湖南省株洲市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）湘02民初22号 原告（反诉被告）：湖南华盛建设工程（集团）有限公司，住所地：湖南省长沙市雨花区湘府东路二段308号华盛世纪新城一期商业4栋N单元601号。 法定代表人：李建立，该公司经理。 委托诉讼代理人：刘欢，男，1976年8月3日出生，汉族，系该公司员工，住湖南省长沙市天心区。 委托诉讼代理人：余汝林,湖南麓邻律师事务所律师。 被告（反诉原告）：株洲汇侨房地产开发有限公司，住所地：湖南省株洲市芦淞区建设中路办公楼。 法定代表人：朱立书，该公司董事长。 委托诉讼代理人：熊正宏，男，1966年2月3日出生，汉族，系该公司财务总监，住湖南省株洲市芦淞区。 委托诉讼代理人：陈建龙，湖南天隆律师事务所律师。 第三人：贺庆龙，男，1972年10月28日出生，汉族，住湖南省长沙市岳麓区。 原告（反诉被告）湖南华盛建设工程（集团）有限公司（以下简称原告华盛公司）与被告（反诉原告）株洲汇侨房地产开发有限公司（以下简称被告汇侨公司）、第三人贺庆龙建设工程合同纠纷一案，本院于2019年1月18日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告华盛公司的委托诉讼代理人刘欢、余汝林和被告汇侨公司的委托诉讼代理人熊正宏、陈建龙到庭参加诉讼。第三人贺庆龙经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告华盛公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付工程款31982556元，并向原告支付违约金（以13046033元为基数，按年利率15%的标准，从2016年7月28日起计算至实际付清之日止；以13526088元为基数，按年利率15%的标准，从2018年4月12日起计算至实际付清之日止；以5410434元为基数，从2018年7月29日起计算至实际付清之日止）；2.本案诉讼费用全部由被告承担。事实和理由：2014年，原告与被告签订《湖南省建设工程施工合同》，由原告承建被告发包的位于株洲市芦淞区改造工程Ｂ3地块项目”。合同约定工程内容为Ｂ3地块内全部工程的主体、安装等及其他附属工程；工期为580日，合同价款暂定为133160000元；并约定按照工程进度付款，在工程竣工验收合格支付至工程合同价款的85%，工程办理竣工结算付至工程合同价款的95%；余款5%作为保修金在保修满一年后返还保修金的50%，保修满两年返还保修金的30%，剩余保修金待五年保修期满全部返还；如发包人逾期支付进度款，则按照年息15%的标准向承包人支付违约金直至付清为止。合同签订后，原告按照合同约定组织施工，工程已经竣工验收合格，且保修期业已满两年，但被告却未按照合同约定的付款比例（99%）和时间向原告支付工程款并返还保修金，至今尚拖欠原告工程款31982556元。原告向株洲仲裁委员会申请仲裁，该委员会经审理作出（2017）株仲裁字第017号裁决书，后株洲市中级人民法院裁定撤销了该裁决书，故原告依法提起诉讼。 被告汇侨公司辩称，一、我方总计已支付187笔工程款，共计137588408.36元，已超过原告实际的工程量金额，我方没有再向原告支付工程款的义务。二、我方没有违约行为，在工程没有最终结算之前，无法确认是否应该支付相关工程款，原告主张的违约金没有法律依据。 被告汇侨公司向本院提出反诉请求：1.判令原告华盛公司向被告汇侨公司赔偿因其违约行为造成的被告给被拆迁户的过渡费支出损失4092280元；2.判令原告华盛公司向被告汇侨公司支付逾期竣工违约金109万元；3.由原告华盛公司承担本案的诉讼费用。事实和理由：2014年，双方当事人签订《建设工程施工合同》，约定由原告承包建设被告的位于株洲市芦淞区地块内的全部工程的主体、安装等及其他附属工程，工期为580日，约定的竣工日期为2015年10月20日，逾期竣工按每日5000元支付违约金。在合同履行过程中，由于原告违约，实际竣工日期为2016年7月28日（详见竣工验收表），延误工期218天，应支付违约金109万元。我方在拆除他人房屋时，与173户拆迁户签订了拆迁协议，约定了支付过渡费。由于原告逾期竣工，我公司多支付被拆迁人过渡费4092280元（详见过渡费发放总表及过渡费发放清单）。 原告华盛公司针对被告汇侨公司的反诉请求辩称，一、被告汇侨公司主张案涉工程延误工期218天是原告华盛公司造成的，这与事实不符。工期延误存在多种原因，其中的主要原因是被告汇侨公司未履行其自身义务导致。1、原告华盛公司在2015年2月13日就已完成项目楼三分之二即20层的砌体工作，按照施工惯例，可以进行铝合金门窗的施工并进行内外抹灰工作，但被告汇侨公司迟迟未确定铝合金型材品牌，致使铝合金型材2015年6月30日才进场安装。2、原告华盛公司于2014年10月22日完成主体10层的施工，应当安装人货电梯，但被告汇侨公司迟迟未完成土方回填，致使电梯无法安装，严重影响施工进度。3、被告汇侨公司未严格按照《建设工程施工合同》及时、足额支付工程进度款，致使原告华盛公司在施工过程中无法支付相应的分包商材料款、农民工工资等，严重阻碍施工进度，甚至酿成纠纷。二、被告汇侨公司反诉请求中计算的延期过渡费损失4092280元是错误的。该过渡费按照正常过渡费的3倍计算。根据被告汇侨公司与拆迁安置户签订的《拆迁安置协议》，除极少部分是2016年签订的外，大部分签订时间为2011至2012年间，协议约定的过渡期限27个月，而《建设工程施工合同》约定的原告华盛公司施工时间为2014年3月10日至2015年10月20日，即原告华盛公司在正常施工工期内，也要为被告汇侨公司的过渡期延误损失买单。另，被告汇侨公司不能证明其已实际将过渡费发放到位。三、被告汇侨公司同时主张过渡费损失与违约金没有法律依据。1、《建设工程施工合同》约定，因承包人工期延误的，承包人仅按照5000元/天承担违约责任，最高价款为合同价款的百分之一。2、根据《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十八条的规定，违约金与实际损失不能并处。 第三人贺庆龙未作陈述。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：1.原告华盛公司提交的《湖南省建设工程施工合同》、竣工验收备案表、《司法鉴定意见书》、《鉴定结论补充说明》、仲裁庭审笔录，因被告汇侨公司对以上证据的真实性未提出异议，本院对原告华盛公司提交的以上证据的真实性予以认定；2.被告汇侨公司提交的《承包合同书》、《目标管理责任书》，因原告华盛公司对以上证据的真实性未提出异议，本院对被告汇侨公司提交的以上证据的真实性予以认定；3、被告汇侨公司提交的各班组结算付款资料、项目工程总付款明细表及187笔付款凭证，本院对其中能证实案涉工程款支付情况的相关证据予以认定；4.被告汇侨公司提交的173份拆迁安置补偿协议书、过渡费发放总表、明细表，原告华盛公司对该证据的真实性、合法性、关联性均提出异议，因被告汇侨公司提交的上述证据均系与案外人之间的行为，本院不予认定；5、原告华盛公司提交的混凝土浇灌记录、监理日志、取样送检委托单、工程材料报审表，因不能证明其待证事实，本院不予认定。 经审理查明：2013年5月2日，原告华盛公司（承包人）与被告汇侨公司（发包人）签订《“文化园三期”B3地块施工框架协议》（以下简称《框架协议》），其中第一条约定工程名称为汇侨文化园三期工程9#10#11#楼，工程内容为施工图设计文件中的土建、安装（发包方另行指定的分包项目除外）；第七条约定结算方式：本工程按湖南2006消耗量定额，企业管理费、利润率按照湘价[2009]406号《湖南省建设工程计价办法》中费率执行，优惠按税前造价下浮6%……；第八条约定，未尽事宜双方协商以补充协议解决。 2014年，原告华盛公司（承包人）与被告汇侨公司（发包人）签订《株洲市文化园三期改造工程B3地块项目合同湖南省建设工程施工合同》（补充协议）（以下简称《施工合同》），约定：工程名称为株洲市文化园三期改造工程B3地块项目；工程内容为B3地块内的全部工程的主体、安装等及其他附属工程；开工日期为2014年3月10日（以正式开工报告批准日为准），竣工日期为2015年10月20日，合同工期总日历天数为580日（交房或竣工验收最先到达日期）；工程暂定建筑面积为88777.21平方米，暂估合同价款133160000元整（最终以结算为准）；发包人工作包括办理土地征用、拆迁补偿、施工场地平整、将施工所需水电接至施工场地内等，发包人未能履行合同义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期；因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更和工程量增加超过原工程量的15%；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（6）不可抗力；（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。承包人在上述情况发生后14天内，就延误的工期及损失以书面形式向工程师提出签证，工程师在收到签证后7天内予以确认或不予签证的理由；承办人必须按照约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工，因承包人原因不能按照约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任；由于承包人违约造成工期延误时，承办人应支付逾期竣工违约金，计算方法按每拖延一天，给予发包人5000元/天的逾期赔偿金，最高赔偿价为合同价的百分之一；工程竣工验收合格支付至工程合同价款的85%，工程办理竣工结算，支付至工程合同价款的95%，余额5%作为保修金按约定返还；保修满一年返还保修金50%，保修满二年返还保修金30%，余款待5年保修期满全部返还保修金；发包人逾期支付进度款的违约金的计算方法，按年息15%计息，直至付清为止；承包人向发包人缴纳履约保证金1200万元整，全部结构完成至±0.00返还履约保证金50%，全部主体结构完成十五层返还保证金的25%，结构封顶经验收合格退还全部余额；竣工结算的约定：地下室主体、地上主体、装饰施工完后28天内报送相关竣工结算书一份；向发包人提交最终结算书的时间和份数：竣工验收后28天内承包人将地下室主体、地上主体、装饰竣工结算书金额累加补充合同约定的其他结算款项一份报发包人，双方不得对已经认可的分段结算内容进行补充与重新审核，最终结算执行竣工结算的相关条款；合同还对工程承包范围、质量标准、组成合同的文件等内容进行了约定。 2014年9月1日，原告华盛公司（发包方、甲方）与第三人贺庆龙（承包方、乙方）签订《湖南华盛建设工程（集团）有限公司工程项目内部责任承包合同书》（以下简称《内部承包合同》），约定甲方将株洲市文化园三期改造工程B3地块项目交由乙方进行单位工程施工内部责任承包；乙方按依法经营、独立核算、自负盈亏、照章纳税、确保上缴、自担风险的原则和保质量、保安全、保进度、保文明施工、保企业信誉的要求，实行全面风险责任承包；甲方提供项目负责人、技术负责人、施工九大员等相关人员的证件用以组成项目部，以达到项目建设单位、国家监管部门的要求，相应的人员证件占用费由乙方承担；实施项目管理所需的带有“湖南华盛建设工程（集团）有限公司”字样的项目部公章、资料印鉴等均由甲方负责刻制，由甲方派遣至项目部的人员负责保管；《施工合同》及其相应的补充合同、协议、其他附属合同中约定的甲方的全部权、责、利由乙方享有及承担；合同还对管理费、付款办法及结算方式、违约责任等内容进行了约定。案涉工程项目部使用的章有两枚，一枚为“湖南华盛建设工程（集团）有限公司株洲市文化园三期改造工程B3地块项目部”章（以下简称项目部章），标明“对外借贷、签约、担保无效”，另一枚为“湖南华盛建设工程集团有限公司文化园三期B3地块改造工程项目部财务专用章”（以下简称项目部财务章）。周楠熙为该项目部财务人员。 2015年10月15日，原告华盛公司（承包人、乙方）与被告汇侨公司（发包人、甲方）签订《补充协议》，其中约定：一、甲、乙双方签订的《文化园三期工程B3地块施工框架协议》与2014年4月25日签订的《建设工程施工合同补充协议》所有条款是不可分割的一部分，其中框架协议第七条工程决算总造价优惠按税前造价下浮6%作为工程决算的依据。二、乙方应及时提供工程决算有效的相关资料，严格按工程进度套用相关定额，做好工程决算工作。 2016年7月28日，案涉工程项目完成竣工验收。双方当事人未进行最终结算。 因工程款纠纷，原告华盛公司向株洲仲裁委员会（以下简称株洲仲裁委）申请仲裁，株洲仲裁委于2017年1月20日受理该案，在仲裁过程中被告汇侨公司提出了反请求申请。株洲仲裁委在审理过程中，委托湖南兴泰司法鉴定中心对株洲市文化园三期改造工程B3地块项目的工程造价及进度款进行鉴定，该鉴定中心于2018年3月8日作出《湖南兴泰司法鉴定中心司法鉴定意见书》（兴泰[2018]基鉴字第1号，以下简称《司法鉴定意见书》），鉴定意见为：1、株洲市文化园三期改造工程B3地块项目工程造价经鉴定为：（1）有依据能认定造价部分136081679.01元，其中电缆主材403275.53元；（2）无依据不能认定造价部分金额为756756.52元。2、根据送鉴资料，经过上述分析，157笔总金额125486699.57元与株洲市文化园三期改造工程B3地块项目有关的范围分析如下：（1）可认定的工程款金额72464511.00元；（2）有争议的付款金额53022188.57元，其中①有依据可认定的工程进度款金额29461196元；②依据不充分无法认定的工程进度款金额16131544.28元；③预留未付税费的工程款金额2429448.29元；④未用于文化园B3地块项目（过账款）余额5000000.00元。湖南兴泰司法鉴定中心于2018年4月12日作出《湖南兴泰司法鉴定中心司法鉴定意见书》（鉴定结论补充说明），对其上述鉴定结论作如下调整：第一部分工程造价1、经查实垂直运输机械台班多计258.1个台班，共计金额459519.90元，应从原鉴定造价中扣减459519.90元。2、根据仲裁庭审质证电缆公变部分不属申请人施工，共计金额361287.37元，应从原鉴定造价中扣减361287.37元。以上共计在原有依据能认定造价部分基础上扣减820807.27元。第二部分工程进度款。经查实序号40朱祖新代付款项中260000.00元有付款凭证，应将报告中鉴定意见第2项第（2）条中的①有依据可认定的工程进度款增加260000.00元，并将②依据不充分无法认定的工程进度款减少260000.00元。株洲仲裁委于2018年7月10日作出[2017]株仲裁字第017号裁决书，裁决：一、被申请人（反请求申请人）汇侨公司于收到本裁决书之日起十日内向申请人（反请求被申请人）华盛公司支付工程款20343305.46元，逾期按《民事诉讼法》第二百五十三条处理。二、申请人（反请求被申请人）华盛公司于收到本裁决书之日起十日内向被申请人（反请求申请人）汇侨公司支付违约金1090000元，逾期按《民事诉讼法》第二百五十三条处理。三、驳回申请人（反请求被申请人）华盛公司的其它仲裁请求。四、驳回被申请人（反请求申请人）汇侨公司的其他仲裁请求。仲裁裁决书送达后，被告汇侨公司以该仲裁裁决违反法定程序且超请求裁决等理由向本院申请撤销，本院审查后于2018年12月13日作出（2018）湘02民特61号民事裁定书，裁定撤销株洲仲裁委员会[2017]株仲裁字第017号裁决。 另查明，原告华盛公司于2013年5月9日向被告汇侨公司缴纳了1200万元工程保证金；原告华盛公司自认被告汇侨公司已向其支付101925707元工程款。 再查明，被告汇侨公司向本院提交了其与案外人签订的173份《城市房屋拆迁补偿安置协议书》，其中约定了房屋拆迁补偿安置的过渡期限和过渡费。 