山东省滕州市人民法院民 事 判 决 书（2018）鲁0481民初6860号原告（反诉被告）：滕州市兿海装饰工程有限公司。住所地：滕州市亿丰金地南区S426室。法定代表人：耿广磊，经理。委托诉讼代理人：狄京臣，男，1991年10月5日出生，汉族，该公司员工，住滕州市。委托诉讼代理人：翟继栋，山东赞国律师事务所律师。被告（反诉原告）：沙聪，男，回族，1991年8月4日出生，住滕州市。被告（反诉原告）：马靖，女，回族，1991年9月14日出生，住滕州市，系沙聪之妻。沙聪、马靖共同委托诉讼代理人：孟跃进，男，1958年6月1日出生，汉族，住滕州市，系被告沙聪表哥。原告（反诉被告）滕州市兿海装饰工程有限公司（以下简称兿海公司）与被告（反诉原告）沙聪、马靖装饰装修合同纠纷一案，兿海公司于2018年11月27日诉至本院，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）兿海公司的委托诉讼代理人狄京臣、翟继栋，被告（反诉原告）沙聪、马靖及其共同委托诉讼代理人孟跃进到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告兿海公司向本院提出诉讼请求：要求被告沙聪、马靖支付原告工程款60300元及逾期利息（利息计算方式：以60300元为基数，自起诉之日起至给付之日止，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算）。事实和理由：2017年6月22日，被告沙聪、马靖将滕州市会展中心小鸭先知亲子水育早教中心室内外装饰装修工程以包工包料的形式交由原告施工。2017年6月22日，口头协商进场施工。2018年2月，农历腊月十八之前二三天左右交的工。根据口头协议，约定腊月十八进行试营业。交工试营业就属于验收合格了。2018年5月24日，经原、被告双方最终核算，该工程总价款为350000元，沙聪、马靖共向原告支付289700元，剩余60300元，原告向被告催要未果。被告沙聪、马靖辩称，施工期间，兿海公司以找不到工人为由，没按约定工期交付。2018年腊月二十八、二十九左右，算是交了大部分，2018年正月初八试运行。沙聪、马靖在经营4个月后装修质量出现了问题，墙体出现了裂痕，漆面掉落，家具膨胀掉门，楼梯、水、电等出现了质量不合格问题。沙聪、马靖发现质量问题后找兿海公司急来维修、处理，兿海公司不接电话，短信回复以不付工程余款为由不来维修。因此沙聪、马靖拒付剩余工程款。2018年9月底，因兿海公司不来维修，沙聪、马靖在无奈情况下进行经营。经营过程中，家长反映室内装修的环境与质量问题，导致了招生减少，影响了经济收入数万元。未付款60300元的原因是，有装修不合格的情况，给兿海公司打电话来维修，原告迟迟不来维修，所以才拒绝支付剩余款项。反诉原告沙聪、马靖向本院提出反诉请求：判决兿海公司赔偿反诉原告各项经济损失16.4万元（10万元房租损失，前期四个月因拖延工期造成无法经营招生及后来因质量问题被家长投诉造成营业过程中经济损失共计6.4万元）。事实和理由：沙聪、马靖通过朋友介绍于2017年6月22日与兿海公司口头约定对坐落在塔寺北路“小鸭先知亲子水育早教中心”门西营业房进行装饰装修，工期约定3个月。2017年6月22日，兿海公司进场施工，由于施工期间兿海公司以找不到工人为由，没按约定工期交付，从2017年10月拖至2018年2月才交付沙聪、马靖使用，给沙聪、马靖造成4个月房屋租赁费损失，费用损失每月25000元，共计10万元整。沙聪、马靖在经营4个月后装修质量出现问题，墙体出现了裂痕、漆面掉落，家具膨胀掉门，楼梯水电等出现质量不合格问题。沙聪、马靖发现质量问题后多次找兿海公司急来维修，处理质量问题，兿海公司不接电话，兿海公司以短信回复，以不付工程余款为由未予维修。