广东省佛山市禅城区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0604民初7140号原告（反诉被告）：佛山市弘烨装饰设计工程有限公司。法定代表人：周创，总经理。委托诉讼代理人：李全，广东国晖（广州）律师事务所律师。被告（反诉原告）：尤加兵，男。委托诉讼代理人：廖姝婷、李苗苗，均系广东天地正律师事务所律师。原告佛山弘烨装饰设计工程有限公司（以下简称弘烨公司）诉被告尤加兵装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年3月13日立案受理后，适用简易程序由审判员侯德独任审理。案件审理过程中，被告提起反诉，本院接纳反诉后与本诉合并审理。本案于2019年4月23日公开开庭审理。原告委托诉讼代理人被告委托诉讼代理人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。弘烨公司向本院提出本诉请求：1、尤加兵立即向弘烨公司支付所欠工程款240000元，支付迟延履行所产生利息4923.96元（按银行同期贷款利率年息4.35%，从2018年7月25日起计至本息清偿之日止，暂计至2019年1月3日），合计244923.96元；2、本案诉讼费用由尤加兵承担。庭审中，弘烨公司诉请第1项中的工程款变更为242100元，利息暂计至2019年1月3日变更为4739.11元。事实与理由：弘烨公司与尤加兵于2018年7月22日签订《工程承包合同》，合同约定由弘烨公司接受尤加兵的委托，按照尤加兵提供的方案，对位于南庄华爱陶瓷城的新东源陶瓷进行装修，工程的范围和内容、价格、工期等在合同中均作出了约定。同时，合同约定付款方式为“合同签订后甲方（尤加兵）支付30%工程款350000元给乙方（弘烨公司）作为施工前的备料款。工程隔墙、天花、展示架完成后铺贴砖、电、工人进场后甲方支付40%工程款250000元给乙方作为工程款，本工程全竣工，由甲方验收合格后支付25%工程款200000元给乙方，剩余5%尾款40000元工程竣工后6个月后结清。”后弘烨公司按照尤加兵要求完成了合同内容，尤加兵已使用弘烨公司装修好的场地，并在工程地点开始经营，应当视为验收合格，尤加兵应当按照合同付款。但尤加兵尚有240000元工程款未支付，经弘烨公司多次催告支付，尤加兵仍不予支付。截至起诉之日，尤加兵尚有240000元工程款未支付。为维护弘烨公司的合法权益，特向人民法院起诉，请法院依法处理。尤加兵辩称：一、尤加兵委托弘烨公司装修涉案展厅，并签订合同。尤加兵是广东鼎森陶瓷有限公司（以下简称鼎森公司）股东之一。2018年初，鼎森公司营业地址变更至佛山市禅城区南庄镇华夏陶瓷博览城陶北路2座（地块为18-2）16-24号仓库。尤加兵遂委托弘烨公司对涉案展厅进行装修。2018年7月22日，双方签订《工程承包合同》，合同对承包内容、工程总价、工期、违约责任等进行了约定。二、弘烨公司施工严重违约。2018年3月，弘烨公司进场施工。至合同约定的工期届满，其未按照施工图纸要求完成施工工程，且已施工部分存在漏水等众多质量问题。经多次沟通无果后，2018年8月19日，尤加兵向弘烨公司发出《合同违约通知书》，要求弘烨公司承担违约责任。在弘烨公司拒绝整改情况下，同月31日，尤加兵委托律师向弘烨公司发出《律师函》【（2018）粤天地正函字第194号】：解除《工程承包合同》，要求弘烨公司支付违约金36万元，并全面撤出涉案展厅。但弘烨公司拒收该函。2018年9月3日，弘烨公司未完工即退场。三、弘烨公司诉请支付涉案工程款242100元无理，应予驳回。（一）弘烨公司未依约按图完成约定工程，无权主张涉案工程款。《合同法》第八条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。”根据《工程承包合同》约定及设计图纸要求，弘烨公司的装修工程范围包括：展厅外立面及门头、一楼展厅、楼梯间、二楼（含厨房、员工餐厅、卫生间、公共区域、展示区和办公区域）、全部区域的原墙地面天花拆除、布电、排风系统及安装灯具、华夏展会设计及装修等。