辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书(2019)辽01民初187号原告（反诉被告）：北京对号科技有限责任公司，住所地：北京市朝阳区。法定代表人：刘亚东。委托诉讼代理人：程颜，系辽宁江公律师事务所律师。被告（反诉原告）：沈阳百课信息技术有限公司，住所地：沈阳市沈河区。法定代表人：申壹铭。委托诉讼代理人：许杰法、丁晓婷，系辽宁正时律师事务所律师。原告（反诉被告）北京对号科技有限责任公司（以下简称对号公司）与被告（反诉原告）沈阳百课信息技术有限公司（以下简称百课公司）计算机软件开发合同纠纷一案，原告向北京知识产权法院提起诉讼，北京知识产权法院于2018年9月18日将本案移送至本院处理。本院于2019年1月31日受理后，依法由审判员史致鹤担任审判长，与审判员王时钰、宋喆共同组成合议庭，于2019年4月16日对本案进行了公开开庭审理，原告对号公司委托诉讼代理人程颜，被告百课公司的委托诉讼代理人许杰法、丁晓婷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告对号公司诉称：1、请求判令被告向原告支付项目进度款人民币60,000元；2、请求判令被告向原告支付逾期付款利息，第二笔进度款利息以48,000元为基数，按中国人民银行同期贷款利率，自2017年12月8日起起算至实际付款之日；第三笔进度款以12,000元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率，自2018年5月8日起算至实际付款之日；3、被告承担本案的全部诉讼费用。事实与理由：对号公司与百课公司于2017年9月2日签订了《技术开发合同》，约定百课公司将“评学点金网”项目委托给对号公司开发建设。合同总价为80,000元，自合同签订之日，百课公司应通过“猪八戒平台”托管并支付对号公司首期款20,000元；在对号公司开发完网站全部功能后提交百课公司验收，验收通过后，将第二笔开发费用48,000元托管至猪八戒平台并支付到对号公司账户。对号公司收到该笔款项后，将全部源代码部署到百课公司服务器，部署完成后，从部署日起一个月内，百课公司将第三笔开发款12,000元托管至猪八戒平台并支付到对号公司账户。合同签订后，对号公司依约完成了全部合同义务，经对号公司多次催要，百课公司未支付第二、三笔进度款，已侵害了对号公司的合法权益。根据《民事诉讼法》及相关规定，请贵院支持原告的全部诉讼请求。被告百课公司辩称：对号公司未按合同约定完成网站开发，使得我方无法实现网站正常使用的目的，构成根本违约，我方不应向其支付价款并要求对方承担违约责任。对号公司在履行合同中出现网站资金记录功能统计错误，网站网速未达到双方约定的检测标准，且网站瞬间访问量也无法达到约定的要求，不应支持其诉讼请求。反诉原告百课公司向本院提起反诉请求：1、请求判令反诉被告返还已支付的合同价款20,000元；2、请求判令反诉被告退还已托管的合同款项48,060元；3、请求判令反诉被告向反诉原告支付违约金80,000元；4、请求反诉被告承担全部诉讼费用。事实与理由：2017年8月30日，双方通过猪八戒互联网平台洽谈后，在线上签订《技术开发合同》，合同约定：由对号公司负责为百课公司开发“评学点金网”互联网软件平台，合同全部价款为80,000元。合同约定：合同签订之日百课公司通过猪八戒平台托管并支付首期款20,000元，百课公司完成验收通过后将第二笔60%开发费用48,000元托管到猪八戒平台。对号公司收到该笔款项后，将全部源代码部署到百课公司服务器功能无问题，百课公司将第三笔15%开发费用12,000元托管到猪入戒平台并支付到对号公司帐户。2017年8月30日，百课公司向猪八戒平台托管了首期款24,000元，其中20,000元由猪八戒平台支付给了对号公司。合同签订后，对号公司未在约定期限内完成软件开发。经双方多次协商，在2018年4月9日双方通过qq邮箱确认签订了《补充合同及项目部署安排》，对号公司承诺在2018年4月15日前解决完百课公司提出的全部程序问题及bug并提交百课公司正式验收，并约定了验收合格标准及追究对号公司违约责任的权利。百课公司依《补充合同》约定支付第二笔款项44060元支付给猪八戒平台进行托管。在平台程序部署到指定服务器后出现诸多程序问题，致使网站基本功能无法实现，不能上线运营使用。百课公司完全履行了约定义务，并为该项目投入大量费用。