安徽省当涂县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖0521民初2814号 原告：马鞍山市万鑫铸造有限公司，住所地马鞍山市当涂县姑孰工业集中区。 法定代表人：张立安，该公司总经理。 委托诉讼代理人：钱金荣，安徽民主律师事务所律师。 被告：马鞍山市华浩环保设备有限公司，住所地马鞍山市博望区博望镇镇西工业园。 法定代表人：张玉培，该公司总经理。 委托诉讼代理人：章宏业，安徽华冶（博望）律师事务所律师。 原告马鞍山市万鑫铸造有限公司（以下简称万鑫公司）与被告马鞍山市华浩环保设备有限公司（以下简称华浩公司）承揽合同纠纷一案，本院于2019年6月18日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告万鑫公司委托诉讼代理人钱金荣、被告华浩公司及其委托诉讼代理人章宏业到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 万鑫公司向本院提出诉讼请求：1.解除双方于2017年11月2日签订的《设备供应及安装合同》有关喷漆生产线部分；2华浩公司返还已支付的喷漆生产线价款270000元，并支付违约金96000元；3.华浩公司赔偿损失125650元。事实和理由：2017年11月2日，华浩公司与万鑫公司签订了一份《设备供应及安装合同》，由华浩公司承接万鑫公司喷漆生产线、震动落砂机和模具架设备的制作和安装，交货及安装地点为万鑫公司。合同还约定：华浩公司以提供设备、包质量、包工期、包风险的方式承接喷漆生产线，必须按照万鑫公司确定的设计方案进行制作、安装、调试，并通过验收；合同总价款后经双方确认为64万元，其中震动落砂机和模具架设备的制作安装价款为19万元，喷漆生产线设备的制作安装价款为45万元；2018年1月10日制作完成，同年1月25日前安装调试完成；由于华浩公司原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按总造价的0.5%计付违约金，逾期超过20日，万鑫公司有权解除合同，华浩公司除支付上述款项及返还全部已支付款项外，还需按照合同总价款的5%支付违约金，违约金不足弥补万鑫公司损失的，还应就不足部分承担赔偿责任；合同履行过程中发生争议，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。并就价款支付方式、维修保养、双方其他权利义务等方面进行了约定。合同签订后，万鑫公司按约履行了合同义务，时至2018年12月19日已支付华浩公司案涉合同价款46万元。但华浩公司一直未完成喷漆生产线设备的安装调试，经多次催告，华浩公司于2018年12月19日向万鑫公司出具《承诺书》一份，承诺在15个工作日完成设备安装调试。但时至今日，华浩公司仍未完成喷漆生产线设备的安装调试，致使万鑫公司不能实现合同目的。另因华浩公司未能按时完成喷漆生产线的的安装和调试，导致万鑫公司雇佣了3名油漆工进行人工喷漆，2018年2月至2019年7月共支付工资221650元。 华浩公司辩称：1、本案不符合解除合同条件，后续诉请应不予支持；2.双方签订的合同属实，根据合同约定万鑫公司没有按照约定履行付款义务，万鑫公司的付款能不能符合约定直接影响华浩公司能否完成定做任务，华浩公司已经于2018年2月将设备交付给万鑫公司，虽然没有进行调试，但华浩公司享有抗辩权；3.合同约定万鑫公司提供设计方案，但自始至终万鑫公司没有提供设计方案给华浩公司，导致华浩公司无法按照设计方案进行调试；4.万鑫公司未能提供证据证明华浩公司交付的成果不符合约定，故万鑫公司请求解除合同没有法律和事实依据。 