山西省晋中市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）晋07民终2659号上诉人(原审原告)：潘韦东，男,1988年4月7日出生,汉族，现住山西省太原市。委托诉讼代理人：栗春雷，北京盈科（太原）律师事务所律师。被上诉人(原审被告)：山西聚莘置业有限公司，住所地：晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区文华街555号。法定代表人：梁慧军，该公司董事长。委托诉讼代理人：任坚中，山西中都律师事务所律师。上诉人潘韦东因与被上诉人山西聚莘置业有限公司（以下简称聚莘公司）商品房买卖合同纠纷一案，不服山西省晋中市榆次区人民法院（2019）晋0702民初1711号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年9月2日立案后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。上诉人潘韦东的委托诉讼代理人栗春雷，被上诉人聚莘公司的委托诉讼代理人任坚中到庭参加诉讼。本案现已审理终结。潘韦东上诉请求：撤销原判，依法改判支持上诉人诉讼请求或将本案发回重审。事实与理由:1.一审法院没有查明上诉人在与被上诉人之间签订《米加U天地4号楼延期交房补偿办法》当时的被迫性、显失公平性，属于事实不清，证据不足。1.1上诉人与被上诉人签订《米加U天地4号楼延期交房补偿办法》，违背了上诉人真实意思表示。上诉人购买米加U天地4号楼房屋，并非居住使用，而是用于公寓对外出租，此举是一种投资行为，投资目的是获利。但是，当上诉人到被上诉人售楼部收房时，被上诉人却安排工作人员要求上诉人必须签订《米加U天地4号楼延期交房补偿办法》,否则，不予交房。由于收房后能及早地将房屋交付托管公司对外出租从而收取租金收益，不收房只能导致房屋闲置造成资源浪费，上诉人为了防止损失扩大，迫于无奈，只好签订了此补偿办法，故被上诉人构成胁迫；1.2根据《中华人民共和国合同法》第五十四条及《中华人民共和国民法总则》第一百五十一条的规定可以看出，认定合同显失公平的标准包括两个，一个是主观要件即合同的一方故意利用其优势或者利用对方轻率、没有经验，另一个是客观要件即合同中双方的权利义务明显违反公平、等价有偿原则。具体到本案，作为开发商的被上诉人相对于上诉人而言处于优势地位，其利用上诉人轻率、缺乏经验、急切收房的心理，与上诉人签订补偿办法，具备了显示公平的主观要件;被上诉人补偿办法中免除的3482.34元相对于逾期交房违约金21085.2元，明显违反了公平、等价有偿原则，具备了显失公平的客观要件，故本案符合显失公平的情形。2.一审法院没有查明《米加U天地4号楼延期交房补偿办法》仅有上诉人与被上诉人签字盖章，却没有案外人物业公司盖章确认，被上诉人将本应由物业公司收取的物业、水电暖等费用予以免除的行为构成无权处分，应予撤销。一审法院没有查明这一事实，属于事实认定不清。3.一审法院没有查明被上诉人是否具备交房条件，单纯地以被上诉人微信通知时间作为上诉人收房时间,属于事实认定不清,证据不足。上诉人与被上诉人签订的《商品房买卖合同》合同第十条约定，商品房交付时应当符合“1.该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件;2.该商品房已取得房屋测绘报告”;第十二条第（二)款明确约定，“交付该商品房时，出卖人应当出示满足第十条约定的证明文件。出卖人不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全，不能满足第十条约定条件的，买受人有权拒绝接收，由此产生的逾期交付责任由出卖人承担，并按照第十三条处理”，然而，时至今日，被上诉人仍未向上诉人出示案涉房屋的竣工验收备案证明文件以及房屋测绘报告，故被上诉人尚不具备交房条件，其要求上诉人签订《延期交房补偿办法》中关于免除物业、电梯、采暖等费用，本就不应由上诉人承担。聚莘公司辩称，关于上诉人主张双方签订的《延期交房补偿办法》存在被迫、显失公平情形，《延期交房补偿办法》应被撤销问题，这明显和上诉人一审的诉讼请求不同。