本院认为：本案系建设工程施工合同纠纷，争议焦点有三个：一、案涉工程的造价应如何确定；二、被告汇侨公司是否已按时足额支付工程款给原告华盛公司；三、工程是否逾期竣工，原告华盛公司是否应向被告汇侨公司支付过渡费支出损失和逾期竣工违约金。下面分述之：一、案涉工程的造价为135260871.74元。根据《施工合同》的约定，案涉工程的暂估合同价款133160000元整（最终以结算为准）。因双方当事人未进行最终结算，按照仲裁程序中的《司法鉴定意见书》及其鉴定结论补充说明（以下合并简称为鉴定意见），株洲市文化园三期改造工程B3地块项目工程造价为135260871.74元（即《司法鉴定意见书》中认定的工程造价136081679.01元-鉴定结论补充说明中扣减的工程造价820807.27元=135260871.74元，该工程造价系已考虑双方当事人在《框架协议》和2015年补充协议中约定的6%优惠后的结果）。在本案诉讼过程中，经本院释明，双方当事人均明确表示不申请重新鉴定，也均未对以上鉴定意见中最终认定的工程造价135260871.74元提出异议，本院予以确认。 二、被告汇侨公司未按时足额支付工程款给原告华盛公司，应当承担违约责任。根据《施工合同》约定，工程竣工验收合格支付至工程合同价款的85%，工程办理竣工结算，支付至工程合同价款的95%，余额5%作为保修金按约定返还；保修满一年返还保修金50%，保修满二年返还保修金30%，余款待5年保修期满全部返还保修金。根据以上约定，至原告华盛公司起诉时，被告汇侨公司应向其支付的工程款数额为133908263.02元{即工程造价135260871.74元×[95%+5%×（50%+30%）]=133908263.02元}。对被告汇侨公司的已付工程款及争议工程款认定如下：1、根据鉴定意见，在被告汇侨公司提交的157笔付款金额中：（1）可认定的工程款金额72464511元；（2）有争议的付款金额中，有依据可认定的工程进度款金额29461196元；（3）序号40朱祖新代付款中260000元有付款凭证，应在有依据可认定的工程进度款中增加260000元。故鉴定意见中确认的已付工程款总额为102185707元（即72464511元+29461196元+260000元=102185707元）。鉴定意见对以上已付工程款的认定符合事实，本院予以确认。2、对鉴定意见中认为依据不充分无法认定的工程进度款金额15871544.28元（即16131544.28元-260000元=15871544.28元），鉴定机构是以有无银行付款凭证作为其认定依据充分与否的关键理由；而本院认为，案涉工程项目部是直接负责案涉工程施工的组织，其对外行为的后果应当由原告华盛公司承担，故争议款项中的凭证上盖了案涉工程项目部公章或款项实际用于案涉工程的支出均应确认为已付工程款，金额总计12731859.28元（明细表附后，见附表1）。3、鉴定意见中认定为预留未付税费的工程款金额2429448.29元，因未实际支付给原告华盛公司，不能认定为已付工程款；鉴定意见中的5000000万元过账款，因未用于文化园B3地块项目，不能认定为已付工程款。4、鉴定意见作出后，被告汇侨公司另提供证据的12101708.79元，本院确认其中已付工程款数额为6998371.54元（明细表附后，见附表2）；本院未认定的款项中有一部分如被告汇侨公司与案外人调解结案支付的货款、被告汇侨公司向案外人支付的维修费等（被告汇侨公司自述调解案件中支付的货款系代原告华盛公司支付；维修费应由原告华盛公司承担），因被告汇侨公司目前所交证据尚不足以将这些款项认定为已付工程款，故本院不予认定。经计算，被告汇侨公司合计已向原告华盛公司支付工程款121915937.82元（即102185707元+12731859.28元+6998371.54元=121915937.82元）；被告汇侨公司尚欠原告华盛公司工程款11992325.2元（即应付工程款133908263.02元-已付工程款121915937.82元=11992325.2元）。根据《施工合同》约定，发包人逾期支付进度款的违约金的计算方法，按年息15%计息，直至付清为止。案涉工程竣工验收合格时间为2016年7月28日，被告汇侨公司依约应向原告华盛公司支付工程合同价款的85%，即114971740.98元（135260871.74元×85%=114971740.98元）。截至该日，被告汇侨公司已向原告华盛公司支付工程款110153960.28元（明细表附后，见附表3），被告汇侨公司未按时足额支付工程款，构成违约，应当向原告华盛公司支付逾期付款利息203434.44元（明细表附后，见附表4）。工程竣工后，双方当事人未进行最终结算；案涉工程造价系根据仲裁程序中的鉴定意见确定，鉴定意见于2018年4月12日作出最终结论，故支付合同价款95%的时间应认定为2018年4月12日。被告汇侨公司应于该日向原告华盛公司支付128497828.15元（即135260871.74元×95%=128497828.15元）。截至该日，被告汇侨公司已向原告华盛公司支付工程款115740282.28元（明细表附后，见附表5）。被告汇侨公司未按时足额支付工程款，构成违约，应当向原告华盛公司支付逾期付款利息1131580.03元(该利息已计算至2018年12月2日，后续利息应以6581890.33元为基数，按年利率15%的标准自2018年12月2日起计算至该款项付清之日止。明细表附后，见附表6）。原告华盛公司还要求被告汇侨公司自2018年7月29日起承担未按时返还80%保修金的违约金，原告的该主张符合《施工合同》约定，应当予以支持。被告汇侨公司应以5410434元[即135260871.74元×5%×（50%+30%）=5410434元]为基数，按年利率15%的标准自2018年7月29日起计算逾期付款利息至该款项付清之日止。 三、原告华盛公司逾期竣工构成违约，应当支付违约金。《施工合同》中约定的竣工日期为2015年10月20日，案涉工程实际竣工验收时间为2016年7月28日，原告华盛公司逾期竣工218天。原告华盛公司提出工程逾期竣工的主要责任在被告汇侨公司，但其未提交有效证据证实工期延误由被告汇侨公司造成，亦未提交证据证实其曾按合同约定就延误工期书面报告给工程师签证，故本院对原告的该项理由不予采纳。原告华盛公司应当根据《施工合同》中违约条款的约定，向被告汇侨公司支付违约金109万元（即218天×违约金5000元/天=109万元）。被告汇侨公司主张原告华盛公司应赔偿其过渡费支出损失，根据《施工合同》约定，拆迁补偿系发包人即被告汇侨公司的工作，原告华盛公司没有支付过渡费的义务，故本院对被告汇侨公司主张的过渡费支出损失4092280元不予支持。 综上所述，被告汇侨公司欠付原告华盛公司到期工程款11992325.2元，应当承担继续履行和支付相应违约金的责任；原告华盛公司逾期竣工，应当向被告汇侨公司支付违约金109万元。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第五十条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条第一款、第三款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条的规定，判决如下： 一、被告（反诉原告）株洲汇侨房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向原告（反诉被告）湖南华盛建设工程（集团）有限公司支付工程款11992325.2元并支付违约金1335014.47元（即203434.44元+1131580.03元=1335014.47元，违约金已计算至2018年12月2日。后续违约金按如下方法计算：以6581890.33元为基数，按年利率15%的标准自2018年12月2日起计算至该款项付清之日止；以5410434元为基数，按年利率15%的标准自2018年7月29日起计算至该款项付清之日止）； 二、原告（反诉被告）湖南华盛建设工程（集团）有限公司于本判决生效之日起十日内向被告（反诉原告）株洲汇侨房地产开发有限公司支付违约金1090000元； 三、驳回原告（反诉被告）湖南华盛建设工程（集团）有限公司的其它诉讼请求； 四、驳回被告（反诉原告）株洲汇侨房地产开发有限公司的其他反诉请求。 如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件本诉受理费235618元，反诉受理费24038元，合计259656元，由原告（反诉被告）湖南华盛建设工程（集团）有限公司负担142857元，由被告（反诉原告）株洲汇侨房地产开发有限公司负担116799元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖南省高级人民法院。 审 判 长  黄胤彪 审 判 员  唐俊平 人民陪审员  唐力农 二〇一九年九月十八日 法官 助理  成 静 书 记 员  刘 娜 附表1                            本院对鉴定意见中认为依据不充分无法认定的工程进度款金额15871544.28元的认定如下：                               序号                       对应凭证号                       金额                       是否认定                               1                       序号11（2015年1月第1号凭证）、28（2015年10月第39号凭证）、49（2016年1月第63号凭证）、60（2016年3月第64号凭证）、115（2016年7月第82号凭证）                       3267559元                       这些款项均系房款抵扣工程款，收据上均盖有项目部财务章并由周楠熙签字，应予以认定                               2                       序号26（2015年10月第60号凭证）                                   3000000元                       该笔款项有原告华盛公司向被告汇侨公司的工程款请款单（贺庆龙签字）、有周楠熙开具的收据（加盖项目部财务章）、贺庆龙领款单等材料证实，应予以认定                               3                       序号45（2016年1月第29号凭证）、61（2016年3月第29号凭证）、64（2016年3月第23号凭证）                       300000元                       这些款项均有项目部周楠熙开具的收据并加盖了项目部财务章，项目部对其中的部分款项出具了委托被告汇侨公司付款的授权委托书，对外应由原告华盛公司承担责任，本院对这些款项均予以认定为已付工程款。                               4                       序号50 （2016年2月第5号凭证）、66（2016年3月第33号凭证）、83（2016年5月第13号凭证）、87（2016年5月第52号凭证）、88（2016年5月第25号凭证）、92（2016年6月第18号凭证）、93（2016年6月第23号凭证）、105（2016年6月第73号凭证）                                   3114300.28元                       这些款项均有项目部周楠熙开具的收据并加盖了项目部财务章，项目部对其中的大部分款项出具了委托被告汇侨公司付款的授权委托书，对外应由原告华盛公司承担责任，本院对这些款项均予以认定为已付工程款。                               5                       序号104（2016年6月第71号凭证）                       3260000元                       该笔款项虽系贺庆龙向案外人彭卫民的借款，但《借款（担保）协议书》中明确约定借款300万元用于支付案涉工程民工工资；案涉工程项目部向被告汇侨公司出具了委托汇款300万元给彭卫民的授权委托书并加盖了项目部章，周楠熙开具了326万元的收据并加盖了项目部财务章。综合考虑以上材料，本院认定其中的300万元为已付工程款。                               6                       序号136（2016年9月第40号凭证）                                   50000元                       该笔款项有周楠熙开具的收据，并加盖项目部财务章，应予以认定                               7                       序号32（2015年12月第105号中的20万元）、140（2016年10月第19号中36万元）                                   560000元                       序号32中的20万元虽有项目部开具的收据，但与被告汇侨公司提交的银行流水不符，故不予认定；序号140中的36万元没有项目部的收据，不予认定。                               8                       序号39（2016年1月第2号）、54（2016年2月第18号）、120、121（2016年8月第20号）                                   319685元                       序号39虽然有项目部开具的收据，但收据开出时间与付款凭证时间相隔几个月，不足以认定两者之间的关联性，故不予认定；序号54、120、121三笔款项，既没有项目部收据，亦没有项目部相关负责人证实这些付款用于案涉工程项目，不足以认定为已付工程款。                               9                       序号146（2016年11月38号凭证）                       2000000元                       虽然项目部开具了收据，但由于借款时贺庆龙是以家庭建设名义，无法确定与项目部的关系及数额，不予认定为已付工程款。                               