福建省惠安县人民法院 民 事 判 决 书 (2019)闽0521民初6814号 原告：吴昌伟，男，1980年11月11日出生，汉族，住北京市朝阳区。 原告：芮建华，女，1977年3月17日出生，汉族，住北京市朝阳区。 上列两原告的共同委托诉讼代理人：胡长鸿、林积立，福建贤泰律师事务所律师。 被告：惠安恒德信房地产开发有限公司，住所地福建省泉州台商投资区百崎乡白奇工业区恒德信橡塑工艺厂1号办公室，统一社会信用代码91350521669258601N。 法定代表人：郭汉斌，董事长。 委托诉讼代理人：康碧信、郑少彬，福建瑞朗律师事务所律师。 原告吴昌伟、芮建华与被告惠安恒德信房地产开发有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院于2019年8月15日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人胡长鸿、林积立，被告的委托诉讼代理人郑少彬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：判令被告立即以总房价445113元为基数按日万分之二的标准向原告支付自2017年4月1日起至符合交房条件之日止的逾期交房违约金（暂计至2018年9月25日为48339元）。事实和理由：2016年8月22日，原、被告签订《商品房买卖合同》1份，约定原告向被告购买位于泉州台商投资区商品房，总价款445113元。合同约定，被告应于2017年3月31日前交房，逾期交房应按日向原告支付已付款万分之二的违约金。合同签订后，原告依约付清了购房款，但被告迟延取得竣工验收备案证明文件及消防验收文件，迟延履行交房义务，应承担违约责任。 被告辩称，截止2018年3月19日，案涉商品房已经竣工验收并通过消防验收，符合合同约定的交房实质要件，且被告在该日已经履行了通知原告交房的义务，故违约交房的终止日应为2018年3月19日。根据《商品房买卖合同》附件六《合同补充协议》第十条第2项的约定，大风六级以上及降雨超过24毫米的大雨天气，交房日期可以顺延。根据泉州市气象信息服务中心2018年7月12日出具的《天气资料分析报告》显示，案涉商品房所在的泉州市百崎观测站的监测数据，自2016年8月22日至2017年3月31日期间，大雨天气8天，六级以上大风天气75天，合计83天，应予扣除。另外，原告已经于2018年4月8日接收案涉商品房。 经审理查明，被告系经工商注册登记的有限责任公司，经营范围为房地产开发及物业管理。2016年8月22日，原、被告签订《商品房买卖合同》1份,约定原告购买被告开发建设预售的位于泉州台商投资区商品房。该商品房建筑面积84.42平方米，总价款445113元。合同第八条约定，出卖人应当在2017年3月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将同时符合下列各项约定条件的商品房交付买受人使用：1、该商品房经建设单位依法组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收合格和消防验收合格；2、该商品房所在建筑物生活给排水、用电、管道燃气、电信、有线电视、消防、邮政信报箱等设施达到设计要求条件；3、小区内部道路、绿化、室外照明、消防、环卫及其他商业、社区服务和管理等公共配套建筑、基础设施按规划设计要求建设完成。分期建设的，该商品房所在分期建设部分应按规划设计要求全部完成，并与在建工程之间设置有效的隔离设施和施工安全设施；4、双方按照本合同附件六补充协议的相关约定执行。如果在规定日期内未达到上述条件，双方同意按以下第1种方式处理：1、买受人有权拒绝交接，按逾期交房由出卖人承担违约责任。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起30日内书面告知买受人的。合同第九条约定，除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1种方式处理：1、按逾期时间，分别处理（不作累加）:⑴逾期不超过90日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之一的违约金，合同继续履行；⑵逾期超过90日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同书面通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人已付款的1%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之二的违约金。2、双方按照本合同附件六补充协议的相关约定执行。