价款（160000元）后返还剩余部分给原告乌拉特后旗蒙医医院。原告请求被告支付原告双倍定金款231920元和返还原告所支付定金超出法定合同总价款20%的部分（即57980元）的诉讼请求无事实和法律依据，本院不予支持。综上所述，原告乌拉特后旗蒙医医院请求确认解除与被告内蒙古德盛工程设备有限公司签订的《乌拉特后旗蒙医医院空调设备采购及安装合同》，本院予以支持。原告请求被告支付原告双倍定金款231920元和返还原告所支付定金超出法定合同总价款20%的部分即（57980元）的诉讼请求，本院不予支持，被告应当在扣除《乌拉特后旗蒙医医院中央空调管路安装工程结算合同》价款（160000元）后返还剩余部分给原告乌拉特后旗蒙医医院。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第一款第（三）项、第九十六条、第九十七条、第九十八条、第九十九条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十三条第（五）项之规定，判决如下：一、确认原告乌拉特后旗蒙医医院申请解除与被告内蒙古德盛工程设备有限公司签订的《乌拉特后旗蒙医医院空调设备采购及安装合同》有效；二、被告内蒙古德盛工程设备有限公返还原告乌拉特后旗蒙医医院预付空调设备款13940元；三、驳回原告其他诉讼请求。如果未按判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5649元，减半收取2825元，由原告乌拉特后旗蒙医医院负担2677元，由被告内蒙古德盛工程设备有限公司负担148元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提交副本，上诉于巴彦淖尔市中级人民法院。审判员 高俊峰二〇一九年九月十六日书记员 李景云本案适用法律条款：一、《中华人民共和国合同法》：第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第九十八条合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。第九十九条当事人互负到期债务，该债务的标的物种类、品质相同的，任何一方可以将自己的债务与对方的债务抵销，但依照法律规定或者按照合同性质不得抵销的除外。当事人主张抵销的，应当通知对方。通知自到达对方时生效。抵销不得附条件或者附期限。二、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十三条下列事实，当事人无须举证证明：(一)自然规律以及定理、定律;(二)众所周知的事实;(三)根据法律规定推定的事实;(四)根据已知的事实和日常生活经验法则推定出的另一事实;(五)已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实;(六)已为仲裁机构生效裁决所确认的事实;(七)已为有效公证文书所证明的事实。前款第二项至第四项规定的事实，当事人有相反证据足以反驳的除外;第五项至第七项规定的事实，当事人有相反证据足以推翻的除外。