小结：以上争议金额中认定为已付工程款数额合计为12731859.28元，不予认定为已付工程款的数额为3139685元                附表2                            本院对被告汇侨公司在鉴定意见作出后提交的证据12101708.79元认定如下：                               序号                       对应凭证号                       金额                       是否认定                               1                       序号159（2017年5月第31号凭证）                                   627716元                       有加盖财务专用章的收据、贺庆龙同意房款抵工程款的委托书、项目部李爱南的说明，予以认定                               2                       序号164（2017年11月第45号凭证）                       195000元                       法院判决并扣划，予以认定                               3                       序号176                       68900元                       法院判决并划扣，予以认定                               4                       序号177                       47920元                       法院判决并扣划，予以认定                               5                       序号178                       1382183.8元                       法院扣划，予以认定                               6                       序号180                       8146元                       法院扣划，予以认定                               7                       序号182                       4000000元                       法院扣划，予以认定                               8                       序号183                       330802.34元                       法院扣划，予以认定                               9                       序号184                       337703.40元                       法院判决并扣划，予以认定                               10                       序号158（2017年4月第28号凭证）                       360000元                       既没有项目部收据，亦没有项目部相关负责人证实这些付款用于案涉工程项目，不予认定                               11                       序号160号（2017年6月第20号凭证）                                   11000元                       既没有项目部收据，亦没有项目部相关负责人证实这些付款用于案涉工程项目，不予认定                               12                       序号161号（2017年7月第7号凭证）                                   2960元                       该笔费用系空置房屋清理费，被告汇侨公司未能证实应当由原告华盛公司承担，不予认定                               13                       序号162（2017年9月第31号凭证）证）                                   12100元                       该笔系维修费，被告汇侨公司在该笔费用发生时未告知原告华盛公司，原告对其真实性不予认可，不足以认定为已付工程款                               14                       序号163（2017年10月第27号凭证）                       360000元                       该笔费用系向案外人支付利息，既没有项目部收据，亦没有项目部相关负责人证实借款用于案涉工程项目，不予认定                               15                       序号165 （2017年12月第57号凭证）                       188341元                       该款系货款，买卖合同由被告汇侨公司与案外人签订，无项目部收据，不足以认定为已付工程款                               16                       序号166、167号（2018年1月第37号凭证）                       序号166中150000元、序号167中100000元                       该两笔款项系被告汇侨公司与案外人的诉讼，调解结案后支付的金额，原告华盛公司未参与相关诉讼，原告不予认可。鉴于案件系调解结案，被告现有证据不足以认定为已付工程款                               17                       序号168号（2018年1月第38号凭证）                       15300元                       该款系被告汇侨公司向案外人支付的维修费，被告在该笔费用发生时未告知原告华盛公司，原告对其真实性不予认可，不足以认定为已付工程款                               18                       序号169号（2018年2月第7号凭证）                       2800元                       同上                               19                       序号170、171号（2018年3月第41号凭证）                       序号170中100000元；序号171中100000元                       系序号166、167号调解案件的第二次付款，原告华盛公司未参与相关诉讼，原告不予认可。鉴于案件系调解结案，被告现有证据不足以认定为已付工程款                               20                       序号172、173号（2018年4月第6号凭证、2018年4月第23号凭证、2018年5月第1号凭证、2018年5月第43号凭证）                       序号172中155882元、序号173中208000元                       系序号166、167号调解案件的第三次、第四次付款，原告华盛公司未参与相关诉讼，原告不予认可。鉴于案件系调解结案，被告现有证据不足以认定为已付工程款                               21                       序号174号（2018年4月第5号凭证）                       493634元                       该款系支付铝合金门窗费用，买卖合同系被告汇侨公司与案外人签订，原告不予认可，无充分证据证实该款用于案涉项目，不足以认定为已付工程款                               22                       序号175号（2018年4月第27号凭证）                       2000元                       该款系被告汇侨公司向案外人支付的维修费，被告在该笔费用发生时未告知原告华盛公司，原告认为工程验收后安装门窗不属于其责任，不足以认定为已付工程款                               23                       序号179号                       1800元                       该款系被告汇侨公司向案外人支付的维修费，被告在该笔费用发生时未告知原告华盛公司，原告对其真实性不予认可，不足以认定为已付工程款                               24                       序号181号                       16000元                       同上                               25                       序号185号                       152465元                       该笔款项系被告汇侨公司与案外人的诉讼，调解结案，原告华盛公司未参与相关诉讼，原告不予认可。鉴于案件系调解结案，被告证据不足以认定为已付工程款                               26                       序号186号                       2641055.25元                       该款系被告汇侨公司向案外人的借款利息，原告华盛公司提出其无承担义务，不予认定为工程款                               27                       序号187号                       30000元                       该款系被告汇侨公司向案外人支付的维修费，被告在该笔费用发生时未告知原告华盛公司，原告对其真实性不予认可，不足以认定为已付工程款                               小结：以上金额中认定为已付工程款数额合计6998371.54元，不予认定为已付工程款的数额为5103337.25元                附表3                            截止2016年7月28日被告汇侨公司已付工程款金额                               序号                       年                       月                       日                       凭证号                       支付金额                       备注                               1                       2014                       3                       28                       26                       629511.00                                                       2                       2014                       12                       19                       3                       10000000.00                                                       3                       2015                       1                       5                       4                       8000000.00                                                       4                       2015                       1                       6                       5                       7500000.00                                                       5                       2015                       1                       8                       6                       6000000.00                                                       6                       2015                       1                       9                       6                       6000000.00                                                       7                       2015                       1                       12                       6                       6000000.00                                                       8                       2015                       1                       13                       6                       6000000.00                                                       9                       2015                       1                       15                       6                       4500000.00                                                       10                       2015                       1                       21                       7                       5000000.00                                                       11                       2015                       1                       30                       1                       1291530.00                                                       12                       2015                       2                       5                       4                       1000000.00                                                       13                       