昆明市呈贡区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）云0114民初4542号 原告：邓世容，女，1972年3月23日生，汉族，住四川省武胜县。 委托诉讼代理人：高启勇、赵波，云南衡炜律师事务所律师，特别授权代理。 被告：云南浙滇置业有限公司，住所地：昆明经开区经开路3号科技创新园A7-71号。 法定代表人：洪月琴，该公司执行董事兼总经理。 统一社会信用代码：91530100690891241H。 委托诉讼代理人：朱原熠，云南云子宇靖律师事务所律师，特别授权代理。 原告邓世容与被告云南浙滇置业有限公司（以下简称：浙滇公司）商品房销售合同纠纷一案,本院于2019年7月23日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告邓世容的委托诉讼代理人赵波，被告浙滇公司的委托诉讼代理人朱原熠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告邓世容向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即为原告办理车位权属证书；2、判令被告支付原告自2016年07月01日起至原告实际取得权属证书之日止的逾期办理权属登记的违约金（违约金按人民币10元/天计算），暂计至2018年06月30日为7200.00元；3、被告承担本案全部诉讼费用。事实与理由： 原、被告于2012年签订《商品房购销合同》（合同编号：东盟森林车位字第1256号（以下简称“合同”）及相关补充协议，约定：原告购买被告开发的东盟森林D组团地下车位；房屋总价款为128000元；被告须于2016年07月01日前将原告所购房屋的产权证办理完毕，否则需承担10元/天的违约金。合同签订后，原告按约定支付了全部款项。2014年02月27日，原告按被告要求支付了契税、维修基金、产权登记费等相关费用后接房。但被告至今未能按约定为原告办理相应的权属证书，已构成违约。为维护原告合法权利，现起诉至人民法院，望贵院判如所请。 被告浙滇公司辩称，1、依照《城市房地产管理法》、《房屋登记办法》等规定，申请商品房产权登记的前提必须是建设项目完成竣工备案，而根据《云南省建设工程竣工验收管理办法》等规定，竣工备案首先应获得规划等行政许可，《城乡规划法》第四十五条规定，未获规划核实意见的建设项目，不得组织综合验收，本案因竣工验收未通过而无法满足法定的办证条件，无法为业主提交办证资料。2、规划核实无法通过的原因主要在于案涉小区经规划部门审批必须要建设两座垃圾中转站，但在项目建设过程中，出现部分业主以不和谐方式阻止垃圾中转站的建设,加之部分业主私搭乱建致使规划项目至今未建成，无法完成规划要求。其二是依据《建设工程规划批后管理办法》第37规定，建筑层数、建筑高度也属于规划核实的内容。另依据《云南省城乡规划条例》第45条规定，侵占消防通道也会致使无法进行规划核实。导致至今无法为业主提交办证资料的原因并不在于答辩人，而在于原告亦或是其他部分业主。3、无论是按最高法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定，还是按双方合同的约定，答辩人承担办证违约责任的前提是因开发商的原因所致，只要属不可归责于答辩人的原因，答辩人都不应承担原告在本案中主张的责任。4、合同签订时，虽对办证期限有一定的预期，但在项目建设过程中出现的部分业主以不和谐方式阻止规划项目的建设及私搭乱建，是双方签订商品房购销合同时开发商无法预见的。依法属于合同法第117条之规定，属不可抗力事件，答辩人具有法定的免责事由。另依据合同法114条和合同法司法解释等相关法律规定，违约责任的本质是损失赔偿，本案原告主张办证迟延除非原告能够举证证明已实际造成的损失，否则不仅违约期间难以计算，而且合同约定的违约金过高。综上，无论是约定的条件还是法定的条件，均未成就，原告并未违约，依法不应承担任何形式的违约责任。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据材料，本院组织双方当事人进行了质证。双方当事人对真实性无异议的证据，本院予以确认并附卷佐证，至于证明观点应否采纳的问题，本院在说理部分予以综合评述。 本院经审理认定事实如下：被告浙滇公司（甲方）与原告邓世容（乙方）于2012年8月6日签订了《商品房购销合同》，约定乙方向甲方购买东盟森林小区第D组团地下车位第D区-1层A-D039号房，价款为128000元。