百课公司认为，依据双方约定，对号公司未完成开发义务，属根本违约，应承担退还已支付的款项并按照约定数额支付违约金的责任。现根据《民事诉讼法》及相关规定，向贵院提起反诉，请求支持反诉原告的诉讼请求。反诉被告对号公司辩称：1、对号公司已经按照合同约定履行了自己的开发软件的义务，且百课公司已将相关域名解析到北京对号的测试服务器并正常访问，已对开发完成的软件进行持续测试，表明对号公司已经完成了软件的开发工作并且交付给了百课公司。2、在对号公司将开发完的软件交付给百课公司并持续测试后，百课公司迟迟未支付合同约定的第二笔款项，系严重违约，应当立刻支付剩余款项。3、因对号公司于2018年4月9日交付全部项目程序源代码以及数据库，合同已经全部履行完毕，百课公司应当履行支付全部剩余款项的义务。4、对号公司完成了软件的开发并且交付了软件源代码，且对号公司不存在根本违约的情形，因此百课公司诉请要求返还合同款以及支付违约金无事实和法律依据，且违约金过高，请求法院予以调整。双方当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。原告对号公司提交了以下证据：第一组、《技术开发合同》，证明：双方于2017年9月5日签订该合同，约定由对号公司为百课公司开发名为“评学点金网技术开发服务”的互联网软件平台。合同中约定对于百课公司在履行合同过程中陆续提出的方案范围内的合理修改要求，对号公司应配合实现。合同中约定了免费维护期内的免费修复及违约责任。第二组、关于项目进展的双方qq聊天记录，证明：开发过程中对号公司工作人员与百课公司多次通过qq沟通开发的细节，全面的履行了自己的开发义务，百课公司在此过程中未提出过任何异议。第三组、已完成项目网站截图6页；聊天记录截图2页；服务器访问记录截图1页，证明：对号公司已经按照百课公司的要求完成了软件开发工作，将域名解析到对号公司的测试服务器并正常访问，业内能进行正常访问就意味着开发完成，百课公司对软件持续测试。另外被告未一次交付原告开发软件所需的材料，陆续交付材料，影响原告开发软件进度。第四组、2018年4月9日双方签署的补充合同及项目部署安排，证明：对号公司完成项目开发并交付给百课公司验收后，百课公司未向对号公司支付第二笔款项，为让百课公司尽快支付剩余款项，双方签订了补充合同，该补充合同认可该项目绝大部分功能已经完成，剩余百课公司有争议的功能即未处理的bug，对号公司承诺在2018年4月15日之前处理完成后提交百课公司验收。对号公司认为剩余的功能即未处理的bug是合同履行完成后的后期维护内容。签订补充合同当日百课公司将第二笔款项支付到第三方平台。双方合同已经基本履行完毕。第五组、对号公司向百课公司交付源代码的光盘，证明：2018年4月9日对号公司交付部署全部项目程序源代码、数据库于百课公司服务器，合同约定的内容已经全部履行完毕。被告百课公司发表质证意见如下：第一组真实性无异议，证明内容、关联性无异议。第二组真实性有异议，该组证据是网站截图，不能真实反映证据的内容，很多聊天记录被删减，且日期没有连续。该组证据无法证明对号公司的主张。第三组真实性无异议，对证明内容有异议。该证据只是网站首页，静态显示页面，不能证明网页内各功能能够正常使用，也不能证明网站性能达到合同约定的标准。该页面的图片和贴图是合同签署前我方交付的页面和贴图，对方根据页面和贴图进行开发，数据是对方后期加的。根据该张截图不能证明对号公司已经完成网站的开发设计。此时对号公司已经将域名解析到服务器，只是为了方便查看网站功能进展，不能证明已经达到验收合格标准。聊天记录真实性无异议，不能证明其主张。访问记录真实性无异议，不能证明对号公司已经完成合同约定网站的开发设计。且对方所谓的业内不具有普遍性。对第四组真实性无异议，对证明内容有异议。补充合同证明了对号公司未按约定时间和标准完成网站开发。签署补充合同时项目已经严重延期。在我方多次催促，对方不回复情况下，我方提出终止。对方承诺在2018年4月15日前将未完成功能即修复bug等完成，才签订了补充协议。对第五组证据，现在网站仍然存在诸多程序问题及bug，网站网速性能测试结果显示为差、较差，未达到约定的好、较好标准。网站压力测试结果显示请求成功率不足1%，未达到需求标准。对号公司未交付合格的网站软件。反诉原告百课公司提交了以下证据：第一组、技术开发合同，证明：对号公司为百课公司开发“评学点金网”互联网软件平台。双方约定网站平台开发费用为80,000元。