葫芦岛市龙港区人民法院民 事 判 决 书（2019）辽1403民初2254号原告：辽宁渤海防腐工程有限公司，住所地葫芦岛市经济开发区北港工业园区，统一社会信用代码91211400661249647X。法定代表人：张某，该公司总经理。委托代理人：陆某，男，1979年11月25日生，汉族，该公司员工。委托代理人：韩某，1975年10月17日生，朝鲜族，该公司法务。被告：辽宁煜梽新型建材有限公司，住所地葫芦岛市连山区塔山乡老关堡草山，统一社会信用代码91211402725505217Q。法定代表人：李某，该公司总经理。委托代理人：刘某，女，1973年10月6日生，该公司法律顾问。原告辽宁渤海防腐工程有限公司（以下简称渤海防腐工程公司）诉被告辽宁煜梽新型建材有限公司（以下简称煜梽新型建材公司）承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，由审判员岳英凯担任审判长，与人民陪审员周丹、曹平组成合议庭，书记员杨怡培担任法庭记录，并于2019年8月27日公开开庭进行了审理。原告渤海防腐工程公司的法定代表人张某及委托代理人陆某、韩某，被告煜梽新型建材公司的法定代表人李某及委托代理人刘某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告渤海防腐工程公司诉称，原告与被告于2018年2月10日签订了《辽宁煜梽新型建材有限公司设备支架工程加工制作合同》，被告委托原告加工制作设备支架，加工地点为葫芦岛市北港工业园区原告公司院内。该涉案工程完工后经决算总价款为2，498，869.73元，其中第5套设备决算价款为1，363，346.78元，第六套设备决算价款为1，135，522.95元。原告已经将涉案标的物交付被告并实际使用，被告至今已付款1，763，346.78元，其中第5套设备付款1，363，346.78元，第六套设备付款40，0000元，未付款为735，522.95元。根据双方合同10.1条约定:甲方逾期支付货款的，每逾期一日应向乙方支付的违约金为合同总价款的千分之一，但违约金最高不超过合同总价款的10％。被告应付款总额为2，498，869.73元，以此为基数，从原告供货完毕次日起(2018年8月29日)，初步计算至2019年7月31日，违约金初步合计247，871.23元。原告公司多次与被告公司协调工程款给付事宜，但均没有结果，为维护原告合法权益，特向贵院提起诉讼，请求法院依法判令：一、要求被告给付原告剩余工程款共计735，522.95元，并支付违约金247，871.23元(从2018年8月29日开始初步计算至2019年7月31日，最终按实际逾期付款天数进行计算)；二、被告承担本案的诉讼费。被告煜梽新型建材公司辩称，原告所诉双方并未进行决算，也未达到付款条件，应依法驳回原告的诉讼请求。原告与被告于2018年2月10日签订了《辽宁煜梽新型建材有限公司设备支架工程加工制作合同》(下称支架合同)，合同约定工期为预付款到账后30天。合同签订后答辩人分别于2018年2月12日、4月4日支付第5套和第6套设备支架预付款。但原告并未在约定的30日内将上述两套加工制作的设备支架全部运送到答辩人处。2018年8月1日，辽宁昱晟商贸有限公司(定作方)与原告辽宁渤海防腐工程有限公司签订《PC辽宁昱晟商贸有限公司PC厂房、机修厂房工程产品购销合同》(下称PC合同)，就原告与被告签订的《支架合同》送货、付款及违约重新进行了约定，即“被告与原告签订的第6套设备支架合同尾款做为《PC合同》的保证金，PC厂房加工制作完成验收合格后，昱晟商贸(或煜梽公司，即被告)将第6套设备支架构件款全部结清,且2018年8月28日前将第6套设备支架构件全部进入被告场地。如原告未按该条款约定履行，则昱晟商贸(或煜梽公司，即被告)不予支付第6套设备支架构件款尾款。