成都市金牛区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0106民初10339号 原告：成都建工第八建筑工程有限公司，住所地成都市金牛区马鞍南路39号。 法定代表人：翟晓明，该公司董事长。 委托诉讼代理人：徐南宁，男，汉族，1993年7月6日出生，住重庆市潼南县。 被告：四川瑞联众合建材有限公司，住所地成都市武侯区云影路1号11幢1层51号。 法定代表人：***。 原告成都建工第八建筑工程有限公司（以下简称“八建公司”）与被告四川瑞联众合建材有限公司（以下简称“瑞联公司”）买卖合同纠纷一案，本院于2019年8月20日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告八建公司的委托诉讼代理人徐南宁、被告瑞联公司的法定代表人***到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告八建公司向本院提出诉讼请求：1.请求判令被告双倍退还定金200000元；2.请求判令被告承担逾期供货的违约责任255000元；3.请求判令被告赔偿因被告逾期交货造成的经济损失196000元；4.本案的诉讼费由被告承担。事实和理由：2019年4月28日，原告与被告签订了合同编号为YJBD01-064的《产品购销合同》（以下简称“合同”），约定由被告向原告承建的蓝光雍锦半岛项目供应屋面瓦，合同金额297112.7元，原告向被告支付定金后，被告开始供货。被告提供了供货样品后，原告于2019年4月29日向被告支付定金100000元。根据合同约定被告应于收到定金后25日内将第一批次货物送达至指定地点，但被告一直拖延发货日期，直至2019年6月8日才供货一千匹瓦，且颜色与现场封样样品严重不符，原告当即表示拒收该批次货物并勒令被告整改，但被告一直未进行整改。至2019年7月15日，被告仍未按照样品供货，严重影响了原告工程进度，以致原告被建设单位处罚金100000元。因被告未按约定时间供货，导致施工工期延长，为保证按时完工，公司安排了抢工，并支付了抢工费用。为维护原告的合法权益，特诉至法院，望判如所请。 被告瑞联公司辩称，认可八建公司陈述的事实与理由和诉请。蓝光项目专用章不具有行政处理权，不认可项目建设单位对八建公司罚款100000元。不认可八建公司支付的抢工费用。瑞联公司履行了供货义务，在合同规定时间内将货物送达了工地现场，但八建公司工地、八建公司、业主方都不认可货物，后瑞联公司采取了补救措施，为达到业主方、施工单位的要求，瑞联公司在规定时间内重新找到了生产厂家，并将货物送达了工地上，八建公司使用了该批次货物，完成了后续工作。 本院经审理认定事实如下：2019年4月28日，八建公司（甲方）与瑞联公司（乙方）签订了合同编号为YJBD01-064的《产品购销合同》，约定瑞联公司为八建公司位于四川省南充市顺庆区的蓝光.雍锦半岛工程供应屋面瓦，总价款为297112.7元，并对产品名称、型号、规格、数量、单价、金额、交货要求进行了约定，合同内容为：二、产品生产及检验验收标准：2、按照甲方所需的规格、品牌商标（产地）和数量及时供应……六、货款支付方式及条件：……4、合同签订后，甲方在三日内向乙方支付100,000.00（¥壹拾万元整）定金，乙方收到定金，该合同生效。乙方供货全部完成后甲乙双方开始办理结算，结算完成后二个月内甲方向乙方支付扣除定金后的剩余全部货款。甲方支付的定金到乙方账户后25日内第一批次货物到达指定交货地点……八、违约责任：……2、乙方如违反本合同第二条第三款、第五款约定的，应承担由此造成的所有损失（包括但不限于因产品质量问题引起的建设单位对甲方的索赔）。3、甲方支付定金后，乙方不以任何理由（不可抗力因素除外）不按约定时间及送货通知单载明的货物交货的，根据逾期所交货物的价款金额和逾期交货的时间，按每逾期一天5000元/天的标准向甲方支付违约金。超出7个工作日后未交货，乙方应赔偿因此而给甲方造成的经济损失。2019年4月29日，八建公司通过兴业银行向瑞联公司支付定金100000元。2019年5月24日—2019年5月25日，成都建工第八建筑工程有限公司雍锦半岛项目部（以下简称“八建项目部”）与承包雍锦半岛项目部的三个班组（乙方）签订《屋面瓦施工补充协议二》三份，约定：1#、2#、3#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#楼所有屋面屋面瓦施工。