合同第七条关于交付期限的约定为：甲方应于2013年12月31日前，将经建设单位组织验收合格，并符合本合同约定的该商品房交付给乙方。第十二条关于产权登记的约定为：甲方协助乙方办理房屋产权登记手续，于2016年7月1日前将乙方所购房屋的产权证办理完毕，如因甲方原因导致乙方在以上期限届满未办理房屋产权证的，甲方应向乙方按每天壹拾元支付逾期办证违约金，合同继续履行。但乙方必须在接房时履行以下义务：1、乙方必须按约定支付购房相关款项；2、乙方正常办理完按实测面积补差价及接房等有关手续；3、乙方已签订有关委托甲方代办产权的委托书；4、乙方提供由乙方亲笔填写的申请办理产权证的申请书；5、乙方按政府有关规定交清办理房屋产权证所需的有效资料及费用，清单由甲方提供。由甲方代收代缴的费用标准发生变动时，以相关政府部门公布的费率标准执行，乙方须于接到甲方通知之日起10日内向甲方补足差额费用。因乙方未按约定履行上述义务，导致甲方未按期办理房屋产权证的，甲方不承担违约责任，一切责任均由乙方自行承担。原告付清了全部购房款，并于2014年2月27日向被告支付了产权登记费、产证代办费等费用，并办理了接房手续。被告浙滇公司至今尚未将原告办理产权证所需的资料递交产权登记机关。 本院认为，原、被告双方在《商品房购销合同》中约定甲方（被告）协助乙方（原告）办理房屋产权登记手续，于2016年7月1日前将乙方所购房屋的产权证办理完毕，双方于2014年2月27日办理了交接房手续，原告向被告交纳了相关办证费用，而被告并未按约履行合同义务，其行为已构成违约；对于被告抗辩由于垃圾中转站建设受业主阻碍及业主私搭乱建行为导致工程无法验收备案，不能成为免除合同约定递交办证资料义务的理由；因垃圾中转站建设系项目规划建设中已存在的建设项目，被告理应在向业主交房前将其建设并投入使用，这是甲方作为建设方的义务；至于被告答辩中提到的业主私搭乱建影响项目验收备案的，系建设方及物业方对小区管理不到位造成的，亦不能成为免除被告合同义务的理由。对原告要求被告自2016年7月1日起按合同约定承担违约责任即每天按10元支付逾期违约金的诉讼请求，由于原被告双方在合同中约定被告于2016年7月1日前将原告所购房屋的产权证办理完毕，故，本院确认被告支付自2016年7月2日起按每天10元计算的逾期违约金；对于原告主张违约金计算至实际取得权属证书止的请求，被告的主要义务是协助乙方将办理车位不动产权证所需的全部资料递交产权登记机关，故本院支持逾期办证违约金至被告将案涉车位办理车位不动产权证所需的全部资料递交产权登记机关之日止。针对原告主张被告办理车位权属证书的诉讼请求，办理产权登记所需的资料包括立项批准文件、建设工程规划许可证等，而上述资料需要行政部门审核办理，审核办理的行为属行政行为，根据《中华人民共和国行政法》第二十二条规定：“行政许可由具有行政许可权的行政机关在其法定职权范围内实施。”上述资料只能由具有相应行政许可的行政机关进行审核和审批，本案是商品房销售合同纠纷，并非行政诉讼，行政机关审核行为的程序和标准由行政方面的法律法规进行规定，故不宜在民事诉讼中处理涉及行政职权范围内的审批行为，对于原告要求被告办理车位权属证书的诉请，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国行政法》第二十二条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 一、由被告云南浙滇置业有限公司在本判决生效之日起十日内向原告邓世容支付自2016年7月2日起至被告将办理东盟森林小区第D组团地下车位第D区-1层A-D039号房不动产权证所需全部资料递交产权登记机关之日止按每日10元计算的违约金； 二、驳回原告邓世容的其他诉讼请求。 如未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取计50元，由被告云南浙滇置业有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于云南省昆明市中级人民法院。 双方当事人均服判的，本判决即发生法律效力。若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在本判决规定的履行期限届满后法律规定的期限内向本院申请强制执行：申请执行的期限为二年。 审判员  李余余 二〇一九年九月二十五日 书记员  刘雨杉