本院经审理查明：2017年11月2日，万鑫公司（甲方）与华浩公司（乙方）签订《设备供应及安装合同》一份，约定华浩公司以提供设备、包质量、包工期、包风险的形式承接万鑫公司喷漆生产线及震动落砂机和模具架设备的制作和安装，交货及安装地点均为万鑫公司；总价款后经双方确认为64万元，其中震动落砂机和模具架设备的制作安装价款为19万元，喷漆生产线设备的制作安装价款为45万元；2018年1月10日制作完成，同年1月25日前安装调试结束；万鑫公司如未按本合同的条件付款，每延迟一日，按应付而未付金额的0.5%计付违约金；由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程总造价的0.5%计付违约金，逾期超过20日，甲方有权单方解除合同，乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外，还需按照合同总价款的5%支付违约金，违约金不足弥补甲方损失的，还应就不足部分承担赔偿责任。合同签订后，万鑫公司陆续付款。2018年12月19日，华浩公司向万鑫公司出具《承诺书》一份，内容为：由于华浩公司企业变更和其他原因，至现在还没有完成设备安装调试，现有蔡发明负责设备安装调试，并承诺1.万鑫公司付款50000元，蔡发明带工人到万鑫公司继续安装调试设备，15个工作日内完成设备安装调试交万鑫公司使用……4.本承诺书可以作为原合同附件，承担相应法律责任。万鑫公司当日付款50000元，截至2018年12月19日共计付款460000元，但华浩公司至今仍未完成对设备进行安装调试的义务。 上述事实，有当事人陈述，万鑫公司提交的《设备供应及安装合同》、《承诺书》、银行回单、收款收据，本院庭审笔录在卷佐证，并经庭审质证，足以认定。 本院认为，万鑫公司与华浩公司签订的《设备供应及安装合同》及华浩公司向万鑫公司出具的《承诺书》均系双方当事人的真实意思表示，也未违反法律、法规，当属有效，《承诺书》应属双方对《设备供应及安装合同》中工期的变更和补充，双方均应恪守约定全面履行自己的义务。华浩公司抗辩认为万鑫公司没有按时付款，经查，截至2018年12月19日万鑫公司已经给付喷漆生产线、震动落砂机和模具架设备的制作和安装费用合计460000元，符合《承诺书》约定的付款金额。本院对该抗辩意见，不予采信。华浩公司又抗辩认为万鑫公司没有提供设计方案，但并未提交相关证据，且与《承诺书》的约定不符，本院不予采信。现华浩公司仅仅完成了震动落砂机和模具架设备的制作安装，未完成喷漆生产线设备的安装调试，导致万鑫公司合同目的落空，万鑫公司主张解除《设备供应及安装合同》有关喷漆生产线部分、华浩公司返还已支付的喷漆生产线价款270000元，有事实和法律依据，依法应予支持。华浩公司在向万鑫公司出具承诺书之后至今仍未完成喷漆生产线设备的安装调试，应属违约，按照《设备供应及安装合同》的约定，华浩公司还应按照每逾期一日按工程总造价的0.5%计付违约金以及按照合同总价款的5%支付违约金，两项相加为96000元（640000*0.5%*20+640000*5%）。万鑫公司还主张华浩公司赔偿3名油漆工工资损失125650元，但并未提交有关损失以及上述违约金不足以弥补损失方面的证据，其雇佣工人与华浩公司未完成喷漆生产线设备制作安装调试之间的相关性亦缺乏证据材料证明，本院对该主张不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条第（四）项、第一百零七条、第一百一十四条，第二百五十一条，第二百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条规定，判决如下： 一、解除原告马鞍山市万鑫铸造有限公司与被告马鞍山市华浩环保设备有限公司于2017年11月2日签订的《设备供应及安装合同》有关喷漆生产线部分； 二、被告马鞍山市华浩环保设备有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告马鞍山市万鑫铸造有限公司已支付的喷漆生产线价款270000元，并赔偿违约金96000元，合计366000元； 三、驳回原告马鞍山市万鑫铸造有限公司其他诉讼请求。 若未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取计4337元、财产保全费2350元，合计6687元，由原告马鞍山市万鑫铸造有限公司负担942元，被告马鞍山市华浩环保设备有限公司负担5745元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省马鞍山市中级人民法院。 审判员  黄欣欣 二〇一九年九月十六日 书记员  高芸芸