双方约定合法有效，弘烨公司应严格依约完成工程。但其在施工过程中，未按合同约定标准及设计图纸要求进行施工，未完成多处施工工程：门头没有加盖钢化玻璃；全部区域未安装排风系统，没有安装一个排风扇；灯具未按指定品牌安装或未安装，瓷砖铺贴没有美缝；一楼展厅水池花园未完成，LED灯带门部分没有盖钢化玻璃及不锈钢收边，艺术装置区地面没有用不锈钢收边，指定不锈钢包边的部位没有按图纸安装，二楼卫生间少安装一扇铝合金门；楼梯间、二楼厨房、员工餐厅、公共区域、展示区和办公区域未进行施工；华夏展厅未设计及装修等。其构成严重违约，导致《工程承包合同》解除，其无权要求支付涉案工程款项242100元。（二）尤加兵已足额支付弘烨公司工程款，有权不支付剩余工程款项242100元。其诉请无理。根据《工程承包合同》第十条约定，涉案展厅装修工程竣工，应由尤加兵验收合格后支付工程款25%即20万元，剩余5%即4万元于工程竣工后6个月后结清。截至弘烨公司提起本案诉讼，尤加兵已累计支付其工程款共计60万元。据尤加兵自行核算，因弘烨公司有多处施工工程未进行完成，其已完成部分的工程款不到60万元。即尤加兵已足额支付弘烨公司工程款。但弘烨公司未按合同约定竣工，其实际仅完成部分装修工程，且未依约履行修复整改义务，尤加兵有权不支付剩余的工程款242100元。弘烨公司诉请支付涉案工程款242100元无理，应予驳回。四、弘烨公司已完成的工程质量不合格，并拒绝整改。其诉请依法不应支持。（一）弘烨公司已完工工程质量不合格。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第三条规定：“建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：……(二)修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。”第十条规定：“建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款;已经完成的建设工程质量不合格的，参照本解释第三条规定处理。”《广东省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的指导意见》第一条规定：“工程欠款纠纷案件中，发包人以建设工程质量不符合合同约定为由主张付款条件未成就的，可以作为抗辩处理。发包人以建设工程质量不符合合同约定为由，请求承包人承担违约责任的，应当提起反诉。”根据《工程承包合同》第八条约定：“乙方（弘烨公司）主要责任：按照甲方（尤加兵）提供的施工图纸进行施工，确保工程质量，按合同规定时间如期完工；在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方（尤加兵）验收合格之日算起，为12个月”。据此，弘烨公司对涉案展厅的装修装饰工程保质保量，并依约承担保修责任。但弘烨公司已完工工程未按施工图纸进行施工，存在多处质量不合格问题：外立面及门头比例缩小，大门玻璃厚度不符合图纸要求，门框不锈钢颜色两边不统一；门头电子显示屏左下角有明显缺口；门头和部分天花漏水严重；艺术装置区域的天花灯带不到三个月就坏掉；LED灯带门钢化玻璃及水池三面钢化玻璃厚度不符合图纸要求；展厅右边区域电路未按图布线，经常跳闸等一系列问题。（二）弘烨公司对存在严重质量问题的工程拒绝整改。其诉请依法不予支持。弘烨公司在已完工工程存在严重质量问题的情况下，尤加兵多次与其沟通无果，后向其发出违约通知，其言辞恶劣、拒绝整改，至2018年9月3日，其未完工、未对质量问题进行整改修复即退场。根据上述法律法规的规定，弘烨公司应对涉案展厅已完工存在质量严重不合格的工程修复至竣工验收合格才有权要求支付工程价款。现其拒绝整改未经过竣工验收。故，其诉请支付工程款项242100元依法不应予以支持。