河南省三门峡市湖滨区人民法院民 事 判 决 书（2019）豫1202民初1366号原告：唐红娟，女，1987年6月4日出生，汉族，住三门峡市湖滨区。委托诉讼代理人：何天枢，河南共同律师事务所律师。代理权限为特别授权。被告：河南万鲨家具有限公司，住所地：洛阳市洛龙区长兴街158号4幢1-2201。法定代表人：杨磊磊，系公司经理。委托诉讼代理人：杨石磊，系该公司员工。代理权限为特别授权。原告唐红娟与被告河南万鲨家具有限公司（以下简称万鲨公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年4月1日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告唐红娟及其委托诉讼代理人何天枢，被告万鲨公司的委托诉讼代理人杨石磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告唐红娟向本院提出诉讼请求：1.依法解除原、被告签订的编号为000681号《装饰工程施工合同》；2.依法判令被告退还原告支付的工程款10000元；3.判令被告双倍返还原告定金90000元；4.判令被告赔偿原告损失106000元（其中85000元是梦之城经营者收取的费用，10000元是“金至福珠宝”品牌加盟费，11000元是原告为珠宝展示柜购买的配饰道具）；5.判令被告承担本案诉讼费用。事实与理由：2018年11月26日，原告在三门峡市和平路“梦之城商场”租赁店铺，准备代理“金至福”珠宝品牌。当日，原告向三门峡市梦之城实业有限公司（梦之城公司）交纳履约保证金30000元。2018年12月8日，原告委托翁立霞与商场签订“梦之城1F-045号”商铺租赁协议，用于经营“金至福”珠宝，同时原告交纳3个月租金45000元、装修押金5000元、市场推广费5000元。以上累计85000元整。后商场要求原告在2018年12月19日前将珠宝展示柜安装到位，逾期安装属于违约，将解除商位租赁合同，原告所交费用将不予退还。2018年11月27日，原告委托被告为商场店铺加工制作并安装珠宝展示柜，并交付定金2000元。2018年12月5日，双方签订《装饰工程施工合同》，合同总价款为72000元。后原告多次催促被告尽快安装展示柜，但被告要求付清工程款才发货并安装，原告要求按合同约定履行，被告拒绝，并明确表示不再向原告交付并安装展示柜。2019年1月8日，“梦之城商场”经营者告知原告因未按期安装珠宝展示柜，构成违约，双方商铺租赁合同解除，不退还原告所交费用。另外，原告为代理“金至福珠宝”品牌，交纳10000元加盟费，购买11000元配饰道具。原告认为，双方签订《装饰工程施工合同》合法有效，原告依约交付45000元定金及10000元工程款，履行了合同义务，被告应按约定在“梦之城商场”原告承租的商铺交付并安装展示柜，但被告没有履行合同义务，并明确表示不再履行合同义务，已构成根本违约，应承担违约责任。综上，请求法院支持原告各项诉讼请求。被告万鲨公司辩称，1.原告应当继续履行双方签订的合同，并支付剩余货款。我公司已经按合同约定生产完全部展柜，向原告送货时，原告拒绝接收货物，并拒绝支付剩余款项。现我公司已经按约完成96563元展柜的生产，原告也到工厂对展柜进行查看，但原告仅向我公司支付45000元货款，如原告主张解除合同，应当支付原告剩余货款及拒收货物产生的仓储费用。2.96563元展柜全部生产完成，已付的款项不应退还。合同约定工程总造价最终以实际丈量为准，合同签订后，原告改变设计图，工程材料和工程量增加，变更设计后的费用为96563元，这是经原告同意后生产的。2019年1月双方对合同约定货到付款的条件重新进行了商定，原告同意付款后发货，我公司遂安排车辆将生产完的展柜装车等待，因原告一直未付款，我公司将展柜卸货。2019年1月8日，原告支付10000元，我公司安排车辆将展柜运输至原告处，原告拒绝接受货物。故一切损失和后果应由原告负担。3.起诉损失不存在。我公司于2019年1月8日已将展柜装车运输，2019年1月9日原告收到展柜但拒不接收，属于恶意违约，其主张的损失与我公司无关。