陕西省宁陕县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）陕0923民初29号 原告：四川沙河消防设备工程有限责任公司西安分公司，住所地西安市莲湖区。 负责人：陈玲，公司总经理。 委托诉讼代理人：王树文，该公司法律顾问。 被告：西安**建设工程材料有限公司，住所地西安市未央区。 法定代表人：潘井成，公司董事长。 原告四川沙河消防设备工程有限责任公司西安分公司（以下简称四川沙河公司）与被告西安**建设工程材料有限公司（以下简称西安**公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年1月16日立案后，依法适用普通程序进行审理。原告四川沙河公司委托诉讼代理人王树文，被告西安**公司法定代表人潘井成到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告四川沙河公司向本院提出诉讼请求：1、解除原被告双方签订的《消防安装合同》；2、请求判令被告向原告支付工程款1024044.16元，在第二次庭审中原告将被告支付工程款数额变更为406722.72元；3、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2017年6月2日，原告与被告订立宁陕县秦岭森林大酒店消防工程项目《消防安装合同》。工程内容及范围：负责酒店消防图纸的设计、项目建审、验收、消防自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、防排烟系统、气体灭火系统、消防水泵安装、消防控制室的材料采购、安装及调试。工期：2017年6月15日至2017年10月15日。原被告依据设计院设计的施工图和预算清单并以市场价格包工包料、包安全、包验收的承包方式，约定合同价款为382万元。原告按约施工近两个月，完成消火栓系统、自动喷淋系统、消防自动报警系统，施工工程价款为1024044.16元。可被告未按《消防安装合同》第九条的约定支付工程款，经多次催要至今无果。因被告不能支付工程款及整体停电等原因，造成涉案承包工程及本项目整体工程停工至今。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》相关规定，原被告双方签订《消防安装合同》应依法解除。被告应自起诉之日起按同期银行贷款利率向原告支付利息至实际给付之日。综上，请求法院判令如前。 被告辩称，1、原告要求解除合同，公司同意；2、原告施工进场时应与被告签订有施工合同或施工协议，且有本公司签字，否则不认可进场施工；3、原告进场施工是否有公司的法人签字，是否有公司人员在场，没有则不认可施工；4、原告起诉施工费1024044.16元不认可，原告总经理陈玲给我提供的一份材料，通过微信发过来的项目价款是657439.3元。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下： 原告提交以下证据：1、邮箱截图内容，用以证明被告向原告提供项目施工图，原告以项目施工图委托设计消防施工图的事实。被告表示不清楚。本院认为，该组证据给够证实原告按照被告的要求委托设计消防施工图的事实，予以认定。 2、施工现场照片，用以证明原告施工和离场的现状及原告按期履约的事实。被告对该组照片表示不清楚，但双方签订合同是事实存在，照片中能够确定是涉案工地。本院认为，该组证据能够证明原告在涉案工地施工的事实，予以认定。 3、购买材料清单和成本票据，用以证明原告为涉案工程购买的材料并垫付大量资金的事实。被告认为与公司无关不予认可。本院认为，该组证据能够证实原告为履行合同而购买消防材料的事实，予以部分认定。 4、原告单方出具的结算单，用以证明因被告原因，原告停止施工，并经核算工程价款为1024044.16元。被告认为该组证据无公司技术人员、审计人员签字，不予认可。本院认为，该份证据系原告单方出具且被告不认可，不予认定。 被告未向本院提交任何证据。 本院依照原告的申请，委托陕西俊杰工程造价咨询有限公司对涉案工程的价款进行司法鉴定，该公司于2019年7月23日出具陕俊杰工字[2019]第188号工程造价司法鉴定意见书，经质证，原告对此无异议，被告不认可鉴定意见，亦不申请重新鉴定，本院对该鉴定意见书的证明力予以确认。 经审理查明：2017年5月24日，郑某某（被告公司工作人员）向原告公司负责人陈玲发送4份施工平面图，就宁陕秦岭森林大酒店室内消防安装等事宜进行协商。2017年6月2日，被告作为发包方（甲方）与原告作为承包方（乙方）就宁陕秦岭森林大酒店室内消防安装工程签订《消防安装合同》，合同对工程内容及范围、工程质量等进行了约定，工期为2017年6月15日至2017年10月15日，合同承包总价款382万元，承包方式依据市场价格包工包料，包安全、包验收，价款计算依据为根据设计院设计的施工图，严格按图施工。合同价款及支付方式为每个月28号报进度款，经甲方现场与监理审核后，次月5号按实际工程量支付80%进度款，消防验收合格后10日内支付除总价款的5%为工程质保金外的剩余款项。