五、弘烨公司严重违约，应支付逾期完工的违约金56万元，并赔偿修复费用175180元。（一）弘烨公司支付逾期完工的违约金56万元。根据双方签订的《工程承包合同》第七条及第十一条第一款约定，涉案展厅装修工程自2018年7月22日正式开工至2018年8月6日完工，为期15日，若弘烨公司未按期完工并交付使用，尤加兵有权要求其每天支付违约金2万元。依约，弘烨公司应在2018年8月6日前完成涉案展厅装修工程，并交付尤加兵使用。因其未完工即退场，且拒绝修复存在质量问题的已完工部分，导致涉案展厅无法正常使用，直至2018年9月4日他人进场对涉案展厅继续装修完毕后才投入使用。依法依约，其应支付逾期完工违约金56万元。对此，尤加兵已依法提起反诉。（二）弘烨公司应赔偿修复费用175180元。弘烨公司装修期间未依约清运垃圾，尤加兵不得不于2018年6月另行聘请他人处理，并修复墙洞，为此额外支付费用2100元。弘烨公司退场后，因涉案展厅尚未完工，且存在严重质量问题，根本无法使用。尤加兵多次要求弘烨公司修复无果后，不得不与委托他人对涉案展厅继续装修。为此，尤加兵额外支付修复费用129800元。此外，尤加兵先后两次聘请他人对涉案展厅质量缺陷进行修复，并支付费用8280元。2019年4月初，由于展厅门头未按图纸标准施工，且经多次修复仍然漏水，尤加兵不得不聘请他人将其拆除重建，为此额外产生修复费用3.5万元。根据上述法律规定及《工程承包合同》第八条约定，弘烨公司依法依约应赔偿尤加兵修复费用175180元。对此，尤加兵已依法提起反诉。综上，弘烨公司起诉无理。请法院依法查明事实，依法判决驳回其全部诉讼请求，以维护法律尊严，维护尤加兵的合法权益。尤加兵提出反诉请求如下：1、弘烨公司向尤加兵支付逾期完工的违约金560000元；2、弘烨公司向尤加兵赔偿修复费用176827元；3、本案本诉和反诉费用由弘烨公司承担。庭审中，尤加兵将诉请第2项的修复费用变更为175180元。反诉的事实与理由如下：一、尤加兵委托弘烨公司装修涉案展厅，并签订合同。尤加兵是鼎森公司股东之一。2018年初，鼎森公司营业地址变更至佛山市禅城区南庄镇华夏陶瓷博览城陶北路2座（地块为18-2）16-24号仓库。尤加兵遂委托弘烨公司对涉案展厅进行装修。2018年7月22日，双方签订《工程承包合同》约定：1.承包内容：弘烨公司以包工包料包工期包质量方式对涉案展厅进行装修施工；2.工程总价：84万元；3.施工工期：15天，自2018年7月22日开工至同年8月6日完工；4.保修期：工程竣工、验收合格后12个月；5.工程付款及结算：（1）签约后支付工程款的30%，即35万元给弘烨公司作为施工前的备料款；工程隔墙、天花、展示架完成后铺贴砖、电、工人进场后支付工程款的40%，即25万元；工程全竣工、由尤加兵验收合格后支付工程款的25%，即20万元；剩余5%即4万元尾款于工程竣工后6个月后结清；（2）工程完成弘烨公司应向尤加兵出具验收报告书，尤加兵验收或使用视作确认工程验收合格；6.弘烨公司违约责任：若弘烨公司未能按合同约定及双方确认的图纸在指定时间完工并交付使用，或挂不上产品等造成展会期间尤加兵不能正常参展的，应支付违约金2万元/天。二、弘烨公司施工严重违约。2018年3月，弘烨公司进场施工。至合同约定的工期届满，其未按照施工图纸要求完成施工工程，且已施工部分存在漏水等众多质量问题。经多次沟通无果后，2018年8月19日，尤加兵向弘烨公司发出《合同违约通知书》，要求弘烨公司承担违约责任。在弘烨公司拒绝整改情况下，同月31日，尤加兵委托律师向弘烨公司发出《律师函》【（2018）粤天地正函字第194号】：解除《工程承包合同》，要求弘烨公司支付违约金36万元，并全面撤出涉案展厅。但弘烨公司拒收该函。2018年9月3日，弘烨公司未完工即退场。三、弘烨公司应赔偿修复费用175180元。《建筑法》第五十八条第一款规定：“建筑施工企业对工程的施工质量负责。”第六十条第二款规定：“建筑工程竣工时，屋顶、墙面不得留有渗漏、开裂等质量缺陷；对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复。”