2015                       2                       13                       4                       5000000.00                                                       14                       2015                       5                       11                       30                       2000000.00                                                       15                       2015                       5                       14                       30                       5000000.00                                                       16                       2015                       6                       18                       32                       1800000.00                                                       17                       2015                       7                       9                       12                       1500000.00                                                       18                       2015                       7                       20                       31                       500000.00                                                       19                       2015                       7                       22                       31                       700000.00                                                       20                       2015                       7                       27                       40                       1000000.00                                                       21                       2015                       8                       14                       32                       1000000.00                                                       22                       2015                       8                       19                       37                       1000000.00                                                       23                       2015                       8                       25                       43                       500000.00                                                       24                       2015                       8                       28                       43                       500000.00                                                       25                       2015                       8                       31                       43                       500000.00                                                       26                       2015                       9                       26                       10月60#                       3000000.00                                                       27                       2015                       10                       30                       22                       215000.00                                                       28                       2015                       10                       31                       39                       452929.00                                                       29                       2015                       11                       5                       10                       360000.00                                                       30                       2015                       11                       20                       30                       108000.00                                                       31                       2015                       12                       4                       11                       152000.00                                                       32                       2015                       12                       31                       105                       3885000.00                                                       33                       2015                       9                       1                       1                       100000.00                                                       34                       2015                       9                       22                       43                       150000.00                                                       35                       2015                       9                       29                       31                       150000.00                                                       36                       2015                       11                       5                       11                       200000.00                                                       37                       2015                       12                       15                       17                       200000.00                                                       38                       2016                       1                       6                       1                       200000.00                                                       39                       2016                       1                       6                       2                       230000.00                                                       40                       2016                       1                       14                       21                       995000.00                                                       41                       2016                       1                       13                       20                       490500.00                                                       42                       2016                       1                       14                       20                       14500.00                                                       43                       2016                       1                       15                       23                       460000.00                                                       44                       2016                       1                       15                       24                       300000.00                                                       45                       2016                       1                       20                       29                       100000.00                                                       46                       2016                       1                       20                       38                       110000.00                                                       47                       2016                       1                       25                       39                       1400000.00                                                       48                       2016                       1                       28                       61                       100000.00                                                       49                       