安徽省阜阳市颍泉区人民法院民 事 判 决 书(2019)皖1204民初3658号原告：白允洲，男，汉族，1970年1月5日出生，住安徽省阜阳市颍泉区。原告：谭丽，女，汉族，1980年7月9日出生，住安徽省六安市金安区。共同委托诉讼代理人:赵群，安徽恒言律师事务所律师。被告：安徽省兴泰置业有限公司（以下简称兴泰置业公司），住所地安徽省阜阳市颍泉区中市办颍河西路366号，统一社会信用代码91341200752960944E。法定代表人：陈向光，该公司总经理。原告白允洲、谭丽与被告兴泰置业公司商品房销售合同纠纷一案，本院于2019年7月11日立案后，依法适用简易程序，于2019年8月28日公开开庭缺席进行了审理。原告白允洲、谭丽委托诉讼代理人赵群到庭参加了诉讼，被告安徽省兴泰置业有限公司经本院传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告白允洲、谭丽向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告向原告支付逾期交房违约金33191元（暂计算至2019年6月30日）实际计算到被告交房之日止。2、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：原告与被告签订了《阜阳市商品房买卖合同》，双方约定：原告购买被告开发的位于阜阳市颍泉区慧湖路慧湖北巷39号东方第一城“湖景苑”13#商住楼304室房屋，总房款为727878元；交房日期为2018年3月31日；交房条件为经验收合格并符合合同相关约定；交房方式为书面通知，出具相关证明文件并验收交接等；逾期交房超过120日后，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交房价款万分之一的违约金。合同签订后，原告依约履行了付款义务，可是被告开发的该项目至今尚未完成工程竣工验收，暂不具备交付房屋条件，未向原告交付房屋。综上，被告的行为已构成逾期交房，根据合同约定，原告有权要求赔偿，为此，特提起诉讼，望判如所请。被告兴泰置业公司提交书面答辩状称：1、被答辩人诉称房屋未交付时点错误。涉案房屋已于2019年4月21日取得工程竣工验收证书，具备合同约定交房条件，答辩人已通知被答辩人交接房屋，而被答辩人却迟迟未接收，此后期间不应计入逾期交付期限。2、答辩人延期交房具有一定的不可抗力因素，请求法庭酌情减少相应的违约金。答辩人在施工期间，因阜阳市政府环保治理，致使工程不能正常施工，工程建设期间屡次接到市政府大气环境治理通知，初步估算停工期为80天，该停工系不可抗力，答辩人应予免责，即727878×万分之一×80天=5823元，应预以扣除。被告在举证期限内向本院提交了颍泉区慧湖路慧湖北巷39号东方第一城“湖景苑”13＃楼工程竣工验收证书、阜阳市重污染天气应急工作领导小组办公室《阜阳市重污染天气预警信息通报》等文件及东方第一城湖景苑交房通知书等证据复印件。经审理查明：2016年11月26日，原告白允洲、谭丽与被告兴泰置业公司签订《阜阳市商品房买卖合同》，合同约定：原告白允洲、谭丽购买被告兴泰置业公司开发的位于颍泉区慧湖路北巷39号东方第一城“湖景苑”13＃商住楼304室房屋；双方在该合同第八条约定了商品房交付的期限及条件：出卖人（本案被告）应当在2018年3月31日前依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备该商品房经验收合格，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用;如遇不可抗力的特殊原因，出卖人在发生之日起60日内告知买受人的，出卖人可据实予以延期。合同第九条约定了出卖人（本案被告）逾期交房的违约责任：出卖人逾期超过120日，且买受人要求继续履行合同的，自合同规定的最后交付期限的次日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人即本案原告支付全部房价款万分之一的违约金。合同第十一条约定了交接条件：商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。原告白允洲、谭丽依约向被告支付了案涉房屋的总房款727878元。被告安徽省兴泰置业有限公司至今未向原告交付房屋。上述事实由原告提供的《阜阳市商品房买卖合同》、收款收据、个人一手住房贷款合同等证据在卷佐证。被告未到庭，应视为对其质证权利的放弃。本院认为:原、被告签订的《阜阳市商品房买卖合同》是双方当事人的真实意思表示，且未违反法律禁止性规定，属有效合同，应受法律保护。《中华人民共和国城市房地产管理法》第二十七条第二款规定：“房地产开发项目竣工，经验收合格后，方可交付使用。”《中华人民共和国建筑法》第六十一条第二款规定：“建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用”。《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。原告依约履行了付款义务，按照约定被告应于2018年3月31日前将验收合格并符合本合同约定的商品房交付给原告，被告至今未按上述约定将房屋交付原告，其行为已构成违约，应承担违约责任。原、被告签订的《阜阳市商品房买卖合同》第九条约定，如出卖人未按照合同约定的期限将该商品房交付买受人使用，自合同规定的最后交付期限的次日起至实际交付之日止，逾期超过120日的，且买受人要求继续履行合同的，出卖人按日向买受人即本案原告支付全部房价款万分之一的违约金。现被告自合同规定的最后交付期限已经逾期超过120天未交付房屋，依法应支付原告违约金。因被告所开发的房屋未经全部验收合格而未达到交付条件，且交付时间亦无法确定，原告要求被告承担违约金的数额应确定到诉讼请求暂计逾期日即2019年6月30日为宜，以后的违约金数额可待交房时间确定时，另行主张。被告书面答辩称因遇到不可抗力才造成其逾期交房，要求法院扣减因不可抗力造成停工80天的违约金5823元，但被告未提供其已经就该事实并依照双方合同约定在遭遇不可抗力60日内通知原告方的证据，不予支持。同时，被告在举证期限内向本院递交颍泉区慧湖路慧湖北巷39号东方第一城“湖景苑”13＃楼工程竣工验收证书、阜阳市重污染天气应急工作领导小组办公室《阜阳市重污染天气预警信息通报》等文件及东方第一城湖景苑交房通知书等证据复印件，但未到庭依法进行举证，并经对方当事人质证，依法不能作为认定事实的证据，故本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条及最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决如下：被告安徽省兴泰置业有限公司于本判决生效后十日内支付原告白允洲、谭丽违约金33191元（以本案原告支付已交付房价款727878元为基数按照日万分之一的标准，从2018年4月1日起计算至2019年6月30日）。二、驳回原告的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取315元，由被告安徽省兴泰置业有限公司承担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。审判员  王志勇二〇一九年九月十九日书记员  李胜男附相关法条：《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。