大连市甘井子区人民法院民 事 判 决 书（2019）辽0211民初705号原告：大连娱派文化发展有限公司。委托诉讼代理人：程佩君、姚旦雯，系辽宁双护律师事务所律师。被告：大连甘井子区迎客路联谊石材经销处。委托诉讼代理人：谷文、于泓泽，均系辽宁法大律师事务所律师。原告大连娱派文化发展有限公司与被告大连甘井子区迎客路联谊石材经销处买卖合同纠纷一案，本院立案受理后，依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭进行审理。原告大连娱派文化发展有限公司的法定代表人刘慧云、委托诉讼代理人程佩君、姚旦雯、被告大连甘井子区迎客路联谊石材经销处的委托诉讼代理人谷文、于泓泽，均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：被告赔偿原告因违约造成的损失764,393元，包括2015年12月6日至2016年1月13日期间的房屋租金298,500元、员工工资417,589元、电费和蒸汽费48,307元。事实和理由：2015年11月，原、被告签订《合同书》及附表，约定被告向原告供应天然石材，于2015年12月5日前交货，合同附表约定石材品种、价格、加工费，原告依约向被告支付定金200,000元，但被告未按照约定时间交付全部石材，直至2016年1月13日被告交齐石材，逾期供货39天，原告购买石材用于店面装修，被告逾期交货的违约行为导致原告逾期开业，给原告造成房屋租金、员工工资、电费、蒸汽费损失，应当承担赔偿责任。被告辩称，不同意原告的诉讼请求。第一，被告不存在逾期供货的违约行为，双方约定原告先到被告工厂验收，验收合格后才供货，原告逾期验货，被告供货时间应顺延。第二，双方签订供货合同及附表，对数量、品种进行约定，实际履行合同过程中，原告增加订货数量，进而导致被告改变原加工生产计划，并根据原告的实际用货需求和施工顺序而分批供货，且双方未约定新增供货的交货期限，供货期限理应顺延。第三，合同约定付款方式为批款批结，被告每交付一批货物，原告最迟应在下一批货物交付前支付上一批货款，原告已交付的定金200,000元依约应作为最后一批货的结款，原告仅于2015年11月20日支付货款83,456.7元，剩余批次货款均未按时支付，原告违约付款在先，被告有权行使顺序履行抗辩权、留置权，有权拒绝履行继续交付石材的义务，后经双方协商，被告基于对原告的信任，交付了全部石材，被告依约履行了供货义务。第四，原告不能证明租金、员工工资、电费、蒸汽费损失与被告供货时间顺延存在必然的因果关系，且供货时间顺延系因原告增加石材供应量所致，原告主张的各项损失也并非合同当事人可以预见范围内，更无事实和法律依据，租赁合同主体并非原告，员工工资是原告单方统计，没有劳动合同，无法证明用工关系及工资支出，电费、蒸汽费的缴费主体是2046KTV，具有经营资质，没有证据证明电费、蒸汽费的支出与原告相关。第五，本案构成重复起诉，（2017）辽0202民初5547号民事判决书、（2018）辽02民终7263号民事判决书对原告主张已经处理，并未得到支持。当事人围绕诉讼请求依法提交证据，本院组织当事人进行证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证，根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原告（订做方、甲方）与被告（承揽方、乙方）签订合同书一份，约定：乙方向甲方供应天然石材，主材具体见附表（材质、规格、数量由甲方指定）、加工费一次包死壹拾柒万元整；付款方式为合同签订后，甲方预付贰拾万元作为定金，乙方收到定金后，开始加工，批款批结，定金留最后一批结款；交货期限于2015年12月5日前交齐，交货地点为大连市中山区昆明街101号大世界北门；甲方按照其向乙方提供的品种、材质、数量在乙方工厂验货；违约责任：乙方按甲方要求加工好的石材，甲方不得中途退货，如甲方中途退货，无权要求返还定金，并赔偿乙方损失；本合同未尽事宜，双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。该份合同背面附表为理石报价单，记载用材位置、材料名称、数量、单价、总价，总价款合计820,810元，注明：以上报价数量为预算量，以实际发生量为准，不含税金及运费。本案被告曾起诉本案原告及其法定代表人刘慧云，要求原告及其法定代表人支付石材及加工费，2018年6月12日大连市中山区人民法院作出（2017）辽0202民初5547号民事判决书。各方均不服，提起上诉，2018年10月15日大连市中级人民法院作出（2018）辽02民终7263号民事判决书，认定事实如下：2015年11月14日至2016年1月13日期间本案被告向原告供货案涉加工理石产品25次，其中2015年12月5日前送货7次，之后送货18次（14次送货内容为案涉合同及附件项下预算量理石报价单“位置”一栏标注位置的理石产品，最后一次交货时间为2016年1月13日），本案原告指派付登云、苑宗凡接货，每次送货后，本案被告出具供货清单或供货单或理石结算单，载明当次送货理石的使用位置、材料、名称、规格、数量、价格等信息，25张单据上均有付登云、苑宗凡手书签名，结合单据上备注，合计材料费总额为912,861.94元，加工费总额为387,017元，按照合同约定应付加工费为280,309.6元。原告分别于2015年11月7日向被告支付定金200,000元、2015年11月20日支付货款83,456.7元、2015年12月1日支付货款100,000元、2015年12月8日支付货款100,000元、2015年12月16日支付货款82,678.6元、2015年12月19日支付现金货款30,000元，累计支付货款596,135.3。双方对付款时间约定为“批款批结”，该表述无法确定付款履行期限，故二审裁决：本案原告给付被告石材款和加工费597036.24元及违约金（自2017年7月19日起诉之日至款项实际付清之日止，按照中国人民银行同期同类人民币贷款利率计算）；刘慧云对上述给付义务承担连带责任。