弘烨公司装修期间未依约清运垃圾，尤加兵不得不于2018年6月另行聘请他人处理，并修复墙洞，为此额外支付费用2100元。弘烨公司退场后，因涉案展厅尚未完工，且存在严重质量问题，根本无法使用。尤加兵多次要求弘烨公司修复无果后，不得不委托他人对涉案展厅继续装修。为此，尤加兵额外支付修复费用131447元。此外，尤加兵先后两次聘请他人对涉案展厅质量缺陷进行修复，并支付费用8280元。2019年4月初，由于展厅门头未按图纸标准施工，且经多次修复仍然漏水，尤加兵不得不聘请他人将其拆除重建，为此额外产生修复费用3.5万元。根据上述法律规定及《工程承包合同》第八条约定，弘烨公司依法依约赔偿尤加兵修复费用176827元。四、弘烨公司应支付逾期完工的违约金56万元。《合同法》第二百八十一条规定：“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。”《工程承包合同》第七条约定：“本合同所承包工程的施工工期：为期15日。本工程自2018年7月22日正式开工至2018年8月6日完工。”第十一条第一款约定：“若乙方（弘烨公司）在正常施工范围内未能按合同及双方确认的图纸，在指定的时间内完工并交付甲方（尤加兵）使用，或如挂不上产品等造成展会期间甲方（尤加兵）不能正常参展，甲方（尤加兵）有权要求乙方（弘烨公司）支付违约金20000元/天。”因弘烨公司未完工即退场，且其拒绝修复存在质量问题的已完工部分，导致涉案展厅无法正常使用，直至2018年9月4日案外人进场对涉案展厅继续装修完毕后才投入使用。根据《工程承包合同》第七条约定，弘烨公司逾期完工28天。依法依约，弘烨公司应向尤加兵支付违约金56万元。为维护自身合法权益，尤加兵依法提起反诉。请法院依法判如所请。弘烨公司辩称：1、涉案双方是先施工后补签的合同，实际工期为2018年5月初至8月6日，因此弘烨公司未逾期完工，亦无需向尤加兵支付任何违约金；2、工程施工完毕，尤加兵已经投入使用，不存在质量问题。诉讼中，弘烨公司举证的证据如下：1、弘烨公司营业执照、企业信用公示信息、尤加兵户籍证明，证明双方主体适格。2、《工程承包合同》，证明弘烨公司与尤加兵于2018年7月22日签订《工程承包合同》，合同约定由弘烨公司接受尤加兵的委托，按照尤加兵提供的方案，对位于南庄华爱陶瓷城的新东源陶瓷进行装修，工程的范围和内容、价格、工期等在合同中均作出了约定。同时，合同约定付款方式为“合同签订后甲方（尤加兵）支付30%工程款350000元给乙方（弘烨公司）作为施工前的备料款。工程隔墙、天花、展示架完成后铺贴砖、电、工人进场后甲方支付40%工程款250000元给乙方作为工程款，本工程全竣工，由甲方验收合格后支付25%工程款200000元给乙方，剩余5%尾款40000元工程竣工后6个月后结清。”3、中国农业银行个人明细对账单、借记卡账户历史明细清单、微信转账截图，证明尤加兵向弘烨公司支付了部分工程款。4、现场照片，证明尤加兵已使用弘烨公司装修好的场地，并在工程地点开始经营。诉讼中，尤加兵举证的证据如下：1、尤加兵身份证、弘烨公司企业信用信息公示报告，证明双方诉讼主体适格。2、《工程承包合同》、《金鼎陶瓷报价表》、《合同违约通知书》、《鼎森展厅装修存在问题》、《律师函》【（2018）粤天地正函字第194号】及ems邮件、拒收回执、微信截图、短信截图，证明《工程承包合同》合法有效，双方应严格按合同约定履行。弘烨公司逾期完工，且未按图纸要求完成施工工程，无权主张涉案工程款。其已施工部分工程质量不合格，且拒绝整改，构成严重违约，其诉请依法不应支持。尤加兵有权依约要求其支付逾期完工违约金56万元。3、设计图纸、涉案展厅照片、涉案展厅门头漏水、尺寸不符合图纸要求视频，证明弘烨公司未按设计图纸要求及合同约定的标准进行施工，多处工程未完成，已完成部分工程质量不合格。