广东省佛山市南海区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0605民初13556号原告：高玉君，男，1967年11月9日出生，汉族，住黑龙江省甘南县*******委27组，公民身份号码************。委托诉讼代理人：杨佰强，广东金桥百信律师事务所律师。被告：广东奥丽侬内衣集团有限公司，住所地：广东省佛山市南海区***********，统一社会信用代码**********。法定代表人：何某1。委托诉讼代理人：张文煜，广东实德（佛山）律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘健萍，广东实德（佛山）律师事务所律师。原告高玉君与被告广东奥丽侬内衣集团有限公司商品房预售合同纠纷一案,本院于2019年6月13日立案后，依法适用简易程序，于同年8月5日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人杨佰强，被告的委托诉讼代理人刘健萍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.被告向原告支付逾期交楼违约金（以原告已支付房价款1231778元为本金，按照每日万分之三的标准进行计算，自2018年5月31日计至被告满足交楼条件并实际交楼之日止，现暂计至2018年11月2日违约金为57647.21元）；2.本案诉讼费用由被告承担。诉讼中，原告明确计算违约金的日期截止至2018年11月2日止。事实和理由：2017年7月27日，原告作为买方，被告作为卖方，共同签订了《商品房买卖合同》及《商品房买卖合同补充协议》，合同及补充协议约定：1、原告向被告购买被告开发，位于佛山市南海区**********物业，商品房总金额为1231778元；2、被告应当在2018年5月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将已经办理竣工验收备案且符合合同约定的商品房交付原告使用；3、交付时，与该商品房正常使用直接关联的基础设施、公共配套设施应达到使用条件，如通讯、电等配套管线设施应按约定安装到户，具备报装条件；4、商品房达到交付条件的，被告应当书面通知原告办理交付手续；5、被告如未按照合同规定期限将该商品房交付原告使用，逾期超过90日后，原告要求继续履行合同的，被告应自合同规定最后交付期限（即2018年5月30日）的第二天起至实际交付之日止，按日向原告支付已付房价款万分之三的违约金。合同签订后，原告按照合同约定向被告支付了定金、首付款及办妥了按揭贷款手续，共计向被告支付房款合计1231778元，已履行了全部付款义务，但被告直至2018年11月2日方办理涉讼楼宇的竣工验收备案手续，已构成违约。原告认为，上述合同及补充协议是双方的真实意思表示，内容合法有效，原告已履行全部付款义务，被告理应按照合同约定交付期限按时交付房屋，现被告逾期交房，应当承担相应的违约责任。被告辩称，一、原告与被告对涉讼商品房另行约定了装修交楼标准，已对交付标准进行变更，被告进行装修的时间必定是在涉讼商品房（毛坯房）建成后的合理期限内，即涉讼商品房的交付使用时间应以装修完成的时间为交付时间，被告不存在逾期交房的违约情形，无需承担违约责任。原告与被告签订的《商品房买卖合同》约定的被告于2018年5月30日交付的商品房是毛坯房，是不包括商品房的装饰装修的。而被告于2018年5月21日已申报联合验收并通过各部门的合格验收。但涉讼商品房在2018年5月30日建成后只是毛坯房并未进行装修，仍不能交付给各业主入住使用。而就涉讼商品房的装饰装修问题，原告与被告已另行签订了《×大厦户内装修改造协议》（以下简称装修协议），涉讼商品房在2018年5月30日建成后只是毛坯房仍不能入住使用，毛坯房建成后被告仍应按照装修协议的约定对涉讼商品房进行装饰装修，装修公司承诺完成装饰装修的期限为270日。也就是说被告将符合双方约定的已装修的商品房交付给原告使用的交付日期应该在毛坯房承诺建成的2018年5月30日之后的第270日。