北京市昌平区人民法院民 事 判 决 书（2018）京0114民初18004号原告：北京木牛流马净化工程技术有限公司，住所地北京市昌平区科技园区生命园路4号院1号楼8层3单元901(昌平示范区）。法定代表人：葛如军，执行董事。委托诉讼代理人：魏晨璐，北京市国汉律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘东方，男，1985年11月7日出生，汉族，北京木牛流马净化工程技术有限公司工程师。被告：北京唯尚立德生物科技有限公司，住所地北京市昌平区科技园区生命园路8号院一区9号楼-1至5层101-9号楼502-1室(昌平示范园）。法定代表人：李绍路，执行董事。委托诉讼代理人：马挥宇，北京市时信律师事务所律师。原告北京木牛流马净化工程技术有限公司（以下简称木牛流马公司）与被告北京唯尚立德生物科技有限公司（以下简称唯尚立德公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告木牛流马公司的委托诉讼代理人魏晨璐、刘东方，被告唯尚立德公司的法定代表人李绍路及其委托代理人马挥宇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告木牛流马公司向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告向原告支付工程欠款1348218.48元；2、依法判令被告向原告支付工程欠款的利息（自2017年1月1日起至全部给付之日止，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算）;3、被告承担本案诉讼费用以及原告因本案支出的其他费用。事实和理由：2016年4月，原被告双方签订《建设工程施工合同》，该合同约定由原告承包唯尚立德实验动物房设计与安装工程，工程内容包括装修、电气、给排水、暖通、自控等专业，工程地点位于北京市昌平区北大医疗产业园9号楼5层，合同总价款4500000元。合同履行过程中，被告要求对涉案工程进行变更，原被告双方签订了《工程变更洽商记录》，变更增项金额共计798218.48元。涉案工程竣工后，被告未向原告支付《建设工程施工合同》尾款550000元，工程变更增项金额798218.48元。经原告多次催要，被告仍拒绝支付上述款项。故诉至法院。被告唯尚立德公司辩称：被告没有支付工程款是因为双方在结算款项上存在分歧，合同约定的材料清单品牌与实际不相符，所以双方没有进行结算。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据。本院认定本案事实如下：2016年4月，原告（承包人）与被告（发包人）签订《建设工程施工合同》，约定被告将唯尚立德实验动物房设计与安装工程发包给原告；工程地点位于北京市昌平区北大医疗产业园9号楼5层；工程内容为净化装修、电气、给排水、暖通、自控等专业；开工日期为2016年4月20日，竣工日期为2016年8月20日；合同价款为4500000元；本合同采用固定单价方式；发包人按每月实际完成的实际工作量的90%在次月十日前支付，工程竣工验收合格后七天内支付至结算价款的100%；承包人自购材在质量上必须符合设计及国家有关规范、标准及有关职能部门规定要求的基础上，经检测和复试后，必须经发包人和监理单位认可后才能用于本工程，否则造成的一切损失由承包人负责；投标文件中的承包人材料供应一览表将作为本合同的附件之一；施工中发包人对原工程设计进行变更，设计变更须有设计方的设计变更通知单、技术核定单，由发包人或监理向承包人发出变更通知，承包人不得对原工程设计进行变更，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要合同价款，并承担由此而产生的一切后果。承包人对设计变更、现场签证资料必须及时经监理工程师和发包人项且负责人签字确认，隐蔽性工程的变更签证要在隐蔽前或3日内办理完，其他变更签证半个月内办理，逾期签证发包方不予受理；变更合同价款按下列方法进行：(1)投标文件中已有适用于变更工程的价格，按投标文件已有的价格变更合同价款：(2)投标文件中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款：(3)投标文件中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经监理工程师和发包人确认同意后执行确认后价格变更合同价款；合同还对双方的其他权利义务进行了约定。2016年9月28日，案涉工程验收合格，被告将案涉工程交付给了原告。在合同的履行过程中，应原告的要求，案涉工程发生了增项，实际施工范围超出合同的约定范围。双方确认，被告已经支付原告工程款3950000元。原告在实际施工的过程中，变更了部分设备及材料的品牌及型号，双方因此产生争议，未能进行工程款的结算。本案审理过程中，被告申请对工程造价进行鉴定，本院依法委托北京双斗工程造价咨询有限公司进行鉴定，该公司于2019年7月25日出具京双斗司鉴字（2018）0107号《工程造价鉴定意见书》，结论为：(一）工程计量计价无争议，优惠比例有争议项目：1.合同内执行中标单价部分：(1)依据实际完成的工程量和对应中标综合单价计算优惠前工程造价为5255985元，由于该部分材料设备质量等级（品牌）变化所造成的工程造价调价为-317878元，该部分合计鉴定工程造价为4938107元。