2016                       1                       31                       63                       379350.00                                                       50                       2016                       2                       1                       5                       590000.00                                                       51                       2016                       2                       13                       14                       1820000.00                                                       52                       2016                       1                       27                       55                       200000.00                                                       53                       2016                       2                       2                       11                       100000.00                                                       54                       2016                       2                       19                       18                       69685.00                                                       55                       2016                       3                       1                       7                       50000.00                                                       56                       2016                       3                       1                       8                       150000.00                                                       57                       2016                       3                       10                       10                       270000.00                                                       58                       2016                       3                       10                       11                       20000.00                                                       59                       2016                       3                       10                       12                       500000.00                                                       60                       2016                       3                       10                       64                       643750.00                                                       61                       2016                       3                       16                       29                       100000.00                                                       62                       2016                       3                       17                       24                       825000.00                                                       63                       2016                       3                       21                       28                       140000.00                                                       64                       2016                       3                       21                       23                       100000.00                                                       65                       2016                       3                       23                       32                       280000.00                                                       66                       2016                       3                       23                       33                       200000.00                                                       67                       2016                       3                       28                       37                       900000.00                                                       68                       2016                       4                       7                       16                       430000.00                                                       69                       2016                       4                       11                       16                       100000.00                                                       70                       2016                       4                       13                       22                       110000.00                                                       71                       2016                       4                       15                       23                       100000.00                                                       72                       2016                       4                       15                       24                       300000.00                                                       73                       2016                       4                       18                       33                       50000.00                                                       74                       2016                       4                       20                       37                       300000.00                                                       75                       2016                       4                       20                       38                       54146.00                                                       76                       2016                       4                       15                       25.36                       30000.00                                                       77                       2016                       4                       19                       25.36                       20000.00                                                       78                       2016                       4                       21                       25.36                       70000.00                                                       79                       2016                       4                       29                       56                       350000.00                                                       80                       2016                       5                       3                       3                       150000.00                                                       81                       2016                       5                       3                       3                       60000.00                                                       82                       2016                       5                       3                       7                       300000.00                                                       83                       2016                       5                       9                       13                       600000.00                                                       84                       2016                       5                       17                       19                       50000.00                                                       85                       2016                       5                       