4、银行卡及《收款收据》、中国农业银行银行卡交易明细清单、《装修合同》、《鼎森展厅局部装修报价（折后价）》、《收据》、中国建设银行个人活期账户交易明细、中国银行交易流水明细清单、网银交易凭证、《付款申请单》及附件、《新东源陶瓷展厅广告物料制作结算清单》、《关于广东鼎森陶瓷展厅装修情况的说明》，证明尤加兵聘请他人对涉案展厅进行修复，并产生额外费用。依法依约，弘烨公司应向尤加兵赔偿修复费用175180元。本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人确认真实性且与本案基本事实相关联的证据，本案予以采信并在卷佐证。对当事人有异议的证据，本院认证如下：原告举证的证据4，不能反映拍照的时间，本院对该证据不予采信。被告举证的证据能够形成证据链，能够证明本案事实，本院予以采信。综合本院采信的证据以及当事人的陈述，本院确认以下案件事实：一、合同签订尤加兵是鼎森公司股东之一。2018年初，鼎森公司营业地址变更至佛山市禅城区南庄镇华夏陶瓷博览城陶北路2座（地块为18-2）16-24号仓库。尤加兵遂委托弘烨公司对涉案展厅进行装修。2018年7月22日，弘烨公司（合同施工单位，乙方）与尤加兵（合同建设单位，甲方）签订《工程承包合同》，合同约定：现甲方委托乙方按照既定的装修方案、项目进行装修。为明确双方各自的责任，分工协作，互相配合，保证质量，按期完成工程，经双方商定如下条款，共同遵守。第一条、工程名称：新东源陶瓷。第二条、工程地点：南庄华夏陶瓷城。第三条、工程范围和主要内容：所有项目包工包料，注：不包地砖、墙砖，加工水刀地砖、加工水刀墙砖，石材、广告、软装饰、吊灯。第四条、工程按实际面积结算。第五条、工程总价：840000元。第六条、承包方式：以双方会审确认的工程预算总造价，按甲方提供的设计图局部包工、包料、包工期、包质量的总承包方式进行。第七条、本合同所承包工程的施工工期：为期15日，本工程自2018年7月22日正式开工至2018年8月6日完工。如属工程有变更或甲方责任，甲方未能及时提供所需的物料（如产品样版等），乙方必须以书面申请延期并得到甲方同意，人力不可抗拒的自然灾害因素影响而停工的，工期按受影响实际停工天数向后顺延，但甲、乙双方必须及时办妥延期手续。第八条、双方必须明确的主要责任：甲方的主要责任:1、派驻专门工地代表，对工程进度及工程质量进行监督，办理中间交接验收手续，负责解决施工出现的实际问题……3、工程竣工后，按图纸施工内容及要求在一个月内组织验收签证和结算，过期验收的，则当甲方认可。乙方的主要责任：1、及时向甲方送出工程材料明细表、开工通知书、施工进度计划、竣工报告、工程事故报告等。2、按照甲方提供的施工图纸进行施工，确保工程质量，按合同规定时间如期完工……5、在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收合格之日算起，为12个月……6、工程完工后乙方负责清理和清洁施工现场……第十条、工程付款和结算办法：1、合同签订后甲方支付30%工程款350000元给乙方作为施工前的备料款。工程隔墙、天花、展示架完成后铺贴砖、电、工人进场后甲方支付40%工程款250000元给乙方作为工程款，本工程全竣工，由甲方验收合格后支付25%工程款200000元给乙方，剩余5%尾款40000元工程竣工后6个月后结清。2、工程完成乙方应对甲方出具工程完成验收报告书，甲方验收或使用则视作确认工程完成，验收合格……第十一条、违约：1、若乙方在正常施工范围内未能按合同及双方确认的图纸，在指定的时间内完工并交付甲方使用，或如挂不上产品等造成展会期间甲方不能正常参展，甲方有权要乙方支付违约金20000元/天。2、工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。严格履行合同，实行信誉工期，如果因迟延完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。