上诉人要求撤销和要求赔偿违约金是两个不同的法律关系，不能在同一案中解决，不能既要求撤销协议又要求支付违约金。关于上诉人提到的无权处分问题，即便是物业公司没有签字，但答辩人实实在在给业主免除了费用，免除费用肯定是答辩人和业主商量的结果。关于上诉人提出的不具备交房条件问题，答辩人认为微信通知也可以算通知，也可以按微信通知认定交房时间。综上，上诉人的上诉主张没有任何事实和法律依据，依法应被驳回。潘韦东向一审法院起诉请求：撤销双方于2018年12月2日签订的《米加U天地4号楼延期交房补偿办法》；判令聚莘公司向潘韦东支付因逾期交房产生的违约金21085.2元，并向潘韦东支付可得利益损失9600元。一审庭审中，潘韦东当庭放弃对其可得利益损失的主张。一审法院认定事实：2017年12月23日，潘韦东与聚莘公司签订《商品房买卖合同》一份，合同约定，潘韦东购买聚莘公司开发建设的位于晋中市文华街555号山西聚莘科技广场4号楼6层0603号公寓一套，总价款为488083元。并约定，聚莘公司应当在2017年10月31日前向潘韦东交付该商品房，该商品房达到约定的交付条件后，聚莘公司应当在交付日期届满前10日将查验房屋的时间、办理交付手续的时间地点以及应当携带的证件材料的通知书面送达潘韦东，潘韦东未收到交付通知书的，以本合同约定的交付日期届满之日为办理交付手续的时间，以该商品房所在地为办理交付手续的地点，逾期交付商品房在90日之内，从应当交付的日期起至实际交付之日，按日计算向潘韦东支付全部房价万分之一的违约金。2018年12月初，聚莘公司以微信的方式通知潘韦东收房，并于2018年12月9日，与潘韦东签订《米加U天地4号楼延期交房补偿办法》，该补偿办法约定，由于在建设期间因国家环保治理的原因，使一些给公司提供建筑材料的供应商不能及时供料投入使用，造成米加U天地4号楼工期延误。目前4号楼已经具备交房条件，定于2018年12月开始进行交房工作。在本次交房中进行延期交房的一次性补偿办法如下，1、免除2018年12月至2019年12月的物业费，每月每平方米1.5元；2、免除2018年12月至2019年12月的电梯费，每月每平方米0.35元；免除2018年冬季采暖费，每月每平方米4元。以上免除的各项费用共计3482.34元。潘韦东在该补偿办法业主确认一栏签字，聚莘公司在开发商确认一栏盖章。潘韦东因认为与聚莘公司签订的以上《米加U天地4号楼延期交房补偿办法》显失公平而提起本案诉讼，一审庭审中潘韦东提出，潘韦东计算的逾期交房的违约金为21085.2元，而聚莘公司仅补偿3482.34元，两相比较该补偿数字显失公平，故应当撤销该补偿办法。聚莘公司则认为，从房屋买卖合同约定的违约金以及补偿协议约定的免除费用的比较上看，确实存在一定的差距。但并不存在显失公平，补偿协议是双方真实意思表示，签订房屋买卖合同及补偿办法有先后顺序，在签订商品房买卖合同一年多后才签订的补偿协议，说明签订补偿协议时候，业主完全明白数字之间的差距。签订该补偿办法应是潘韦东的真实意思表示，事实上潘韦东对该补偿办法的内容是认可的。故从维护及交易安全性和合同稳定性的角度出发，不应该随意更改及撤销合同内容。一审法院认为，依法成立的合同，受法律保护。合同双方当事人应当按照合同约定，全面履行自己的义务。潘韦东与聚莘公司签订的《商品房买卖合同》，应系双方当事人真实的意思表示，且不违背法律法规的禁止性规定，为有效合同。聚莘公司未能按照合同约定的日期交付房屋，应当承担合同约定的违约责任。但潘韦东在交付房屋时与聚莘公司签订了《米加U天地4号楼延期交房补偿办法》，应系潘韦东与聚莘公司双方对延期交房违约责任的重新约定。该约定虽然从违约责任的承担数字上较双方在房屋买卖合同中约定的数字有较大数额的减少，但潘韦东在与聚莘公司签订该补偿办法时就应当知道以上数字上的差距，潘韦东仍然与聚莘公司签订以上补偿办法应视为潘韦东对聚莘公司变更违约责任承担方式与数字的认可，不应认定为存在显失公平的情形。为维护交易行为的安全性与合同的稳定性，原聚莘公司之间签订的《米加U天地4号楼延期交房补偿办法》不应予以撤销，潘韦东相应的要求聚莘公司承担《商品房买卖合同》约定的违约责任的诉讼请求，均因该补偿办法的不予撤销而丧失相应的事实依据。