本院经审理认定事实如下：2018年11月，原告唐红娟欲在梦之城公司经营金至福珠宝品牌，遂与万鲨公司协商订立装饰工程合同。2018年12月5日，原告唐红娟（甲方）与被告万鲨公司（乙方）就金至福珠宝梦之城店签订装饰工程施工合同一份，主要内容为：一、1.甲方将旗下展示柜工程以包工包料形式承包给乙方。3.工程总造价最终以实际丈量为准，多退少补。4.工期14个工作日，自2018年12月5日起。以每次下单量为准。（工期以70%首付款到账日期且甲方在整套图纸签字确认无误后，第二天算起）此合同价格不含税金、运费、上楼费及搬运费。5.工程付款方式：第一次（定金）付款时间2018年12月5日，金额45000元（含设计费2000元），第二次出货前结清尾款27000元（货到付尾款）。6.补充条款：（3）展柜安装是乙方提供的免费附加服务，如未安装或甲方自行安装，为客户放弃附加服务，乙方不予额外退费。安装方式：乙方安排安装工人现场安装。（4）搬运费：除一楼外，若展柜搬运进不去电梯，或者无电梯，乙方安装人员只负责协助卸车。搬运问题由甲方自行解决或与工人协商甲方承担费用。（8）运费：因甲方原因造成运输多趟产生的运输费用，由甲方承担。7.工程工期因甲方单方面原因，延误甲方工期的，乙方没有责任承担损失。8.违约责任：合同签订后，甲方中途退约，按合同总价的百分之六十处罚，如已造成材料和人工损失的。需按实际的损失承担连带责任。9.货款未付清前产品所有权全归乙方所有。二、合同细节说明3.施工过程中如遇下列情况之一的，顺延工期，乙方无责任承担：（1）因甲方提出变更设计，更换材料，增加施工项目；（5）乙方如按合同日期完成展柜制作，但甲方未按合同约定时间提货，乙方在完工后最长为甲方免费保存15天的货物，超过15天后，每天按合同额万分之五收取仓储费。合同落款，唐红娟在甲方处签名确认，万鲨公司在乙方处加盖合同专用章。唐红娟提交设计参数平面图2张（其中1张落款时间为2018年11月26日）、展示柜台效果图1张、展柜报价表2份（时间均为2018年11月26日），欲证明上述合同签订前，其与被告工作人员对梦之城金至福珠宝展示柜经实地勘测后，被告向原告提供了该图表，报价单1份为72294元、1份为96563元。原告亦同意由万鲨公司为其加工制作珠宝展示柜台。2018年11月27日，唐红娟向被告公司人员杨石磊账户转款2000元，2018年12月1日，唐红娟向杨石磊账户转款10000元。2018年12月5日，其再向万鲨公司支付33000元，2019年1月8日向万鲨公司支付10000元。以上唐红娟共计向万鲨公司支付55000元。万鲨公司认可收到上述55000元，设计图及效果图、展柜报价表也是其提供给原告，并称其中一张设计参数图是2018年12月7日向原告提交的。唐红娟提交其婶婶翁立霞（乙方、承租方）与梦之城公司（甲方、出租方）签订的租赁协议1份，欲证明2018年12月8日，翁立霞代其与梦之城公司签订租赁位于三××市湖滨区××中××梦××城1Ｆ-045商铺的协议，约定：商铺用于经营金至福品牌，乙方保证在租赁期限内持续保持经营授权和商铺用途。租赁期为1年，自起租日起连续计算。该商铺定于2018年12月22日交付承租方，确切日期皆以出租方书面通知为准。租金标准及支付方式，双方另行协定。违约方应对其给守约方造成的损失承担赔偿义务。本协议的使用以乙方办理相关营业执照为限，甲乙双方关于租赁协议的约定以最后签订的版本为准，签订新的租赁协议之后本协议自动失效。本协议如有未尽事宜，双方另行约定。签订协议后，原告分别于2018年11月26日向梦之城公司交纳履约保证金30000元，于2018年12月8日向该公司交纳3个月租金45000元、市场管理费5000元、装修押金5000元，2018年12月5日耿青苗代原告交纳加盟金至福珠宝费用10000元，因被告违约造成其上述交纳费用均不能得到退还。唐红娟提交收据复印件5份予以证明。被告称不清楚上述情况。审理中，被告万鲨公司提交平面设计图3张、效果图3张、报价表2张（时间均为2018年11月26日），其中2**面设计图落款时间是2018年11月26日；另外1张设计图与3张效果图未标注时间，被告称是2018年12月7日所作，因涉及变更、产品尺寸变化，故工程造价从72000元变更为96953元。