因屋面瓦供货未按约定时间供货，导致施工工期压缩，在保证工期的情况下，需抢工。在材料充足及无其他工种影响的前提下，乙方必须要约定工期保质保量完成。抢工补助费用，每栋楼8000元，共计96000元，后八建项目部实际向三个班组支付抢工费112000元。2019年6月25日，雍锦半岛建设单位南充煌峰置业有限公司向八建公司出具《工程扣款通知单》，本次扣款金额为100000元，扣款事项描述“处罚事由：屋面瓦至今未及时到场施工，严重影响我项目的进度甚至交付；现针对该问题对你单位处以人民币壹拾万圆整（100000）罚款，望你单位立即组织材料进场施工。请贵单位予以重视！”，在该份通知单的建设单位意见处写有“同意”二字，并盖有南充煌峰置业有限公司工程项目专用章及工作人员签字，在监理单位意见处写有“同意”二字，并盖有成都交大工程建设集团有限公司项目监理部公章及工作人员签字，在被扣款单位签收处有“同意”二字，并盖有八建公司蓝光雍锦半岛1-22号楼地下室项目部公章及工作人员签字。2019年8月25日，八建公司向南充煌峰置业有限公司出具《请款单》，内容为“根据‘蓝充清泉坝90亩二标段土建总包工程施工合同’中关于二标段付款方式和付款比例的约定：洋房主体结构达到预售形象进度后主体结构封顶支付进度款70%，高层达到预售节点后每10层为一个支付节点，支付进度款70%。每月由乙方于当月25日向甲方报送经委托的监理公司代表签审的月进度支付报表，并转甲方审核确认后，于次月15日前甲方向乙方支付至该月核定工程进度款的70%。本月形象进度为¥8542841元。”，该份请款单请款单位落款处盖有八建公司的公章，在空白处盖有南充煌峰置业有限公司、成都交大工程建设集团有限公司项目监理部的公章及工作人员签字。2019年8月25日，八建公司向南充煌峰置业有限公司填报《工程已完形象进度、质量报审核定表》，八建公司报审进度为854.2841万元，南充煌峰置业有限公司核定进度792.1214万元，核定增减额-62.1627万元，核定增减率-7.28%，南充煌峰置业有限公司审核意见中成本管理单位造价工程师/成本经理一栏的内容为“本月核定进度产值为792.1214万元，从开工至本月累计完成进度产值为8610.07万元；根据合同约定应付70%则计算进度款为554.48498万元，扣除扣款后应付进度款526.58498万元（本月应扣款明细：……罚款27.9万元）”，成本负责人一栏签有“同意”二字，并签有负责人名字。 2019年7月15日，八建公司向瑞联公司出具《工作联系函》，内容为：我公司与贵公司于2019年4月28日签订了《产品购销合同》，合同编号：YJBD01-064（以下简称“合同”）约定由贵司向我公司承建的蓝光雍锦半岛项目供应屋面瓦，我公司向贵司支付定金后，贵司开始供货。同时贵司提供了样品，我公司于2019年4月29日向贵司支付定金100000.00元，根据合同约定贵司应于定金收到后25日内将第一批次货物送达至指定地点，后续批次甲方提前告知乙方后三日内到达甲方指定地点。贵司一直拖延发货日期，直至2019年6月8日才供应了一千匹瓦，且颜色与现场封样样品严重不符。我公司当即表示拒收该批次货物并勒令贵司整改，但贵司一直未进行整改。截止2019年7月15日，贵司仍未按照样品供货。已经严重的影响了工程的进度。按照《合同法》的规定及合同的约定，贵司的行为属于严重违约情况，导致无法继续履行合同，我公司特函告如下：1、现决定于发函之日起终止与贵公司签订的《产品购销合同》。2、根据合同第八条第3项之规定，贵司于收到本工作联系函7个工作日内向我公司承担逾期供货的违约责任255000元，以5000元/天标准计算违约金。3、根据合同第八条第3项之约定，贵司于收到本工作联系函7个工作日内赔偿我公司因贵司逾期交货造成的经济损失196000元。4、贵司于收到本工作联系函7个工作日内全额退还我公司已支付的定金100000.00元（大写：壹拾万元整）。在该《工作联系函》的施工单位落款处盖有八建公司的公章，庭审中瑞联公司认可收到该份《工作联系函》。 另查明，庭审中，八建公司将诉讼请求变更为主张瑞联公司返还已支付的定金和承担违约责任，即在定金罚则和违约责任中选择要求瑞联公司承担违约责任，对违约责任主张计算至《工作联系函》作出之日及2019年7月15日。八建公司对抢工费坚持按照起诉金额96000元主张。 以上事实，有《产品购销合同》、兴业银行网上回单、工程扣款通知单、《请款单》、《工程已完形象进度、质量报审核定表》、《屋面瓦施工补充协议二》、《工作联系函》三份、抢工费收条三份、抢工费支付照片、屋面瓦照片及庭审中八建与瑞联公司的一致陈述等证据在案予以证实。 