因此沙聪、马靖拒付剩余工程款，在2018年9月底，因不来维修使沙聪、马靖在无奈的情况下进行经营，在经营过程中，家长反映室内装饰的环境与质量有问题，导致了招生减少，直接影响了经济收入，前期四个月因拖延工期造成无法经营招生及后来因质量问题被家长投诉造成营业过程中经济损失共计6.4万元。反诉被告兿海公司辩称，兿海公司为反诉原告进行装饰装修工程施工，形成事实上装饰装修合同关系，兿海公司已按照约定时间完成了涉案装饰装修工程，且工程已竣工，并经反诉原告验收合格后交反诉原告正常使用。反诉原告负有向兿海公司支付剩余工程款的义务。兿海公司将涉案工程竣工交反诉原告验收合格并使用后，反诉原告以质量不合格反诉不应支持。兿海公司是以包工包料形式为反诉原告进行工程施工，也是按照其要求和指示进行的。工程进度也是根据反诉原告所付的工程款的情况进行的，因此兿海公司并不存在违约行为。反诉原告主张的经营损失6.4万元和租赁费10万元，无事实和法律依据，请求依法驳回其反诉请求。2018年8月30日本该支付1万元，实际支付9700元，还是分二次支付的。2018年9月30日，打电话向反诉原告要结算清单按节点支付的工程款，反诉原告未如期支付，打几次电话反诉原告都是拒接，所以后期兿海公司拒绝维修。当事人围绕诉讼请求依法提供了证据，本院组织当事人进行了质证。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年6月22日，兿海公司与沙聪、马靖口头约定由兿海公司包工包料装修滕州市会展中心小鸭先知亲子水育早教中心室内外装饰装修工程。2017年6月22日开始施工，2017年农历腊月交工。2018年正月初八，装修房屋滕州市小鸭早教中心试运行。在涉案房屋装修时，沙聪、马靖夫妻二人共同经营滕州市会展中心小鸭先知亲子水育早教中心。2018年5月24日，双方进行了结算，沙聪、马靖出具结算清单，经最终核算工程总价款为35万元，已付23700元，剩余113000元未付，约定付款日期如下：2018年5月30日5000元，2018年6月30日28000元，2018年7月30日10000元，2018年8月30日10000元，2018年9月30日10000元，2018年10月30日10000元，2018年11月30日10000元，2018年12月30日10000元，2019年1月30日20000元。沙聪、马靖至今尚欠60300元。诉讼中，沙聪、马靖提交：证据一、照片。主张：照片大约是2018年9月拍摄的。证明目的：兿海公司装修不合格的部分。证据二、沙聪和狄京臣的短信清单（沙聪与狄京臣互通短信情况：2018年9月17日，沙聪：狄京臣，店里该维修的你迟迟不来维修，如今天不来维修，明天我将自行找人修理，产生的费用我会在给你的费用中扣除，拖延的时间我也会在给你的费用中体现出来。今后如有需要修理的问题，我只联系你一遍，逾期(两天内)不来修理，我将会按照我以上说的方案执行。狄京臣：沙聪，这个不是你怎么说就怎么说的，该付款的时候你有一次是如约的吗?哪次不是拖个个把星期十来天的，做事要做到问心无愧，如果自己做不到就不要要求别人按约定怎么去做，以前我就给你说过，我这边有个门头等着开业，开完业我再去给你处理。如果你说违约，那请问你你履行过约定吗?约定是30号之前。你有过吗?2018年9月28日，狄京臣：沙哥，后天30号了，希望这次可以按时履行一次约定，约定是双方的。望遵守!!!2018年9月30日，狄京臣：沙总，我今天几点过去找你刷卡，请不要再往后推迟!望遵守约定!!!2018年10月1日，狄京臣：沙总，今天是1号，你又一次违约了，电话可以不接信息可以不回，但是钱是少不了一分。机会给你了，不珍惜我就没办法了。如果今天再不按时付清这期的工程款，我将按照总工程款的千分之三日息与你计算，望思量!沙聪：上次给完你钱你一直不接我电话，现在知道给我打电话了，把该维修的该干的活赶紧干完再说钱的事，不是我拖，是你拖，不想干活还想要钱那是不可能的。）及电话详单。证明目的：沙聪拒付兿海公司款项的理由，沙聪和兿海公司联系，兿海公司迟迟不来维修。证据三、光盘一张。证明目的：装修不合格导致漏电发生爆炸失火，二楼教室因装修不合格，把中央空调损坏，因漏水无法经营。