3、合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿……合同附有《金鼎陶瓷报价单》，报价单备注：……2、不包含水刀加工、广告、吊灯或装饰灯、软装……庭审中，双方确认合同固定价840000元。二、合同履行及工程款的支付涉案合同签订前，弘烨公司已入场装修，就入场装修的时间，弘烨公司陈述为2018年5月，尤加兵陈述为2018年3月。2018年8月19日，尤加兵向弘烨公司法定代表人周创发出题为“合同违约通知书”的微信，内容为：根据贵公司佛山市弘烨装饰设计有限公司与尤加兵签定的装修合同，工程定于2018年8月6日完工，可工程至今2018年8月18日还未完工而且多项装修项目不按照合同标准施工以致工程不合格，现严重违约，逾期损失有施工单位负责。2018年8月24日，尤加兵向弘烨公司法定代表人周创发出题为“鼎森展厅装修存在问题”微信，微信内容：，1、门头下雨天漏水；2、展厅导轨射灯没有按照规定的射灯品牌安装，目前为杂牌，原告已装位置的导轨射灯为雷士品牌，所有射灯必须统一品牌（雷士射灯）型号安装；3、水池区域循环系统没有安装，目前还没有试水；4、二楼卫生间贴砖区域和拆除部分的卫生目前还没有清理打扫，瓷砖铺贴区域没有填美缝剂；一楼整个区域目前卫生还没清理；5、有灯带的四个门扣地面位置，地面装了玻璃的两边没有需用不锈钢压边，玻璃宽度长度没有统一尺寸，必须按照图纸施工，玻璃要用12mm或15mm厚，玻璃胶固定；6、整个一楼展厅没有按照图纸施工安装排风扇，目前没有安装一个；7、上半年4月18日前装修的区域，天花漏水位置，现在还没有修整完；8、上半年4月18日前装修的进门右边艺术装置区域，圆形地面没有用不锈钢收边，且装修不到三个月就有天花灯带坏掉；9门头LED电子显示屏左下角斜角，有缺口须修整；10、门外立面造型有改动，没按照施工图效果图方案做，新东源三个字字体有缩小，装白色亚克力位置，面要加层8mm厚轻玻或灰玻，门口左右两边的不锈钢颜色不统一；11、二楼玻璃门拆除后没有安装，拆除部分没有复原油白以及二楼楼梯破坏严重；12、进门右边区域电路经常跳闸，一楼03选材区遗漏了部分射灯。截止2018年8月24日，展厅装修未按照签订的合同完成装修。鉴于通知已发给装修公司多日，装修公司无任何整改意向及方案，现正式通知停止装修合作，由此产生的所有损失由佛山弘烨装饰设计有限公司负责。2018年8月31日，尤加兵委托律师通过EMS向弘烨公司发出《律师函》，要求解除涉案工程承包合同、弘烨公司支付违约金36万元并全面撤出涉案展厅。邮件未妥投。就弘烨公司退场的时间，弘烨公司陈述为2018年8月6日，尤加兵陈述为2018年9月3日。另查，尤加兵已向弘烨公司支付了597900元的工程款。三、维修及继续装修2018年6月17日，尤加兵另行聘请他人清运涉案装修场地垃圾并修复墙洞，支付费用2100元。2018年9月4日，尤加兵与案外人佛山市枫林装饰工程有限公司签订《装修合同》，继续对涉案展厅进行装修，合同约定竣工日期为2018年9月20日，工程总价款105000元。工程完工，尤加兵支付了工程款111800元。2018年9月8日，尤加兵委托案外人毛立辉对涉案展厅进行维修，支付维修费6280元。2018年9月10日，尤加兵委托佛山市禅城区雪亮防水补漏工程部对涉案展厅门头补漏，支付工程款2000元。2018年10月25日，鼎森公司向佛山市逆思维广告有限公司支付10月份广告物料费、10月及11月份设计服务费35000元。2019年4月7日，尤加兵与案外人聂朝辉、施新年签订《装修合同》，合同约定尤加兵去年装修的门头施工质量差、造成漏水严重，多次检修都无法正常使用，特就进行重新装修改造，工程造价35000元。庭审中，尤加兵陈述2018年9月20日开始使用涉案展厅。本院认为，本案为装饰装修合同纠纷。涉案《工程承包合同》为弘烨公司与尤加兵的真实意思表示，内容合法有效，合同双方均得依约行事。关于弘烨公司诉请的工程款240000元及利息的问题。弘烨公司作为施工方，对工程是否在合同期限内完工负有举证责任，但其未能举证证明其在2018年8月6日前已完成涉案工程。