对号公司应承担退还百课公司已支付及已托管未支付的全部开发费用，并赔偿百课公司与本项目开发总费用等值的违约金的违约责任。第二组、技术开发合同相关附件,证明：附件“对号-核对教育网站功能需求文档”要求：网站测速www.17ce.com，用第三方测速工具检测，全国范围网速需达到较好或好的级别。第三组、补充合同及项目部署安排,证明：因对号公司未在《技术合同》约定期限内完成网站软件开发，双方达成补充合同，对号公司承诺18年4月15日前完成剩余部分功能及未处理bug，并提交百课公司正式验收。网站验收合格标准：百课公司验收期间，如项目程序达到双方合同中需求约定标准并且未出现程序问题及bug，并平稳运行30天。对号公司在2018年4月30日前仍未处理完相关问题或bug修复后仍然存在，百课公司有权立即终止项目并依据《技术合同》相关条款追究对号公司违约责任。第四组、猪八戒平台资金托管记录,证明:2017年8月30日百课公司托管第一笔款项24000元，其中20000元已支付给对号公司。2018年4月9日百课公司托管第二笔款项44060元。第五组、qq群（514××××4619）消息记录及上传文档,证明:2018年4月30日后，网站软件仍有未处理完相关问题和bug仍然存在，对号公司未按约定完成网站开发。百课公司通知对号公司终止合同。其中包括：1、2018年3月28日、6月5日,证明:4月15日前存在的资金记录功能统计错误问题一直没有解决。2、2018年4月14日、5月23日,证明:4月15日前存在的一个城市课程信息页面错误的显示多个城市课程信息问题未处理完成，且对号公司承认在集中请求检测速度时存在环境崩溃问题。3、2018年4月19日、6月1日,证明:对号公司承认在4月15日后还有部分问题没有解决完成。且机构账号出现审核、提示绑定错误未得到解决。4、2017年12月11日、2018年4月27日、5月12日，证明：多次使用17CE测试结果显示均为差、较差，出现网站无法正常访问现象，并及时通知反诉被告网速未达到需求标准并要求其解决。且反诉被告承认网速存在问题。5、2018年5月18日,证明:学员账号登陆后不显示登陆状态，无法约课。6、2018年5月29日,证明:阿里云PTS压力测试结果显示首页性能检测并发数10个、内页并发数2个网站系统就不响应。远低于网站正常运行对并发量要求（报告内容详见证据6），对号公司承认网站压测方面存在问题。7、6月13日,证明:使用17CE测试结果显示为差、较差，未达到约定标准（报告内容详见证据7）。阿里云pts压力测试结果显示请求成功率不足1%，仍然未达到需求标准（报告内容详见证据6）。通知对号公司终止合同。第六组、阿里云PTS压测报告,证明:2018年5月29日、6月13日网站压力测试结果显示，请求成功率不足1%。第七组、17CE网站测试结果,证明:2018年6月13日网站测试结果显示为差、较差。第八组、猪八戒网络平台发起维权记录及纠纷处理意见,证明:猪八戒网仲裁结果是截止维权发起日对号公司未按照百课公司需求完成工作判定成立，全额68,060元退款给百课公司并依据双方签订合同的违约条款对百课公司进行赔偿。第九组、qq聊天记录,证明:我方按照对号公司的要求提升了网站服务器配置。开发之前我方已经告知对号公司我方的服务器配置，在此基础上达成的协议及检测标准。后期在2018年4月25日、26日对号公司要求我方升级服务器，我方升级后依然达不到标准。双方对服务器的约定在合同附件中可以体现。双方qq记录约定的测试标准就是合同附件中的标准。我方可以庭后提交完整的qq聊天记录。服务器升级日期为4月25日，之前的网速问题与我无关，都是在对方服务器测试网速。我们约定是4月15日对方交付到我方服务器，但对号公司将域名解析到对号公司服务器，违反约定，造成该域名我方无法使用，无法打开网站。在我方完成域名备案之后，4月25日对号公司将程序解析到我方服务器中，在4月25日之前的所有网速问题与我方服务器无关。第十组、合同约定的qq群514××××4619聊天记录271页（2018年4月19日至6月13日）；2018年4月9日之前的部分qq群聊天记录43页。我方qq23×××67与对方qq65×××89聊天记录41页（2017年12月11日至2018年6月13日）。以及相应光盘一份。同时向法庭提交相应的原始载体,证明:网站存在的问题至合同解除之前仍未得到解决，使网站不能正常运行。百课公司未能实现合同目的，对号公司应当承担违约责任。