证据四、2017年5月19日房屋租赁合同[内容为：甲方(出租人××秀，乙方（承租人××，甲方自愿将坐落在滕州市北辛路、塔寺路西会展中心东面门市从北数第一、二间(两间)出租给乙方使用，该房屋租期自2017年7月1日至2020年6月30日，每年租金总额30万元。……]。证明目的：四个月租赁费损失，2.5万元/月，共计10万元。兿海公司质证意见：对照片真实性不认可，对证明目的不认可，不能以此证明装修质量不合格。对短信和电话清单真实性无异议，对证明目的不认可，相反可以证明沙聪、马靖拖欠兿海公司工程款，并且是兿海公司一直向沙聪催要中。对光盘证明目的不认可，不能证明装修的质量不合格，对真实性不认可。对租赁合同客观性、真实性、关联性均不认可。庭审中，沙聪、马靖主张后期自己维修的费用大约1.8万元。经询问沙聪、马靖有无证据证明支出维修费用1.8万元，沙聪、马靖回答：没有。沙聪、马靖亦称其主张的6.4万元不包括装修不合格自己维修的费用。庭审后，沙聪、马靖提交2018年9月18日工程施工协议[甲方：小鸭先知亲子水育早教中心，乙方：善国旗艺装饰经营部，承包方式：包工包料，承包内容：翻修，合同价款：18700元，付款方式：本工程竣工后经甲方双方现场验收合格后收方算账，5日内结清工程款。……甲方：滕州市小鸭先知亲子早教中心，乙方：滕州市善园旗艺装饰经营部（盖章），2018年9月18日）及2018年10月18日收据（交款单位：沙聪，翻修费18700元）]。主张：为开业返修不合格的地方支出的费用18700元,2018年9月中期返修，2018年10月18日算账付款。本院认为，兿海公司与沙聪、马靖之间的装修工程已交付使用并进行最终结算，沙聪、马靖尚欠兿海公司60300元，按沙聪、马靖出具的结算清单，至2018年8月30日尚欠300元，2018年9月之后的6万元未付。2018年9月17日，沙聪短信通知狄京臣维修，狄京臣回复处理开业后再去处理，并提出沙聪以往未如约付款，并未拒绝维修，沙聪、马靖应支付剩余工程款。鉴于沙聪、马靖存在付款不符合约定的情况，但数额较小，2018年9月双方发生争议后，兿海公司未按沙聪的要求及时前去查看报修的情况，兿海公司要求的利息损失不予支持。沙聪、马靖主张未按约定工期交付造成4个月房屋租赁费损失10万元，但未提供有效证据证明，且涉案工程交付使用后，双方进行了结算，沙聪、马靖出具结算清单，进行了最终核算，亦未涉及工期延误情节，明确了剩余工程款的付款期限，沙聪、马靖要求兿海公司赔偿房屋租赁费损失10万元，无事实和法律依据，不予支持。沙聪、马靖主张因拖延工期四个月造成无法经营招生及后来因质量问题被家长投诉造成营业过程中经济损失共计6.4万元，未提供有效证据证明，不予支持。庭审后，沙聪、马靖提交2018年9月18日工程施工协议及2018年10月18日收据，主张2018年9月中期返修支出费用18700元。兿海公司不认可。庭审中沙聪、马靖称对后期自己维修的费用大约1.8万元没有证据，而且沙聪在2018年10月1日的短信回复中并未提及，且称“把该维修的该干的活赶紧干完再说钱的事”，沙聪、马靖主张2018年9月支出返修费用18700元，不予认定。综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告沙聪、马靖于本判决生效之日起10日内支付原告滕州市兿海装饰工程有限公司工程款60300元；二、驳回原告滕州市兿海装饰工程有限公司的其他诉讼请求；三、驳回反诉原告沙聪、马靖的诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费1307元，由被告沙聪、马靖负担。反诉案件受理费1790元，由反诉原告沙聪、马靖负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省枣庄市中级人民法院。审判长 刘 永审判员 赵曰涛审判员 蒋继伟二〇一九年九月三十日书记员 陈 琛