本次庭审中，被告解释其未能在2015年12月5日合同约定的供货时间内完成全部石材的供应的原因，一是合同约定需要由原告方先行验货被告再供货，批款批结，原告未及时履行验货和结算货款的义务，二是原告新增订单，被告需要安排时间加工石材，并重新根据施工顺序供应石材，供货时间顺延被告并无过错。原告对此不认可，称双方口头约定全部供货完成再结算货款，且新增订单也需要在合同约定的时间内供货，但其不能提供证据加以证明。为证明延期开业的损失，原告向法庭提供证据：1.刘慧云（承租方）与大连大世界商业集团有限公司（出租方）签订的租赁合同，租赁商铺B1F-01、B1F-01-02、B1F-01-03，租赁期限自2015年8月1日至2025年11月23日，2015年8月1日至2015年11月30日期间为免租装修期，原告无须承担租金，但应承担物业费、装修水电费及其他费用；原告租赁用途为经营量贩KTV2046派。2.2046派人员工资明细表、银行存折复印件、报销单，工资明细表系原告自行制作，但并未提供相关人员的劳动合同、社保证明等相关证据加以佐证，其上记载的大部分员工为2015年11月30日、12月等时间入职。银行存折系复印件，且并未体现户名及资金流向，不能证明租金支付及人员工资发放的实际情况。3.大连大世界商业集团有限公司出具专用收款收据，交款人2046派交付蒸汽费、电费。被告另提供中山区娱派音乐西餐厅企业档案查询卡，显示该企业的经营者为刘慧云，系个体工商户，经营场所为大连市中山区昆明街101号地下一层B1F-01、B1F-01-02。本院所确认的上述事实有原告提供的合同书、理石结算单、供货单、供货清单、租赁合同、被告提供的合同书、理石结算单、供货单、供货清单、图纸、中山区娱派音乐西餐厅企业档案查询卡、（2017）辽0202民初5547号民事判决书、（2018）辽02民终7263号民事判决书、当事人陈述及庭审笔录等在案为凭，这些证明材料已经开庭质证和本院审查，可以采信。本院认为，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条，当事人一方履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。本案原告主张被告赔偿因逾期供货的违约行为给原告造成的租金、员工工资、电费、蒸汽费损失，其有义务证明相关损失赔偿额相当于因被告违约造成的损失，且被告能够预见可能造成的损失。首先，依据原、被告签订的合同，双方约定合同项下石材的供货时间为2015年12月5日前，被告未能在该时间截点前履行全部合同项下石材的供货义务，但双方在履行合同时存在新增供需货的情形，原、被告均未提供证据证明新增订货石材的交货时间，应视为履行期限不明确，鉴于双方对货款约定为批款批结，被告有理由在原告支付已供批次石材款后，才继续履行后续供货义务，原告在未能及时履行付款义务的前提下，进而主张被告逾期供货给其造成损失理由不充分。其次，原告本次主张的各项损失均为案外人刘慧云的支出，原告未能证明刘慧云的支出与原告公司损失的关联性，也无证据证明各项损失为订立案涉合同时预见或应当预见到的因违反合同可能造成的损失，其现有证据不足以证明租金、员工工资的实际支出情况。综上所述，对原告的诉讼请求本院不予支持。依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十一条、第六十二条、第一百一十三条、第一百一十九条、第一百二十条、第一百三十九条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：驳回原告大连娱派文化发展有限公司的诉讼请求。案件受理费11,440元，保全费4,342元，均由原告承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，上诉于辽宁省大连市中级人民法院。审 判 长  王 丹人民陪审员  邢秀英人民陪审员  冯 莉二〇一九年九月二十日书 记 员  林雨欣本案引用的法律条文《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十一条合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。第六十二条当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定：（一）质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。（二）价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。（三）履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。（四）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。（五）履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。（六）履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。第一百一十九条当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。第一百二十条当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。第一百三十九条当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第四项的规定。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。