反诉被告对号公司发表质证意见如下：第一组真实性无异议，违约条款适用前提是未完成全部功能或未按约定时间完成全部开发需求。补充合同对方已经认可完成绝大部分功能，补充合同已经对交付时间变更，对方也未提出异议，故不适用违约条款，我方不应退还已支付及托管费用并承担违约责任。第二组，真实性无异议。网速问题与服务器资源相关，与服务器配置及数量及网络资源及客户端设备配置等情况有较大关系。因此双方约定的速度是在符合以上条件情况下是可以达到的。另外依据合同付款方式，若网速问题有问题影响的是第三笔12,000元款项支付。第三组，真实性无异议。我方是因为向百课公司交付完成的软件时对方总是找各种理由拒绝支付第二笔款项及第三笔款项才签订的补充合同。且在百课公司多次提出问题时我方配合予以解决，签订补充合同当日百课公司就已经将第二笔48,000元支付到第三方平台，说明我方开发软件百课公司已经认可，否则不能支付。第四组，无异议。第二笔款项还在第三方支付平台，并未实际支付到我方。第五组，真实性无异议，关联性有异议，对方只是截取部分聊天记录，我方认为对方所述qq中所有问题都是属于合同中约定的六个月维护期的瑕疵问题。百课公司提出任何问题我方都积极予以解决，并收到较好效果。第六组、第七组，真实性有异议，该测试结果是对方的单方测试，我方未全部参与，对结果客观性有异议。另外速度问题与前述多方面因素有关，因此该两组证据不能完全客观体现出我方开发的软件存在问题。百课公司称找过第三方，但并未通过第三方告知我方有程序问题。第八组，三性均有异议。该平台只是私下第三方机构，不是法律认可处理问题的平台。该平台处理结果不具有任何参考意义和价值。第九组，真实性无异议，对证明内容有异议，升级前网站资源服务器配置不符，因此升级前存在所有速度问题都是对方原因所致。该组证据不能显示对方所述升级后仍然存在速度问题。升级服务器后我方反复把开发的软件代码删除或关闭，再做测试，依然存在相同问题，不能证明是我方开发软件造成该问题，是对方资源的问题。域名解析权和管理都在对方手中，是对方让我解析的。我方将源代码上传至对方服务器到解析到对方服务器期间打不开是因为进行官方icp备案，对方也知晓。第十组，对原始载体无异议。由于我方技术人员袁洁凝qq13×××03在开发软件过程中一直与对方持续沟通，一直为对方解决问题，希望对方可以提供。现百课公司拒绝提供该qq号码，认为qq号码并非合同约定号码，且根据“谁主张，谁举证”的原则，该证据应该由我方提供。对于qq聊天记录，真实性无异议，对关联性以及证明目的有异议。对2018年4月9日之前的聊天记录，百课公司找对号公司开发软件之前就存在网页打开速度非常慢的问题。该软件已经找了多家软件开发公司开发，最后找到的对号公司，百课公司的信用度存在一定的问题。开发完软件后，在保证带宽的前提下可以找第三方软件对速度进行测试，否则测试出现后果对号公司不负责。对于2017年12月11日到2018年6月13日的聊天记录，百课公司对对号公司开发的项目认可，对开发技术人员的技术也都满意，而且百课公司也认为基本的难题已经解决，只存在部分瑕疵。对于18年4月9日至2018年6月13日的聊天记录，软件速度慢并非软件开发的问题，而是百课公司的阿里云备案被取消，影响了软件开发代码的正常解析，单方面导致延长了测试的时间，百课公司对此存在过错。对号公司已经完成了软件的开发工作，最终设计的软件符合客户需求。对当事人无异议的证据，本院予以确认，并在卷佐证。对有争议的事实，本院在论理部分综合认定。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年9月5日，百课公司与对号公司签订了《技术开发合同》，合同约定百课公司委托对号公司开发互联网软件平台（平台名称：评学点金网技术开发服务），提供技术开发服务。第二条第六款，制作过程中，对百课公司陆续提出的方案范围内的合理修改要求，对号公司应配合实现，并在百课公司指定范围内验收通过。对有可能影响双方约定的完成时间的要求，经百课公司书面同意，对号公司可以提出延期请求，由百课公司确定具体时间。第二条第七款，对号公司负责在平台上线后提供六个月免费维护期，期间，对号公司免费对平台中的页面错误、bug进行免费修复，短信端口的正常运行（端口如由运营商造成的接收或者延迟问题不归对号公司负责），但不对页面调整、功能调整等类工作提供免费修改。