综上所述，双方对房屋交付使用的时间已进行变更约定，交付使用的时间不是《商品房买卖合同》约定的2018年5月30日，被告进行装修必定是在涉讼商品房（毛坯房）建成的2018年5月30日之后的合理期限内进行，即涉讼商品房的交付使用时间应以装修完成的时间为交付时间，被告不存在逾期交房的违约情形，无需承担违约责任。二、被告已于2018年12月26日向原告发出交楼通知书，通知其于2019年1月5日至7日前来办理收楼手续。鉴于原告在2019年2月19日前尚未办理收楼手续，被告于2019年2月20日再次向原告发出房屋交付催告函，通知其于2019年2月28日前办理房屋交付手续。被告认为，涉案房屋已符合《商品房买卖合同》及《×大厦户内装修改造协议》约定的交付标准，被告已通知原告前来办理房屋交付手续，履行了通知义务。原告原因未办理收楼手续，被告无需承担逾期交楼的违约责任。三、原告逾期支付剩余房款的违约行为，除应向被告支付违约金之外，被告可相应顺延交楼期限。即使被告存在违约行为，原告未按《商品房买卖合同》约定的日期向贷款机构申请贷款支付剩余房价款，应按《商品房买卖合同》第6条1（1）的约定逾期90日之内，原告按日向被告支付逾期应付款万分之2的违约金【合同约定剩余房价款610000元应于2017年7月27日前申请贷款，原告实际申请贷款时间为2017年9月29日，即应付被告违约金=剩余房价款610000元*逾期日数64日*0.02%=7808元】。该部分违约金应在被告应向原告支付的违约金中抵扣。而且，根据《商品房买卖合同》第7条第2款第2项的约定：“乙方未按合同约定足额按期付款的，甲方可相应顺延交楼期限”，即原告逾期付清剩余房价款的违约行为，除应向被告支付违约金之外，被告可相应顺延交楼期限64日。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织双方当事人进行证据交换和质证。对当事人无异议或对其真实性无异议的证据，本院对其真实性予以确认并在卷佐证。对于双方有争议的证据，本院认定如下：被告出示的×大厦4-18层公寓室内精装修工程投标文件、新高国际ITI商务大厦精装工程项目施工程序及施工方案、佛山市********执行施工进度计划，为被告与案外人签订的合同，未显示与本案相关，本院对其证明效力不予确认；被告出示的南海区建设工程竣工联合验收终审意见书有原件核对，本院确认其真实性，该意见书反映被告于2018年5月21日开始申报验收，但最终的竣工验收备案时间应以竣工验收备案表为准；被告出示的2018年12月26日投寄的快递单及对应的邮件全程跟踪查询结果有原件核对，且原告确认收到该邮件，故本院确认其真实性；被告出示的2019年2月20日投寄的快递单及对应邮件全程跟踪查询结果，由于快递单填写的地址与合同中原告所留的联系地址不一致，邮件全程跟踪查询结果反映最后签收地址并非应寄达地广州，而是收寄地佛山，亦未反映具体地址，且原告并未确认收到该邮件，故本院对其真实性不予确认。综合采信的证据及当事人的陈述，本院确认如下事实：2017年7月22日，被告出具收据，确认收取原告定金30000元。2017年7月27日，原告与被告签订《商品房买卖合同》，约定原告向被告购买位于佛山市南海区**********“物业；价款1231778元，原告应当于2017年7月27日前支付首期房价款621778元，余款610000元须于2017年7月28日前申请贷款支付；（第七条）被告应当在2018年5月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备第2种条件（2、该商品房已办理竣工验收备案），并符合合同约定的商品房交付原告使用；但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，被告可据实予以延期：……2、原告未按合同约定足额按期付款的，被告可相应顺延交楼期限，由此造成的损失由原告承担；被告如未按本合同规定的期限将该商品房交付原告使用，按下列方式处理：……（2）逾期超过90日后……原告要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，被告按日向原告支付已交付房价款万分之3的违约金；商品房达到交付使用条件后，被告应当书面通知原告办理交付手续，双方进行验收交接时，被告应当出示本合同第七条规定的证明文件，并签房屋交接单；如原告未付清应付款或违约金，则交付使用日期顺延至款项付清后，相应风险由原告承担；等等。