但直至2019年1月30日尚有5吨多第6套设备支架构件未运进被告场地，是原告违约在先，未按合同约定履行，按原告与昱晟商贸签订的《PC合同》约定，被告(及昱晟商贸)并未达到付款条件及违约，故被告不应支付第6套合同款及承担违约金。原告要求的以合同总价款日千分之一承担违约金过高，显失公平。同时被告保留因原告迟延发货、迟延安装致使被告设备不能预期进行生产销售而造成的经济损失进行诉讼的权利。综上所述，是原告行为已构成严重违约，而非被告，且未达到付款条件，故请求法院依法判决驳回原告的诉讼请求，以维护答辩人的合法权益。本院经审理查明，2018年2月10日，被告煜梽新型建材公司（甲方定做方）与原告渤海防腐工程公司（乙方承揽方）签订了《辽宁煜梽新型建材有限公司设备支架工程加工制作合同》，合同约定乙方按照甲方要求制作设备支架（第五套、第六套），工期为合同签订并预付款到账后开始计算工期30天；交货地点为辽宁煜梽新型建材有限公司施工现场；合同还约定甲方逾期支付货款的，每逾期一日应向乙方支付的违约金为合同总价款的千分之一，但违约金最高不超过合同总价款的10％。被告煜梽新型建材公司分别于2018年2月12日、4月4日支付第5套和第6套设备支架预付款。2018年5月31日，原被告双方对第五套设备支架进行了结算，决算价款为1，363，346.78元。2018年8月1日，原告与被告关联公司辽宁昱晟商贸有限公司签订了《PC辽宁昱晟商贸有限公司PC厂房、机修厂房工程产品购销合同》，该合同就原告与被告签订的《辽宁煜梽新型建材有限公司设备支架工程加工制作合同》的送货时间修改为2018年8月28日，付款时间修改为PC厂房完成、验收合格后。2019年3月19日，原被告双方对第六套设备支架进行了结算，决算价款为1，135，522.95元，两套设备支架经决算后总价款为2，498，869.73元。截至起诉被告已付款1，763，346.78元，未付款为735，522.95元。上述事实，有双方当事人陈述、加工制作合同、PC厂房机修厂房工程产品购销合同、第五套、第六套设备结算单、缺件明细、付款明细等证据材料在卷佐证，经开庭质证和本院审查，予以认定。本院认为，承揽合同是承揽人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定做人支付报酬的合同。原被告双方签订了《辽宁煜梽新型建材有限公司设备支架工程加工制作合同》，系双方真实意思的表示，该合同不违反法律法规的规定，承揽合同合法有效。在合同履行过程中，原告已按约定交付了第五套、第六套设备支架，被告仅支付货款1，763，346.78元（第5套设备付款1，363，346.78元，第六套设备付款400，000.00元），未付货款为735，522.95元，显属违约行为。故原告主张支付剩余货款735，522.95元的诉讼请求，本院予以支持。关于原告违约金的主张，原告要求被告按合同约定支付每日总货款千分之一的违约金，且违约金最高不超过合同总价款的10％，符合法律规定，本院予以支持。关于被告辩称原告尚有5吨多第6套设备支架构件未运进被告场地，是原告违约在先，本院认为该辩称与事实不符，原被告双方已经对第六套支架设备进行了结算，应视为第六套设备经被告验收合格，原告按合同约定履行了义务。综上，依照《中华人民共和国合同法》第二百五十一条、二百六十三条之规定判决如下：一、被告辽宁煜梽新型建材有限公司于本判决生效后十日内一次性支付原告辽宁渤海防腐工程有限公司工程款735，522.95元，违约金起始日期为2019年3月19日至实际给付之日止具体数额为按合同约定；二、驳回原告辽宁渤海防腐工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费13，640.00元，由被告辽宁煜梽新型建材有限公司承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省葫芦岛市中级人民法院。审 判 长  岳英凯人民陪审员  曹 平人民陪审员  周 丹二〇一九年九月十六日法官助理肖冰书记员杨怡培