第三条第三款，因对号公司原因未能按需求完成全部功能或未按约定时间完成全部开发需求的（逾期超过15天）百课公司有权解除本合同；在百课公司提出中止合同的当日起3日内，对号公司需退还百课公司已支付或者已托管未支付的全部开发费用，并赔偿百课公司与本项目总开发费用相同的违约金。第八条第二款，验收合格，百课公司以书面形式签收或在qq群中通知对号公司。第九条第一款约定了双方沟通的qq号码，百课公司23×××67，对号公司65×××89、416235124、758664393，qq群号码514××××4619；第二款约定了开发费用80,000元；第三款约定了付款方式为：本合同签订之日，百课公司通过猪八戒平台托管并支付对号公司首期款（25%）20,000元，在对号公司开发完网站全部功能后提交百课公司进行验收，从对号公司提交之日起30日内，百课公司完成验收通过后，将第二笔60%开发费用48,000元托管到猪八戒平台并支付到对号公司账户。对号公司收到该笔款项后，将全部源代码部署到百课公司服务器，部署完成后，如网站速度、功能无问题，从部署起一个月内，百课公司将第三笔15%开发款12,000元托管到猪八戒平台并支付到对号公司账户。同时，在补充合同的附件——《对号-核对教育网站需求文档》中，双方约定了“网站测速www.17ce.com用第三方测速工具检测”。2018年4月9日，百课公司与对号公司签订了《评学点金网——补充合同》,合同约定：对号公司承诺在2018年4月15日之前处理完成剩余部分功能以及未处理bug后提交百课公司正式验收（待处理问题包含在4月15日前，项目qq群中百课公司上传文档、双方qq聊天记录中百课公司提交的全部程序问题及bug）。同时变更原合同第九条第三款第二项，约定百课公司在4月9日需将合同第二笔款项托管到猪八戒平台，对号公司在百课公司托管以上款项后1日内将项目已完成的源代码发布到百课公司服务器，对号公司保证源代码的安全性，同时保证代码中无病毒、木马、后门等危害性程序。同时约定了验收合格标准为：项目程序到达需求标准，并且未出现程序问题及bug，并平稳运行30天视为验收合格。对号公司在2018年4月30日前仍未处理完相关问题或bug修复后仍然存在（包含在此日期之前百课公司在项目qq群中上传文档以及双方qq聊天记录中的提交的全部问题以及bug），百课公司保留立即终止项目并根据原合同相关条款追究对号公司违约责任的权利。2017年8月30日，百课公司向猪八戒平台托管24,000元，其中20,000元支付给了对号公司。2018年4月9日，百课公司向猪八戒平台托管了44,060元，该笔款项在猪八戒平台暂存，尚未支付至对号公司账户。从百课公司提交的双方聊天记录显示，对号公司将开发结束的软件交给百课公司验收后，百课公司于2017年8月29日提出网页打开速度慢的问题并且双方约定了网站网速第三方检测平台以及合格标准。双方签订补充合同后，百课公司于2018年4月16日、4月19日、4月26日、4月28日、5月2日、5月10日、5月11日、5月12日、5月15日、5月18日、5月22日至24日、5月31日、6月1日、6月5日、6月11日、6月13日在双方约定的qq群以及qq聊天方式多次提交了软件存在的包括但不限于网站打开速度慢、机构账号无法登陆、网站后台待审核信息数值不正确、城市切换、学员登陆无法约课、后台微信支付统计、资金记录功能统计错误问题、一个城市课程信息页面错误的显示多个城市课程信息问题等程序问题要求对号公司修改，对号公司经过修正后完善了部分问题，继百课公司按照对号公司的要求对服务器进行升级后，对号公司设计的软件仍存在上述程序性问题。2018年4月25日，对号公司工作人员“cherry”在qq群中以网页速度打开慢系由于服务器配置不足为由要求百课公司升级服务器，4月26日百课公司还是出现了网页打开速度慢的情况。2018年5月29日，双方通过qq沟通压力测试问题，对号公司方面的工作人员“刘亚东”承认“咱们这个确实不正常”，证实了对号公司开发的软件确实存在程序性问题。本院认为，原告（反诉被告）百课公司委托被告（反诉原告）对号公司开发计算机软件，双方依法成立计算机软件开发合同法律关系。对号公司与百课公司签订的《技术开发合同》系双方真实意思表示，合法有效。双方均应依约履行合同义务。现对号公司要求百课公司继续履行合同并支付未付合同款及相应利息；百课公司要求返还已付合同款并承担违约责任。对号公司辩称已如约完成软件开发，软件速度慢是因为阿里云服务器的问题，与其开发的软件无关，但并未提供证据佐证其主张。