合同第二十二条约定，本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议（附件六），但补充协议中不得含有减轻或免除本合同中约定应当由出卖人承担的责任，或加重买受人责任、排除买受人主要权利的内容。合同附件六《合同补充协议》第十条约定，出卖人应当在2017年3月31日前，将符合以下约定条件的商品房交付买受人使用：该房屋的交付条件为出卖人取得竣工验收备案证明文件,且该条件为该房屋交付的唯一条件。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除购房合同或变更购房合同外，出卖人可据实予以顺延交房期限：1、遭遇不可抗力；2、除自然灾害如人力不可抗拒的火灾、水灾、飓风、地震等外，还包括如下原因：①市政配套或其他政府行为而引致的延误；②为配合政府的法规、规章、命令或市政建设而引起的延误；③施工中遇到不可预见的异常困难或以施工当时当地建筑行业所达到的技术水平无法及时解决的困难而引起的延误；④造成施工停止或进展缓慢的气象原因［包括累计24小时降雨超过24毫米或六级以上（含六级）大风等］；⑤供水、供电部门的停水、停（限）电通知；⑥其他非出卖人所能控制的原因。若发生上述1、2点可以延期的事实，出卖人即可据实顺延交房期限而无须履行购房合同约定的通知买受人的义务，同时，出卖人也无需对该延误承担任何责任。有疑义的买受人可在交房时向出卖人提出查阅相关事实文件的要求，出卖人应当给予配合。上述《商品房买卖合同》（含《合同补充协议》）签订后,于2016年9月14日办理了登记备案。原告已向被告支付了全部购房款445113元，案涉商品房已于2018年4月8日实际办理交房手续。 以上事实，有原告提供的被告企业公示信息、《商品房买卖合同》及备案申请表、福建增值税普通发票2份，被告提供的交房手续，以及原、被告双方的庭审陈述加以证明，本院予以认定。 原、被告双方争议的焦点是关于逾期交房违约金应如何计算的问题。 原告认为，合同附件六《合同补充协议》第十条明确约定，案涉商品房的交付条件为被告取得竣工验收备案证明文件，且该条件为该商品房交付的唯一条件。被告于2018年4月8日在交房时未如实告知其未取得竣工验收备案证明文件，故意隐瞒房屋不具备交房条件的情况，故被告的交房行为不符合合同的约定，不能产生完全履行合同义务的法律效果，被告应继续承担逾期交房的责任，直至实际具备交房条件之日。关于被告主张的扣除天气原因可以顺延交房的天数问题，按照合同约定，气象原因造成停工才能据实顺延。根据被告提供的气象资料和施工日记显示，本案自2016年8月22日合同签订之日至2017年3月31日合同约定的交房之日，施工日记记载的因气象原因造成的停工只有65天，因此被告主张顺延交房的日期不能超过65天。 被告认为，关于案涉商品房的交付条件问题，只要经过竣工验收和消防验收，就具备交房的实质要件。截止2018年3月19日，案涉商品房已经竣工验收并通过消防验收，符合合同约定的交房实质要件，且被告在该日已经履行了通知交房的义务，故逾期交房违约金计算的终止日期应为2018年3月19日。2018年4月8日，被告已经履行了交房义务，办理交房手续是双方合意的结果，不存在隐瞒或欺骗的事实。虽然双方约定取得竣工备案证明文件为交房条件，但这属于行政部门的管理要求，并不影响房屋的实际使用。另外，根据相关气象资料计算，自2016年8月22日合同签订之日至2017年3月31日合同约定的交房之日，因天气原因可以顺延交房的天数为83天，应予扣除逾期天数。被告相应提供证据1即《福建省房屋建筑工程竣工验收报告》、《建设工程消防验收意见书》，以此证明案涉广景·湖畔花园一期1#、2#楼及地下室工程已经竣工验收合格及消防验收合格，具备交房的实质要件。证据2即交房通知书及EMS邮政特快专递回单，以此证明被告于2018年3月19日向原告发出交房通知，履行了通知交房的义务。证据3即《天气资料分析报告》及施工日记，以此证明在合同履行过程中因天气原因，被告具有可顺延交房的约定情形，案涉商品房可顺延交房天数为83天。证据4即《福建省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表》、《泉州台商投资区建设工程竣工验收备案证明书》，以此证明案涉广景·湖畔花园一期1#、2#楼及地下室工程于2018年9月25日通过竣工验收备案。证据5即交房确认书、房产验收确认书、前期物业管理服务协议书、业主手册、消防安全责任书，以此证明案涉商品房已于2018年4月8日办理交房手续。原告质证称：对证据1无异议。对证据2的真实性有异议，没有体现签收，不能证明原告收到该通知书，且通知的时间早于竣工验收备案的时间，不能产生交房的法律效果。对证据3的真实性无异议，但结合施工日记体现，2016年8月22日合同签订之日至2017年3月31日合同约定的交房之日，停工日期只有65天。对证据4真实性无异议。