(2)原告主张优惠比例0.7872:按原告主张，合同价与中标价的优惠比例计算优惠后的工程造价为3887278元（计算式：4938107*0.7872=3887278);(3)被告主张优惠比例0.7552:按被告主张，合同价与中标价的优惠比例计算优惠后的工程造价为3729258元（计算式：4938107*0.7552=3729258);2.变更增项及工程洽商重新组价部分：(1)依据实际完成的工程量和定额及有关文件计算对应的优惠前工程造价为533103元。(2)依据《施工合同》变更增项及工程洽商重新组价部分执行取费优惠，原告主张优惠比例0.7872,重新组价部分取费优惠后，计算上述工程造价为518629元。(3)依据《施工合同》变更增项及工程洽商重新组价部分执行取费优惠，被告主张优惠比例0.7552,重新组价部分取费优惠后，计算上述工程造价为516473元。(二）工程计量计价有争议，优惠比例亦有争议项目：1.通风空调机自控工程-合同内执行中标单价部分：原告诉求：手动对开多叶调节阀（320*250)16个，手动对开多叶调节阀（320*200)11个，低耗继电器18个，并提供了反映该内容的补充图纸。被告主张：依据竣工图纸计算上述工程量为手动对开多叶调节阀(320*250)10个，手动对开多叶调节阀（320*200)10个，低耗继电器0个，后在征求意见时原告单方提供的补充图纸，我方不认可。鉴定人经现场勘查，由于房间功能的无菌特殊性，鉴定人无法进入，并且部分风阀及元器件已隐蔽，现场勘验也不能确定该内容工程量的实际数量，因此分别计算补充图纸与竣工图纸的工程量，把增加工程量的造价计入争议项，鉴定人依据原告提供的补充图纸与竣工图纸分别计算，按增加的工程量和对应中标综合单价计算出该争议部分工程造价为4165元。由于原被告主张优惠比例不同，鉴定人按原被告意见分别列项供委托人参考。其中：(1)原告主张优惠比例0.7872:按原告主张，合同价与中标价的优惠比例计算优惠后的工程造价为3279元（计算式：4165*0.7872=3279);(2)被告主张优惠比例0.7552:按被告主张，合同价与中标价的优惠比例计算优惠后的工程造价为3145元（计算式：4165*0.7852=3145)。另查，双方在签订《建设工程施工合同》之前，被告就案涉工程进行招标，原告进行了投标，投标价格为5899300元，其中包括消防工程，造价为183000.67元。后双方实际签约的价格为4500000元，签约合同价明显低于投标价，该合同中并未明确约定是否包含消防工程。原告认为，签约价格中并不包含消防工程，所以签约价格低于投标价格，况且原告并不具备消防工程的施工资质。被告则表示，签约价格中包含消防工程。因双方对签约价格中是否包括消防工程无法达成一致意见，导致鉴定机构无法确定案涉工程的优惠比例，故上述鉴定结论中分别将原被告的主张列明。本案审理过程中，被告表示，针对鉴定结论的“(二）工程计量计价有争议，优惠比例亦有争议项目”部分，同意按照原告的意见进行计算。本院认为：原告与被告签订的《建设工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律法规的强制性规定，该合同合法有效，双方当事人应当按照约定履行各自的义务。原告在施工过程中，变更了部分设备及材料的品牌及型号，因此原告无权要求被告按照合同约定的价格进行结算。鉴于案涉工程已经竣工验收，且被告亦申请了对案涉工程的造价进行鉴定，鉴定机构亦出具了相关的鉴定报告，故本案的实际工程价款应当以鉴定结论为准。双方针对优惠比例的争议，实际是对签约价款中是否包含消防工程的争议。对此本院认为，签约价款中并不包含消防工程，理由如下：一、《建设工程施工合同》中并未明确约定是否包含消防工程，被告作为发包方，应当对合同约定的施工范围更加清晰，其应对此承担举证义务，但其并未能举证证明；二、原告并不具备消防施工的资质，正常情况下无法完成消防部分的施工及验收；三、签约价格远远低于投标价格，所以原告认为签约价格中并不包含消防工程符合一般常理。鉴于签约价款中并不包含消防工程，因此原告主张的优惠比例具有事实依据，应予采纳。根据鉴定结论，本院认定案涉工程的造价为4409186元。因被告已经支付3950000元，故还应支付459186元。综上所述，原告的诉讼请求，理由正当，本院对其主张的工程款及利息的合理部分予以支持，对其过高请求部分不予支持。依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、北京唯尚立德生物科技有限公司于本判决生效后七日内支付北京木牛流马净化工程技术有限公司工程款459186元；二、北京唯尚立德生物科技有限公司于本判决生效后七日内支付北京木牛流马净化工程技术有限公司利息（以459186元为基数，从2017年1月1日起至实际付清之日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算）；三、驳回北京木牛流马净化工程技术有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费16934元，由北京木牛流马净化工程技术有限公司负担8746元，已交纳；由北京唯尚立德生物科技有限公司负担8188元，于本判决生效后七日内交纳。鉴定费50000元，由北京木牛流马净化工程技术有限公司负担25000元，于本判决生效后七日内交纳；由北京唯尚立德生物科技有限公司负担元25000元，已交纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第一中级人民法院。审 判 长  曹松清人民陪审员  闫素霞人民陪审员  李 强二〇一九年九月二十九日书 记 员  姚东方