百课公司提供双方qq聊天记录证实了对号公司开发的软件存在网页打开速度慢、压力测试不正常等程序性问题，致使合同目的无法实现，可以认定对号公司并未一月完成软件开发，其行为已经构成违约。故对原告对号公司的诉讼请求，本院不予支持。根据本院查明事实，双方已无商业合作上的基本信任，不具有继续履行合同的可能性和必要性。双方签订的《技术开发合同》第三条第三款之约定，对号公司未按需求完成全部功能或未按约定时间完成全部开发需求，百课公司有权主张对号公司退还已托管未支付的全部开发费用。故对百课公司要求对号公司返还已支付合同款20,000元，本院予以支持。至于托管至猪八戒平台的合同款48,060元，虽然合同约定，百课公司有权主张对号公司退还已托管未支付费用，但是按照现代汉语的一般解释，退还的前提是百课公司曾将合同款交付给对号公司，即对号公司对款项实际所有。现百课公司将该笔款项托管至猪八戒平台，尚未进入对号公司账户，因此百课公司主张对号公司退还已托管48,060元的诉讼请求无事实和法律依据，本院不予支持。关于百课公司主张的80,000元违约金的反诉请求，对号公司提出违约金过高，请求法院适当减少，现百课公司未举证证明因对号公司违约受到的合理损失。本院根据合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则以及诚实信用原则，酌定百课公司承担向对号公司支付2,000元违约金的违约责任。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十一条、一百一十四条第二款，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十七条、二十九条之规定，判决如下：一、原告（反诉被告）北京对号科技有限责任公司于本判决生效之日起10日内退还被告（反诉原告）沈阳百课信息技术有限公司20,000元；二、原告（反诉被告）北京对号科技有限责任公司于本判决生效之日起10日内支付被告（反诉原告）沈阳百课信息技术有限公司违约金2,000元；三、驳回原告北京对号科技有限责任公司的诉讼请求；四、驳回反诉原告沈阳百课信息技术有限公司的其他反诉请求。如原告北京对号科技有限责任公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费1,500元，由原告北京对号科技有限责任公司自行承担;反诉费1,631元，由反诉原告沈阳百课信息技术有限公司负担1,386元，由反诉被告北京对号科技有限责任公司负担245元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于北京知识产权法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉费，按自动撤回上诉处理。审判长  史致鹤审判员  王时钰审判员  宋 喆二〇一九年九月九日法官助理刘鹏书记员姚宇彤本案判决所依据的相关法律《中华人民共和国合同法》第八条：依法成立的合同，对当事人具有约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。第一百零七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任；第一百一十一条：质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确的，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择对方要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任第一百一十四条第二款：约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十七条：当事人通过反诉或者抗辩的方式，请求人民法院依照合同法第一百一十四条第二款的规定调整违约金的，人民法院应予支持。第二十九条：当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则以及诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成的损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。