对证据5的真实性无异议，合法性有异议，办理交接房时被告故意隐瞒案涉商品房不具备交房条件的事实，骗取原告办理交房手续，不能产生完全履行合同交付义务的法律效力。 本院经审查认为，被告提供的证据1，其中《福建省房屋建筑工程竣工验收报告》，结合证据4中的《泉州台商投资区建设工程竣工验收备案证明书》记载的被告组织竣工验收的日期，能够证明案涉广景·湖畔花园一期1#、2#楼及地下室工程于2017年9月15日通过竣工验收。《建设工程消防验收意见书》，能够证明案涉广景·湖畔花园一期1#、2#楼及地下室工程于2018年3月19日经综合评定消防验收合格。证据2，因被告发出该份交房通知书时，案涉商品房尚未取得竣工验收备案证明文件，尚不具备《合同补充协议》第十条约定的交房条件，故不能证明被告已经履行通知交房的义务。证据3，其中《天气资料分析报告》记载的泉州市百崎观测站统计数据显示，自本案合同签订之日即2016年8月22日至合同约定的交房之日即2017年3月31日期间，日降雨量24毫米以上降雨计8天，六级以上（含六级）大风计75天，但风、雨天数重合3天，扣除后合计为80天。根据施工日记记载的停工情况统计，上述期间内施工日记有明确记载因天气原因停工且符合日降雨量24毫米以上或风力六级以上（含六级）要求的天数计46天。证据4，能够证明案涉广景·湖畔花园一期1#、2#楼及地下室工程于2018年9月25日通过竣工验收备案。证据5，能够证明案涉商品房已于2018年4月8日实际办理了交房手续。关于逾期交房违约金的计算问题，《合同补充协议》第十条约定，案涉商品房的交付条件为被告取得竣工验收备案证明文件，且该条件为该商品房交付的唯一条件。该约定系双方的真实意思表示，不违反法律法规的禁止性规定，应认定有效。案涉广景·湖畔花园一期1#、2#楼及地下室工程于2018年9月25日通过竣工验收备案，此时案涉商品房才符合约定的交付条件。被告主张其于2018年3月19日履行了通知原告交房的义务，计算逾期交房违约金的截止日期应为2018年3月19日，该主张与合同约定不符，不予采纳。鉴于案涉商品房已于2018年4月8日实际办理了交房手续，虽然交房时尚未达到约定的交付条件即取得竣工验收备案证明文件，但已竣工验收合格和消防验收合格，而且原告并未拒绝接收，故应视为案涉商品房已交付使用，计算逾期交房违约金的截止日期应认定为2018年4月8日。另根据《合同补充协议》第十条约定，如遇到造成施工停止或进展缓慢的气象原因[包括累计24小时降雨超过24毫米或六级以上（含六级）大风等]，被告可据实予以顺延交房期限且无需承担违约责任。根据被告提供的《天气资料分析报告》及施工日记统计，自本案合同签订之日即2016年8月22日至合同约定的交房之日即2017年3月31日期间，施工日记有明确记载因天气原因停工且符合约定的日降雨量超过24毫米或六级以上（含六级）大风要求的天数计46天，该停工天数可抵作顺延交房天数，即案涉商品房可顺延至2017年5月16日交房，逾期交房违约金应自2017年5月17日起计算至2018年4月8日，计327天，逾期交房违约金为29110.39元（原告已付购房款445113元×日0.0002×327天）。 综上所述，本院认为，原、被告签订的《商品房买卖合同》（含《合同补充协议》），系双方的真实意思表示，不违反法律法规禁止性规定，应认定合法有效，双方应依合同约定履行各自的义务。原告已付清全部购房款，履行了支付购房款的义务。被告未能履行按时交付商品房的义务，应按照合同约定承担逾期交房的违约责任。经审查认定，被告应向原告支付本案逾期交房违约金的数额为29110.39元。原告的诉讼请求予以部分支持，被告的抗辩意见予以部分采纳。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条的规定，判决如下： 一、被告惠安恒德信房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十五日内支付给原告吴昌伟、芮建华逾期交房违约金29110.39元。 二、驳回原告吴昌伟、芮建华的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1008元，减半收取计504元，由原告吴昌伟、芮建华负担201元（多预交的807元予以退回）；由被告惠安恒德信房地产开发有限公司负担303元，应于本判决生效之日起五日内缴交。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于泉州市中级人民法院。 审判员  唐锡奎 二〇一九年九月二十三日 法官助理吴燕芬 书记员蔡少萍 速录员留晓桦 附本案引用的主要法律条文及执行申请提示： 《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国合同法》第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。