一审法院判决：驳回潘韦东的全部诉讼请求。二审经审理查明，一审期间潘韦东主张的逾期交房违约金的计算方法为：488083元×432天（2017年11月1日起至2019年1月7日止）×日万分之一=21085.2元。另查明，潘韦东与聚莘公司签订《米加U天地4号楼延期交房补偿办法》的时间为2018年12月24日（潘韦东在合同落款处填写的时间“2014年12月24日”应属笔误）。以上事实有一审卷内潘韦东的起诉状、潘韦东与聚莘公司签订的《米加U天地4号楼延期交房补偿办法》予以证实。其余事实与一审查明相同。本院认为，二审期间本案争议的焦点为双方签订的《延期交房补偿办法》应否被撤销。潘韦东上诉称聚莘公司交房时提出若潘韦东不签订《延期交房补偿办法》，其则不交房，为了早日拿到房屋出租受益，潘韦东被迫无奈签订了《延期交房补偿办法》，因此，聚莘公司在签订《延期交房补偿办法》时存在胁迫行为，该《延期交房补偿办法》应被撤销。对此，本院认为，根据一审期间潘韦东提供的录音资料，聚莘公司交房时确表达过若业主不签署《延期交房补偿办法》其则不交房的意思，但潘韦东作为完全民事行为能力人，应该知道即使其不签署《延期交房补偿办法》，聚莘公司对由此引发的法律后果也并无决定权，潘韦东完全可以自主选择签订《延期交房补偿办法》接收房屋或选择通过其他途径依法维权，其最终选择签订《延期交房补偿办法》，应属其对权利实现的各种方法、后果等权衡利弊后选择的结果，不宜认定为受胁迫签订，故其所持上述《延期交房补偿办法》应被撤销的上诉理由也不能成立，本院也不予支持。潘韦东上诉称聚莘公司对《延期交房补偿办法》中约定免除的物业费等费用没有收取权，故聚莘公司对该费用的免除构成无权处分，该《延期交房补偿办法》因此应被撤销。对此，本院认为，根据合同法关于合同可撤销事由的规定，无权处分不属于合同可撤销的事由，故潘韦东该上诉主张于法无据，本院不予支持。潘韦东上诉称《延期交房补偿办法》约定的免除费用金额远远低于房屋买卖协议约定的违约金，因此该《延期交房补偿办法》显失公平，应被撤销。对此，本院认为，仅以《商品房买卖合同》约定计算的逾期交房违约金数额与《延期交房补偿办法》约定的免除费用数额比较，两费用数额差距已经较大，对购房业主实体权利影响也较大，因此，应认定《延期交房补偿办法》在订立时存在显失公平情形，潘韦东以此为由要求撤销该《延期交房补偿办法》的上诉主张成立，应予支持。根据合同法规定，被撤销的合同自始没有法律约束力。聚莘公司未按照合同约定时间交付房屋，构成违约，应承担相应违约责任。至于潘韦东要求聚莘公司赔偿其逾期交房违约金的请求，符合合同约定，对其合理部分应予支持。因双方签订合同的时间已经超过了聚莘公司应当交付潘韦东房屋的约定日期，故违约金的起算时间应当从双方签订《商品房买卖合同》的2017年12月23日开始计算。该违约金金额根据合同计算为17864元（计算方法：488083元×366天（2017年12月23日起至2018年12月23日止）×日万分之一）。综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十四条第一款第（二）项、第五十六条、第六十条、第一百零七条、第一百一十三条第一款、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：一、撤销山西省晋中市榆次区人民法院（2019）晋0702民初1711号民事判决；二、撤销潘韦东、山西聚莘置业有限公司于2018年12月24日签订的《米加U天地4号楼延期交房补偿办法》；三、山西聚莘置业有限公司于本判决生效之日起十日内支付潘韦东逾期交房违约金17864元；四、驳回潘韦东的其他诉讼请求。如未按本判决确定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费327元，减半收取163.5元，二审案件受理费327元，合计490.5元，由潘韦东负担75元，由山西聚莘置业有限公司负担415.5元。本判决为终审判决。审判长  郝永丽审判员  元晓鹏审判员  杨姣瑞二〇一九年九月二十七日书记员  刘 娜