同时对保修、安全文明施工等进行了约定。原告负责人陈玲在合同上签字并加盖公司印章，被告委托代理人郑某某也在合同上签字并加盖公司印章。2017年6月7日，原告组织工人开始进场施工，期间，原告多次在西安等地购买消防器材，并运回工地进行安装。同年7月中旬，因xx森林大酒店供电网路停电，加之被告未按合同约定支付工程进度款，原告被迫停工并退出施工现场。原告停止施工后，多次找被告协商无果，即诉至本院。 本案审理过程中，本院按照原告的申请由安康市中级人民法院司法技术鉴定室委托陕西俊杰工程造价咨询有限公司对宁陕森林大酒店消防工程项目已完工程造价进行鉴定，被告经本院通知，拒不到场进行现场勘查核定工程量。2019年7月23日陕西俊杰工程造价咨询有限公司出具陕俊杰工字[2019]第188号工程造价司法鉴定意见书，鉴定意见为：原告四川沙河消防设备工程有限公司西安分公司承建的“宁陕森林大酒店消防工程”项目已完工程（含现场堆放未安装材料）进行鉴定。现场已完工程造价（不含税价）为373140.11元，含税价为406722.72元，其中税金33582.61元。 本院认为，原被告双方签订的《消防安装合同》是双方的真实意思表示，无违反法律法规的强制性规定，为合法有效合同。原告在履行合同过程中，因供电系统停电、被告未按时给付工程款等原因造成停工，现合同已无法再继续履行，双方均同意解除合同，本院予以支持。《中华人民共和国合同法》第九十七条规定“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失”。由于本案原告已按合同履行的工程双方没有进行结算，原告申请鉴定，被告虽对鉴定意见不认可，但在鉴定过程中，被告经本院通知无故不参加现场勘查鉴定，亦无其他证据证实鉴定意见存在需要重新鉴定等情形，本院对鉴定意见予以采信。被告应按鉴定机构的鉴定意见给付原告已实际安装完工部分的工程款，但现场堆放的材料并未实际安装应返还给原告，因这些材料系原告为履行《消防安装合同》而定购，原告另行处理会有部分损失，被告应对此损失承担赔偿责任，本院酌情认定由被告承担30000元的损失。被告辩称原告在进场施工时，双方应签有施工合同，被告应在上面签字同意后原告才可进场施工，因双方签订的《消防安装合同》对此并无约定，被告亦未提供其他证据证实，虽然原告在施工过程中对工程进度的相关材料管理不够规范严谨存在瑕疵，但依据常理，原告不可能垫付大量资金擅自进场施工，且被告对现场施工照片认可，对被告的辩称意见，本院不予采纳。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”，第十八条三款规定“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或约定不明的，下列时间视为应付款时间：（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日”。原被告双方对欠付工程款利息并无约定，工程未交付，工程价款也未结算，原告诉称的利息应按相关法律规定确定。涉案合同不能继续履行，主要原因是整体停电且被告未按时支付工程款，发生纠纷后，原告多次与被告协商，双方对完工的工程量及价款不能达成合意，只能由鉴定机构进行鉴定，由此产生的鉴定费，应由被告承担。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条一款、第九十七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第九条第一款、第十七条、第十八条三款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、准予原告四川沙河消防设备工程有限责任公司西安分公司与被告西安**建设工程材料有限公司签订的《消防安装合同》予以解除； 二、被告西安**建设工程材料有限公司支付原告四川沙河消防设备工程有限责任公司西安分公司工程价款312561.99元，并自2019年1月16日起按中国人民银行同期银行贷款利率向原告四川沙河消防设备工程有限责任公司西安分公司支付欠付工程款利息至付清工程款之日止； 三、被告西安**建设工程材料有限公司赔偿原告四川沙河消防设备工程有限责任公司西安分公司定购材料损失30000元，现场堆放的建筑材料归原告四川沙河消防设备工程有限责任公司西安分公司所有； 四、鉴定费20000元由被告西安**建设工程材料有限公司承担。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费7400元，由原告四川沙河消防设备工程有限责任公司西安分公司承担1400元，由被告西安**建设工程材料有限公司承担6000元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省安康市中级人民法院。 审 判 长  尹礼君 审 判 员  左永军 人民陪审员  王广琴 二〇一九年九月二十四日 书 记 员  卢云丹