本院认为，八建公司与瑞联公司签订的《产品购销合同》系双方真实意思表示，且不违反国家法律法规的强制性规定，合法有效，本院确定双方存在买卖合同关系，均应全面履行各自相应的义务。 对于八建公司主张瑞联公司返还定金100000元并支付违约金255000元的诉讼请求。本院认为，合同签订后，八建公司依约向瑞联公司支付了定金100000元，但瑞联公司未按约履行交付屋面瓦的义务。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十五条“当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。”之规定，瑞联公司应向八建公司返还定金。因八建公司与瑞联公司在本案中既约定违约金，又约定定金，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十六条“当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。”之规定，且庭审中八建公司自愿选择主张违约金，故本院确定瑞联公司应向八建公司返还定金100000元。对于违约责任，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第一条“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”之规定，经查，八建公司与瑞联公司在《产品购销合同》中约定“甲方支付定金后，乙方不以任何理由（不可抗力因素除外）不按约定时间及送货通知单载明的货物交货的，根据逾期所交货物的价款金额和逾期交货的时间，按每逾期一天5000元/天的标准向甲方支付违约金。”，因瑞联公司未能在约定期限内向八建交付屋面瓦已构成违约，应当向八建支付违约金。对于违约金的计算方式，经查，八建公司与瑞联公司签订的《产品购销合同》中约定“甲方支付的定金到乙方账户后25日内第一批次货物到达指定交货地点”及八建公司向瑞联公司支付定金的时间为2019年4月29日，本院确定违约金的起算时间为2019年5月25日，因八建公司与瑞联公司约定的违约金过高，本院予以调整，又因八建公司对于违约金的计算期间主张计算至《工作联系函》作出之日，本院予以准许，则本院确定，瑞联公司应向八建公司支付违约金，违约金的计算以合同约定的货款本金297112.7元为基数从2019年5月25日起按照中国人民银行同期同类贷款基准率计算至2019年7月15日止。 对于八建公司主张瑞联公司赔偿因瑞联公司逾期交货造成的经济损失196000元的诉讼请求。经查，因瑞联公司未按约及时向八建公司交付屋面瓦，致使八建公司向承包项目的三个班组实际支付了抢工费112000元，被项目建设单位南充煌峰置业有限公司划扣罚款100000元，两项合计212000元，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”之规定，瑞联公司应对八建公司的损失承担赔偿责任。因八建公司在本案中主张经济损失为196000元，本院尊重当事人的意思表示，本院确定瑞联公司应向八建支付经济损失196000元。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第一百一十五条、第一百一十六条之规定，判决如下： 一、四川瑞联众合建材有限公司于本判决生效之日起十日内向成都建工第八建筑工程有限公司返还定金100000元和违约金（违约金以297112.7元为基数从2019年5月25日起按照中国人民银行同期同类贷款基准率计算至2019年7月15日止）； 二、四川瑞联众合建材有限公司于本判决生效之日起十日内向成都建工第八建筑工程有限公司支付经济损失196000元； 三、驳回成都建工第八建筑工程有限公司的其他诉讼请求。 如果四川瑞联众合建材有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费10310元，本案适用简易程序，减半收取5155元，由四川瑞联众合建材有限公司负担。（此款已由成都建工第八建筑工程有限公司先行支付，四川瑞联众合建材有限公司于本判决生效之日起十日内支付给成都建工第八建筑工程有限公司） 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审判员  梅诗雪 二〇一九年九月二十七日 书记员  黄小龙