相反，尤加兵举证的证据形成了证据链，能够证明弘烨公司在合同约定工期内未完工。虽弘烨公司未能在合同约定的工期内完工，但尤加兵仍然要向弘烨公司支付已完工部分工程的工程款。合同约定的工程款为840000元，弘烨公司退场后，尤加兵委托佛山市枫林装饰工程有限公司继续对未完工的部分进行装修并支付了工程款111800元，由此可以认定弘烨公司完工的部分工程款为728200元（840000元-111800元），扣减已支付的597900元，尤加兵还需向弘烨公司支付工程款130300元（728200元-597900元）。至于利息，本院酌定从弘烨公司起诉之日按银行同期贷款利息计算，弘烨公司诉请超出部分，本院不予支持。关于尤加兵反诉的修复费用的问题。针对反诉的费用，分析如下：1、垃圾清运费及墙洞修复费2100元，按照合同约定，清理清洁及墙洞修复工作应由装修公司负责，故该笔费用应由弘烨公司承担；2、支付给案外人佛山市枫林装饰工程有限公司的装修工程款111800元，该笔费用属于弘烨公司未完工部分工程款，未有证据显示尤加兵已支付给弘烨公司的工程款超过弘烨公司已完工的部分，反诉要求弘烨公司支付，不予支持；3、2018年9月支付的维修费8280元，维修的问题尤加兵已通过微信反映给了弘烨公司，属于保修范围，该笔费用应由弘烨公司负担；4、2018年10月、11月的广告物料费及设计服务费35000元，该笔费用不属于合同范畴，同理，尤加兵亦未向弘烨公司支付过该笔费用，反诉要求弘烨公司支付，不予支持；5、门头重新装修改造费用35000元，该质量属于弘烨公司保修范围，弘烨公司未尽到保修责任造成尤加兵支出该笔费用，本院予以支持。综上，本院对尤加兵反诉的修复费用中的45380元（2100元+8280元+35000元）予以支持，诉请超出部分不予支持。关于尤加兵反诉的违约金560000元的问题。合同约定逾期完工违约金每天20000元，结合本案证据可以认定弘烨公司未能在2018年8月6日完工，构成逾期完工，应承担违约责任。2018年9月4日弘烨公司另寻他人继续施工至工程完工，弘烨公司主张计至2018年9月4日、28天的逾期完工违约金，合理有据，予以支持。至于违约金的计算标准，弘烨公司对每天20000元的标准提出抗辩，而尤加兵亦未能举证证明因弘烨公司的违约造成的损失高达560000元，本院综合考虑合同的履行情况、违约方的过错程度等因素，将违约金计算调整为4500元/天，弘烨公司应向尤加兵支付违约金126000元，尤加兵诉请超出部分，本院不予支持。综上，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款条的规定，判决如下：一、被告（反诉原告）尤加兵在本判决发生法律效力之日起十日内向原告（反诉被告）佛山市弘烨装饰设计工程有限公司支付工程款130300元及利息（利息按中国人民银行公布同期贷款利率从2019年3月13日计至实际清偿之日止）；二、原告（反诉被告）佛山市弘烨装饰设计工程有限公司在本判决发生法律效力之日起十日内向被告（反诉原告）尤加兵支付修复费用45380元；三、原告（反诉被告）佛山市弘烨装饰设计工程有限公司在本判决发生法律效力之日起十日内向被告（反诉原告）尤加兵支付违约金126000元；四、驳回原告（反诉被告）佛山市弘烨装饰设计工程有限公司的其他本诉请求；五、驳回被告（反诉原告）尤加兵的其他反诉请求。如双方未按本判决指定的期间履行义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉受理费2487元，原告（反诉被告）佛山市弘烨装饰设计工程有限公司负担1237元，被告（反诉原告）尤加兵负担1250元。反诉受理费5584元，原告（反诉被告）佛山市弘烨装饰设计工程有限公司负担1299元，被告（反诉原告）尤加兵负担4285元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审判员 侯 德二〇一九年九月十二日书记员 方紫盈