唐红娟对此不予认可，被告提交证据不能证明其主张。万鲨公司分别提交杨石磊与耿青苗2018年11月26日微信聊天截图5张以及2019年1月1日的通话录音、杨石磊与梦之城公司人员张景丽微信聊天截图2张、杨石磊与唐红娟于2019年1月4日微信截图2张，证明2018年11月26日耿青苗代原告与被告联系设计制作展柜的事情，2018年12月7日双方最终确定展柜效果图，并经梦之城公司认可方案。2019年1月1日，耿青苗与杨石磊通话，对合同约定货到付款条款作出变更，变更为付款后发货，原告没有按约付款。唐红娟认可2018年12月7日之前的聊天记录，确认双方在签订合同之前已有合作意向，被告提交的设计图纸于2018年12月7日经梦之城公司确认。对2019年1月4日聊天信息没有异议，但称被告目的是要求原告先付款后发货。万鲨公司提交展柜图片及装车图片，证明其已将展柜全部生产完毕，原告应当支付剩余货款，被告按约将车辆装车运输，原告已支付款项无需退还。唐红娟认为该证据不能证明原告已经发货。万鲨公司提交2019年1月9日杨石磊与运输司机短信截图1份、杨石磊与原告微信截图2张，证明被告2019年1月9日按约定将货物运送至原告处，原告不接收货物，造成的不利后果应由原告承担。唐红娟对此不予认可，不清楚被告发货，并称被告要求原告付清剩余款项才发货，2019年1月8日原告向被告付款10000元，被告仍未发货，导致原告无法在梦之城公司租赁商铺。万鲨公司提交唐红娟与公司人员聊天截图，2019年1月8日聊天记录中唐红娟向万鲨公司表示“经与耿总沟通，现在的沟通结果是，我先给你打1万块钱，1月10日号前安装完毕，商场验收合格，剩余的尾款现场结清，我们也考虑到你做的是定制货柜，我们也做出最大让步，如果你们不同意影响我们开业，后续产生一切费用按合同由你们自负”，万鲨公司回复“不行”。2019年1月9日万鲨公司给原告发出一车货物，该公司向原告表示“这货我们也不要，你给商场联系，你验完货付了尾款，我们给你送第二车。”原告未回复。唐红娟对该聊天没有异议。万鲨公司称2018年11月26日向原告提供了初步意向的设计图、效果图，双方签订合同后，对图纸进行修改，于2018年12月7日与原告、梦之城公司共同确定了平面图、效果图。2018年12月8日开始下单制作，合同约定的工期应为2018年12月5日至2018年12月27日。唐红娟认为工期截止时间应为2018年12月19日，梦之城公司原定于2018年12月23日开业，后推迟开业，安装日期也推迟至2019年1月3日，后经协商，但被告一直未按时完成货物制作及安装。导致梦之城公司与其解除租赁合同，造成损失。故起诉本院，要求被告进行赔偿。本院认为，原告唐红娟与被告万鲨公司签订的《装饰工程施工合同》，系双方的真实意思表示,不违反法律、行政法规的强制性规定,合法有效,各方当事人均应依约履行各自的义务。原告按约于2018年12月5日支付第一笔工程款45000元，被告认可原告已完成首期款支付，之后被告应按约制作展柜并在工期内完工，以及完成现场安装。关于工期，依据合同约定，被告万鲨公司认为工期应自70%首付款到账且甲方在整套图纸签字确认无误后，第二天算起。被告认可原告支付完首期款45000元，且认为双方图纸确认时间为2018年12月7日，故应自2018年12月8日开始计算14天工作日，即工期截止时间为2018年12月27日。结合庭审查明事实，原告认可设计图纸最终确认时间是2018年12月7日，依据合同有关条款、合同目的、交易习惯以及诚实信用原则，可以认定双方约定工期截止日期为2018年12月27日。在上述时间内，根据合同约定，被告应完成展柜制作及安装。被告未在上述期间内履行合同义务，并辩称合同第二笔款项支付方式与原告协商后变更为原告到被告处验货付款后，再发货，其提交了杨石磊与耿青苗2019年1月1日通话录音予以证明，原告对此不予认可，该录音未有其他证据佐证，本院不予认可。结合被告提交的2019年1月9日原告与其工作人员聊天记录，可以看出原告对被告所说的2019年1月1日合同付款方式变更不予认可，且提出新的方案，即原告同意付款10000元，被告于2019年1月10日前安装完毕展柜，商场验收合格，剩余的尾款现场结清。