17                       18                       20000.00                                                       86                       2016                       5                       18                       20                       50000.00                                                       87                       2016                       5                       20                       52                       281345.00                                                       88                       2016                       5                       24                       25                       88000.00                                                       89                       2016                       5                       30                       30                       10000.00                                                       90                       2016                       6                       2                       14                       200000.00                                                       91                       2016                       6                       2                       15                       200000.00                                                       92                       2016                       6                       3                       18                       400000.00                                                       93                       2016                       6                       7                       23                       130655.00                                                       94                       2016                       6                       8                       24                       300000.00                                                       95                       2016                       6                       8                       24                       420000.00                                                       96                       2016                       6                       8                       24                       60000.00                                                       97                       2016                       6                       8                       24                       200000.00                                                       98                       2016                       6                       8                       24                       100000.00                                                       99                       2016                       6                       8                       24                       100000.00                                                       100                       2016                       6                       12                       25                       100000.00                                                       101                       2016                       6                       12                       25                       100000.00                                                       102                       2016                       6                       12                       25                       381000.00                                                       103                       2016                       6                       27                       70                       300000.00                                                       104                       2016                       6                       28                       71                       3260000.00                                                       105                       2016                       6                       24                       73                       824300.28                                                       106                       2016                       6                       30                       76                       2180452.29                                                       107                       2016                       7                       5                       5                       21740.00                                                       108                       2016                       7                       5                       5                       58000.00                                                       109                       2016                       7                       5                       5                       103000.00                                                       110                       2016                       7                       12                       22                       50000.00                                                       111                       2016                       7                       12                       22                       150000.00                                                       112                       2016                       7                       12                       22                       200000.00                                                       113                       2016                       7                       18                       45                       100000.00                                                       114                       2016                       7                       19                       6                       268700.00                                                       115                       2016                       7                       19                       82                       500000.00                                                       116                       2016                       7                       21                       47                       380000.00                                                       117                       2016                       7                       25                       48                       100000.00                                                       2016年7月28日前付款凭证合计                       118343093.57                                                       未认定为已付工程款凭证                       未认定为已付工程款金额                                                       10                       2015                       1                       21                       7                       5000000.00                       未用于案涉项目                               32                       2015                       12                       31                       105                       200000.00                       该笔凭证3885000元中的20万未认定为工程款                               39                       2016                       