辽宁省桓仁满族自治县人民法院民 事 判 决 书(2018)辽0522民初126号原告：本溪龙宝建设（集团）有限公司。住所地辽宁省本溪市桓仁满族自治县桓仁镇平原城街********。法定代表人：孙亚杰，系该公司总经理。委托诉讼代理人：黄化青，系辽宁贞观律师事务所律师。委托诉讼代理人：马国旅，系辽宁贞观律师事务所律师。被告：沈阳沣和建筑装饰工程有限公司。住所地。住所地沈阳市铁**北三东路**（1-13-8）iv>法定代表人：何雷，系该公司董事长。委托诉讼代理人：马文波，系辽宁东经律师事务所律师。原告本溪龙宝建设（集团）有限公司与被告沈阳沣和建筑装饰工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人黄化青、马国旅，被告委托诉讼代理人马文波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、要求被告承担违约责任，给付违约金100万元；2、要求被告赔偿原告损失合计100万元；3、要求被告承担本案诉讼费用。事实与理由：原告在辽宁省桓仁满族自治县开发建设桓仁龙宝城市广场项目。2017年5月20日原告与被告签订“龙宝城市广场5-8标段装修工程施工合同”，该合同系被告中标方式签订。原告将龙宝城市广场5-8段装修图纸中所含的全部装修（土建、给排水、电气等）工程发包给被告承建施工，被告包工包料，原告控材料需按原告提供的样品由被告寻购，并经原告与现场监理验证签字后，方可使用。工程造价1088万元，如无设计变更及材料调差外一次性包死，工期为120天，自2017年5月20日至9月20日（其它具体条款见合同）。合同签订前，被告支付给原告投保保证金20万元。合同签订后，被告组织几个工人到现场比划一下，迟迟不开工。原告多次催促被告履约。2017年8月27日，距离交工验收日期还有23天，被告致信原告，称：“贵司此种行为已明显违反上述施工合同约定，理应承担合同解除的全部责任，赔偿我司进场退场等相关损失”。被告的根本违约，致原告准备十一期间开门营业的城市广场项目不能按期开张营业。原告根据施工合同及相关法律规定，向被告主张给付违约金并赔偿损失的合同责任，望得到人民法院的支持。被告辩称，1、违约不是我们，在原告方签订合同后，我方多次找原告就合同问题协商解决，不按合同约定的包死价格，也就是合同法规定的价格，在合同的材料价格方面双方冲突大，最终我方认为按照原告提供的价格无利润或亏损，我方提出终止合同。2、合同约定2017年5月20日开工至6月24日，原告方未将场地全部交出，在我方之前的工序未完成，现场有空调系统、消防系统未完成，所以我方只是部分进入现场，无法施工。因此原告提出的因为我方延误工期造成经济损失是不存在的，望法院依法驳回诉请。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对双方当事人没有异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年3月27日，原告发出《龙宝-城市广场5-8标段精装修投标须知》，将位于辽宁省桓仁满族自治县城市广场精装修，建筑面积75297.89平方米的标的公开招标。经原告公开招标，选择了被告为工程承建商。2017年5月20日，原、被告签订一份《龙宝城市广场5-8标段装修工程施工合同》，合同中原被告也顶以下主要内容：甲方：本溪龙宝建设（集团）有限公司，乙方：沈阳沣和建筑装饰工程有限公司。（一）、工程概况1、工程名称：龙宝城市广场5-8标段装修工程；2、工程地点：本溪市桓仁县桓仁镇；3、工程内容：按照招标文件中的工程界定范围，完成龙宝城市广场5-8标段装修图纸中所含的全部装修内容（土建，给排水，电气等工程）；（二）工期要求：本工程开工日期为2017年5月20日，竣工日期为2017年9月20日，总工期（总日历天数）为120天；（三）承包方式：1、本工程全部由乙方包公包料。2、乙方所采购的工程材料及配件必须符合国家、省市有关标准及设计要求；甲控材料需按甲方所提供样品寻购，并经甲方和现场监理验证签字后，方可使用；（四)工程合同总造价：1、本工程合同总造价为：￥1088万元人民币（大写：壹仟零捌拾捌万元整），应甲方要求本价格不含税（如开发票，税金为11.2%，增值税专用发票。甲方支付税金后开发票）。如无设计变更及材料调差外，一次性包死。2、本造价已包括：人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、规费、利润、风险费、相关检测检验费、国家省市政策性调整及乙方全面履行本合同约定的义务与责任、完成本合同工作内容所发生的全部费用，双方不再另行计算其它费用。（五）付款方式及拨付时间：1、工程款支付方式：总工程款中现金及抹房款各占50%（房源为龙宝-城市广场门市房），每次拨付工程款时，现金和房款各占一半。·······其他：4、甲方应保证房源的合法手续及可交易性，如因甲方原因不能如期抵扣，应以工程合同价，三日内，现金形式结算5、第二套门市房双方预定由甲方代售，从抵扣日起，一年内无法销售出去，甲方按工程合同抵扣价，以现金形式支付给乙方，甲方收回房屋。（六）工程决算：1、合同价为工程总价包干，含装修图纸及工程所需全部内容，如无甲方要求的设计变更及材料调差外，一次性包死。2、设计变更造价增减采用辽宁省2008定额，只计取直接费及人工费动态调节费率（按36计取）。3、材料调差办法：甲方甲控材料清单中价格为暂定价，如在施工过程中甲方更换样品造成材料价格变化，甲方予以按实找差。4、如有变更，甲方应在三日内确认。5、因甲方或其他第三方原因，工期顺延。（七）合同履约保证金：乙方的投标保证金20万元（贰拾万元正）转为履约保证金，工程完工验收合格之日起，七个工作日内无息返还。（八）工程质量标准和进度监督：1、本工程需按照国家有关装饰装修工程质量验收标准进行施工，验收时达到国家“合格”标准。2、在施工中乙方必须无条件的接受甲方及有关质量部门的检查、监督和处理。