被告不同意，双方未达成合同变更合意，故被告辩称合同付款方式发生变更，本院不予采信，双方应按合同约定履行各自义务。依据合同约定，被告应于2018年12月27日完成展柜制作及安装，并按合同双方所写“货到付清尾款”。审理中，原告称因梦之城延迟开业时间至2019年1月3日，故确认展柜安装日期也推迟至2019年1月3日,经原告催告，被告截止2019年1月10日仍未按约完成展柜制作及安装。审理中，被告万鲨公司提交展柜图片及装车图片，欲证明其已经完成展柜制作并向原告发货。原告认为该证据不能证明其主张，由于被告未提交有效证据证实其展柜已完成制作并向原告发货，故被告违反合同约定义务，应承担违约责任。因被告万鲨公司违反合同约定，不按约履行合同义务，原告称其与梦之城公司的合同没有如期履行，梦之城公司于2019年1月11日与其解除租赁合同。结合本案原、被告双方所签订的装饰工程施工合同，原告订立合同的目的是在梦之城公司租赁商铺经营金至福珠宝，因被告未按约完成展柜制作及安装，造成原告因无法按约定时间入驻梦之城商场，合同目的已经无法实现。依据《中华人民共和国合同法》第九十四条之规定：有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。原告要求解除其与被告之间的装饰工程施工合同，符合法律规定，应予以支持。关于原告要求被告双倍返还定金90000元，审理中，双方确认原告支付首期工程款45000元，原告主张系支付的定金。依据双方合同的约定，该首期款支付后，被告开始制作展柜，该款项转化为合同价款的一部分，已不具有定金的性质，故原告主张双倍返还定金的要求，不予支持。审理中，原、被告双方认可原告除支付首期工程款45000元，还支付工程款10000元。依据《中华人民共和国合同法》第九十七条之规定：合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案原、被告之间合同标的物为定制商品，订立合同后，原告按约支付45000元首期款，后因被告违约致使合同目的无法实现，原告无法使用该产品。本院认为，被告保存产品，作为占据合同主导地位一方，在交货临近期间擅自提出变更合同履行方式，其行为存在一定恶意，违背商业经营中诚实信用原则，后在原告同意支付10000元，并宽限送货安装日期至2019年1月10日，被告仍未按合同约定履行义务，造成原告损失。原告在合同履行中未违反约定，其作为守约方，为履行合同先后支付55000元，被告的违约行为造成原告上述损失，故被告应退还原告已支付工程款55000元。关于原告要求被告赔偿梦之城公司收取的费用85000元（其中履约保证金30000元、3个月租金45000元、市场管理费5000元、装修押金5000元）及金至福珠宝品牌加盟费10000元，原告主张因被告未按时安装展柜，造成其损失，无法在梦之城商场开业时经营金至福珠宝，梦之城与金至福珠宝均与其解除合同，并拒绝退还相应费用。原告提交租赁合同、梦之城的收据及金至福加盟费的收据用以证实其损失，可以证实相应费用已经发生，但原告并未提交证据证实相应损失真实情况及无法得到相对方赔付的事实，故其主张，本院不予支持，可另行解决。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第七十七条第一款、第九十四条、第九十七条、第一百二十五条之规定，判决如下：一、自本判决发生法律效力之日起解除原告唐红娟与被告河南万鲨家具有限公司签订的编号000681号《装饰工程施工合同》。二、被告河南万鲨家具有限公司应自本判决生效之日起十日内退还原告唐红娟工程款55000元。三、驳回原告唐红娟其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4490元，由原告唐红娟负担3290元，被告河南万鲨家具有限公司负担1200元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省三门峡市中级人民法院。审 判 长  马军亚人民陪审员  程 雨人民陪审员  张 吉二〇一九年九月二十六日书 记 员  吕 蓉