1                       6                       2                       230000.00                       未认定为工程款                               54                       2016                       2                       19                       18                       69685.00                       未认定为工程款                               104                       2016                       6                       28                       71                       260000.00                       326万元中26万未认定为工程款                               序号94-103、106-108、110-113、117                       2429448.29                       预留未付税费的工程款                               不应计算为工程款合计                       8189133.29                                                       2016年7月28日前已付工程款合计                       110153960.28                                        附表4                            被告汇侨公司逾期支付进度款应付利息相关情况表                               序号                       年                       月                       日                       凭证号                       支付金额（元）                       未付工程款数额（元）                       利息计算天数                       利息（按365天/年，年利率15%计算）                               2016年7月28日止的已付工程款                       110153960.28                       4817780.7                       7                       13859.37                               118                       2016                       8                       4                       4                       40000.00                       4777780.7                                                                               119                       2016                       8                       4                       4                       100000.00                       4677780.7                       22                       42292.26                               122                       2016                       8                       26                       57                       200000.00                       4477780.7                       18                       33123.31                               123                       2016                       9                       13                       27                       200000.00                       4277780.7                                                                               124                       2016                       9                       13                       27                       54000.00                       4223780.7                                                                               125                       2016                       9                       13                       27                       95000.00                       4128780.7                                                                               126                       2016                       9                       13                       27                       100000.00                       4028780.7                                                                               127                       2016                       9                       13                       27                       50000.00                       3978780.7                                                                               128                       2016                       9                       13                       27                       50000.00                       3928780.7                                                                               129                       2016                       9                       13                       27                       200000.00                       3728780.7                                                                               130                       2016                       9                       13                       27                       200000.00                       3528780.7                                                                               131                       2016                       9                       13                       27                       100000.00                       3428780.7                                                                               132                       2016                       9                       13                       27                       100000.00                       3328780.7                                                                               133                       2016                       9                       13                       27                       50000.00                       3278780.7                                                                               134                       2016                       9                       13                       27                       50000.00                       3228780.7                       1                       1326.9                               135                       2016                       9                       14                       31                       300000.00                       2928780.7                                                                               136                       2016                       9                       14                       40                       50000.00                       2878780.7                       13                       15379.79                               137                       2016                       9                       27                       44                       100000.00                       2778780.7                       20                       22839.29                               138                       2016                       10                       17                       13                       33340.00                       2745440.7                       3                       3384.79                               139                       2016                       10                       20                       21                       409632.00                       2335808.7                       19                       18238.51                               141                       2016                       11                       8                       11                       100000.00                       2235808.7                                                                               142                       2016                       11                       8                       11                       100000.00                       2135808.7                                                                               