同日，双方签订《商品房买卖合同补充协议》，约定：被告发出商品房交付的书面通知后，原告未按通知约定的日期办理交付手续的，自通知约定的交付日期届满之日起，视为原告验收合格、被告交付该商品房，商品房毁损、灭失的风险、物业管理费等相关费用，概由原告承担，且该商品房各部位保修期不顺延；等等。同日，原告与被告签订《×大厦户内装修改造协议》，约定原告同意被告或委托相关单位按照附件一《【×大厦】豪华装修交楼标准》方案统一进行施工；如因实施上述改造施工导致房屋交付标准与合同及其补充协议约定的交付标准、设施设备标准出现差异，原告同意以本协议约定或实际交付时状态为准，不得以此为由拒绝办理房屋交付手续；等等。同日，被告出具收据，确认收取原告首期款591778元。2017年9月29日，广东南海农村商业银行股份有限公司盐步支行（以下简称盐步农商行）与原告签订《个人借款合同》。2017年9月30日，盐步农商行向原告发放贷款610000元，款项划入被告帐户。2018年11月2日，涉讼楼宇经竣工验收备案。2018年12月26日，被告通过EMS邮政特快专递向原告发出《交楼通知书》，通知原告于2019年1月5-7日办理收楼手续。该邮件于2018年12月27日签收。诉讼中，原告陈述称其于2019年1月5日前往办理收楼手续，由于涉讼房屋装修存在门关不上、玻璃爆裂等多处质量问题，原告当时并没有收楼，应由被告修复完毕后原告才同意收楼。本院认为，原、被告签订的《商品房买卖合同》及补充协议是双方真实意思表示，其内容没有违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效。《商品房买卖合同》约定被告应在2018年5月30日前将已办理竣工验收备案的商品房交付原告使用，双方之后签订的《×大厦户内装修改造协议》约定原告同意被告或委托相关单位同意按照附件一《【×大厦】豪华装修交楼标准》方案统一进行施工，即被告亦承担涉讼房屋的装修工程义务，但装修房的交付时间并无明确约定。为此，根据《商品房买卖合同》约定经竣工验收备案的毛坯房的交付实为买受人对涉讼房屋的查验，装修后的交付为真实交付。由于双方未明确约定装修房的最终交付时间，但对涉讼毛坯房进行装修亦应给予合理期限，综合考虑《装修改造协议》约定的装修标准及房屋面积，本院酌定装修期为3个月，即房屋的最终交付时间应当自2018年11月2日竣工验收备案起计算三个月，装修房的交付期限为2019年2月1日前。涉讼房屋于2018年11月2日经竣工验收备案，被告确存在逾期交付房屋予原告查验的行为，已构成违约，本院对被告辩称不需支付逾期交楼违约金的意见不予采纳。逾期之后房屋达到约定的装修交楼标准，被告应向原告发出真实交付的收楼通知。被告于2018年12月26日发出收楼通知，通知原告在2019年1月5-7日办理收楼手续，被告已履行通知交付装修房的义务，故本院认定被告并未逾期交付装修房。至于房屋是否存在装修质量问题，原告可另行主张权利。合同约定部分房款以贷款方式支付，金融机构对借款申请审核、放款必然存在一定的办理期间，原、被告于2017年7月27日签订合同，贷款于2017年9月30日发放，期间合理，无证据反映原告存在拖延或不恰当履行付款义务的行为，被告以原告贷款逾期抗辩的主张本院不予采纳。综上，依合同约定，被告应以已付房价款1231778元为本金从2018年5月31日起至2018年11月2日止（156日）按日万分之三计付违约金57647.21元予原告。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条的规定，判决如下：被告广东奥丽侬内衣集团有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内支付违约金57647.21元予原告高玉君。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案适用简易程序结案，案件受理费减半收取620.59元（原告已预交），由被告负担并应于本判决发生法律效力之日起十日内迳付予原告，本院不另收退。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审判员  陈宇琼二〇一九年九月六日书记员  林浩成