（九）双方的权利义务：甲方权利义务：1、工程开工前三日，甲方须向乙方提供工程所需有效的施工图纸及相关技术资料、标准、要求等书面材料。具备完整的开工条件。2、工程开工前三日，甲方须将甲方现场负责人、现场监理的姓名、职务、职责、联系电话书面告知乙方。3、甲方负责人和派驻施工现场的现场监理，有权对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行状况进行监督。4、及时做好阶段性工程量的确认及工程的竣工验收。5、甲方须协助土建、空调、排风、消防等施工单位的工作。协调当地执法部门工作。乙方权利义务：1、严格按本合同的约定，确保开工、竣工工期和质量标准，安全文明组织施工。2、电费、水费，乙方负责。3、乙方要遵守国家环保等规定、文明施工，如违反相关法律、法规施工，导致噪声、粉尘污染，引起居民上访和相关行政部门处罚，由乙方自行承担责任。4、施工期间，乙方在现场的工具、材料、设备由乙方自行看护，如发生遗失和损坏，由乙方自己负责，甲方不承担赔偿责任。5、乙方在施工过程中注意保护土建工程及相关工程已完工的成品，如造成二次维修或损坏，乙方负责维修并承担由此所造成的一切后果。6、工程竣工后，乙方须做到工完场清，及时将垃圾运送到指定地点。（十）安全责任1、乙方要按照国家有关规定，做好安全生产工作，建立安全生产制度，采取有效安全防护措施，预防重大生产事故的发生。如施工中出现一切安全事实，由乙方承担全部法律、民事责任。2、乙方对施工现场的安全负全面责任，不管乙方是否投保，均须对其在施工现场的人员、材料、机械及第三人承担全部赔偿责任，如乙方给甲方造成经济损失的，乙方必须赔偿甲方的一切经济损失。（十一）工程竣工验收：1、本项工程以国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为验收依据······（十二）保修期限与责任：保修期限为二年（防水及隐蔽工程五年）在保修期间内，如发生质量问题，乙方应在接到甲方维修通知时，无偿维修。（十三）争议及解决：本合同履行过程中如发生争议，双方应本着善意的原则及时协商解决。若双方协商不成时，任何乙方均可到当地或双方公司所在地法院进行诉讼。（十四）其它：······4、未尽事宜，双方另签补充协议。合同签订后，被告组织工人到现场勘察，但没有开工。2017年6月8日原告向被告致信，内容：经我公司研究现就城市广场5-8标段装修做如下修改：1、天花石膏板采用9.5mm=12mm双层，材质及防火要求同原设计，品牌采用泰山牌，12mm价格为8.4/平米（含运费），9.5mm价格为7.1/平米（含运费）。2、楼梯间踏步及缓步台采用花岗岩抛光板铺设，边沿设两道防滑槽，厚度不小于18MM，请贵公司提供2-3种样品并附价格。2017年6月9日被告回复原告，内容：我施工方认为材料根据清单、合同等是甲乙双方协商认定。甲方指定泰山品牌我方同意。防火登记设计图纸要求定为A级，纸面石膏板属于难燃B1及产品，在《国家标准建筑内部装修设计防火规范》（GB50222）中也有文字说明：安装于轻钢龙骨上的纸面石膏板，可作为A级装修材料来使用。石膏板价格原清单已确定。我方原有价格考虑材料运输、损耗等。我方认为清单已有价格没有必要另行商议，应按原有清单报价执行，我方按原清单价格提供材料样品。清单没有的项目应双方协商解决。因双方无法达成一致，2017年8月21日，被告给原告致信：称···贵司此种行为已明显违反上述施工合同约定，理应承担合同解除的全部责任，赔偿我司进场退场等相关损失”。2017年8月28日，本溪龙宝建设（集团）有限公司另与桓仁木盂子建筑工程有限公司签订“龙宝城市广场5-8标段装修工程施工合同”并最终完成施工。原、被告已事实行为解除了该装修施工合同，现原告诉至法院，要求被告承担违约责任，给付违约金100万元；要求被告赔偿原告损失合计100万元；3、要求被告承担本案诉讼费用。上述事实，有原告诉称、被告答辩、《龙宝城市广场5-8标段装修工程施工合同》等证据在卷佐证，经本院审查具有证明效力，本院予以确认。本院认为，一、原告与被告签订的《龙宝城市广场5-8标段装修工程施工合同》合法有效，双方应按约定履行；二、合同履行过程中，双方已事实行为解除了该装修施工合同，对合同的解除，原、被告双方均有过错。在不影响最终结算的情况下，被告放弃施工，对此应承担相应的违约责任；三、关于原告要求被告赔偿损失100万元的诉讼请求，因原告没有证据证明损失项目、损失数额，因此对该诉讼请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》四十四条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条第一款、第一百四十二条之规定，判决如下：一、被告沈阳沣和建筑装饰工程有限公司于本判决生效后立即给付原告本溪龙宝建设（集团）有限公司违约金200000元；二、驳回原告本溪龙宝建设（集团）有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4300元（由原告本溪龙宝建设（集团）有限公司预交），由被告沈阳沣和建筑装饰工程有限公司负担，其余18500元由原告本溪龙宝建设（集团）有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省本溪市中级人民法院。审 判 长  武建平人民陪审员  芦杰玲人民陪审员  刘兆瑞二〇一九年九月二十七日书 记 员  苗 琦附：本案适用的法律条文依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款【合同的生效】依法成立的合同，自成立时生效。第六十条【严格履行与诚实信用】当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开进行。离婚案件，涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。