143                       2016                       11                       8                       11                       100000.00                       2035808.7                                                                               144                       2016                       11                       8                       11                       100000.00                       1935808.7                                                                               145                       2016                       11                       8                       11                       44316.00                       1891492.7                       28                       21765.12                               147                       2016                       12                       6                       10                       100000.00                       1791492.7                                                                             148                       2016                       12                       6                       10                       100000.00                       1691492.7                       6                       4170.8                               149                       2016                       12                       12                       23                       46818.00                       1644674.7                       2                       1351.79                               150                       2016                       12                       14                       36                       50500.00                       1594174.7                       34                       22274.77                               151                       2017                       1                       17                       51                       1000000.00                       594174.7                       3                       732.54                               152                       2017                       1                       20                       39                       150000.00                       444174.7                                                                               153                       2017                       1                       20                       39                       100000.00                       344174.7                       3                       424.32                               154                       2017                       1                       23                       56                       100000.00                       244174.7                                                                               155                       2017                       1                       23                       56                       50000.00                       194174.7                                                                               156                       2017                       1                       23                       63                       40000.00                       154174.7                                                                               157                       2017                       1                       23                       63                       100000.00                       54174.7                       102                       2270.88                               159                       2017                       5                       5                       31                       627716.00                       85%的工程款已支付                                                                               截止2017年5月5日认定工程款                       115545282.28                                                                       利息合计 203434.44                附表5                            截止2018年4月12日被告汇侨公司已付工程款金额                               序号                       年                       月                       日                       凭证号                       支付金额（元）                               附表4中算至2017年7月5日已付工程款                       115545282.28                               164                       2017                       11                       16                       45                       195000.00                               合计                       115740282.28                附表6                            被告汇侨公司逾期支付进度款应付利息相关情况表                               序号                       年                       月                       日                       凭证号                       支付金额（元）                       未付工程款数额（元）                       利息计算天数                       利息（按365天/年，年利率15%计算）                               2018年4月12日止的已付工程款                       115740282.28                       12757545.87                       83                       435154.65                               176                       2018                       7                       4                       1                       68900                       12688645.87                       16                       83432.19                               177                       2018                       7                       20                       37                       47920                       12640725.87                       11                       57143.01                               178                       2018                       7                       31                       74                       1382183.8                       11258542.07                       61                       282234.68                               180                       2018                       9                       30                       53                       8146                       11250396.07                       53                       245042.87                               182                       2018                       11                       22                       6                       4000000                       7250396.07                       1                       2979.61                               183                       2018                       11                       23                       1                       330802.34                       6919593.73                       9                       25593.02                               184                       2018                       12                       2                       1                       337703.4                       6581890.33                       至付清日止                                                       所有已认定工程款                       121915937.82                       上述已计算利息合计                       1131580.03