福建省漳浦县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0623民初3469号 原告：漳州沿海工程建设有限公司，住所地漳浦县绥安镇龙湖大道福建沿海大厦，统一社会信用代码91350623MA2XPY2U8T。 法定代表人：林绍洁，执行董事。 委托诉讼代理人：陈潇君，福建梁峰律师事务所律师。 被告：漳州市千禧年家具有限公司，住所地漳浦县绥安镇开发区金浦大道6号，统一社会信用代码91350623MA32U0RN8Y。 法定代表人：邹焰枝，总经理。 被告：邹焰枝，男，1982年10月22日出生，汉族，住河南省许昌县。 原告漳州沿海工程建设有限公司（以下简称漳州沿海工程公司）与被告漳州市千禧年家具有限公司（以下简称千禧年家具公司）、邹焰枝承揽合同纠纷一案，本院于2019年7月2日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告漳州沿海工程公司的诉讼代理人陈潇君及被告千禧年家具公司的法定代表人邹焰枝到庭参诉讼。本案现已审理终结。 漳州沿海工程公司向本院提出诉讼请求:1、判令解除漳州沿海工程公司与千禧年家具公司签订的《定制合同》、《木门安装补充协议》；2、判令千禧年家具公司返还木门定作款181000元，并支付自收取款项之日起至付清款项之日止，按银行同期同类贷款利率计付的利息；3、判令千禧年家具公司支付违约金54000元及经济损失120000元；4、判令邹焰枝对千禧年家具公司的上述债务承担连带偿还责任。事实和理由：2018年4月10日漳州沿海工程公司与千禧年家具公司签订《定制合同》，约定漳州沿海工程公司将其承包施工建设的“漳浦县万新汤泉世纪8号别墅”木门交由千禧年家具公司定作及安装，合同价款为270000元，交付日期为：2018年6月10日。合同签订后，漳州沿海工程公司于2018年4月13日支付预付款81000元，因千禧年家具公司未能按《定制合同》约定的期限完成别墅木门的定作及安装，双方于2018年11月26日签订《木门安装补充协议》，约定千禧年家具公司应于2018年11月29日完成别墅木门的定作及安装，因千禧年家具公司未能按约定完成木门的定作及安装，且部分木门的出现弯曲等质量问题。邹焰枝系千禧年家具公司自然人独资股东，依照《中华人民共和国公司法》的有关规定，邹焰枝应对千禧年家具公司的债务承担连带清偿责任。 千禧年家具公司、邹焰枝辩称，千禧年家具公司、邹焰枝均不同意解除《定制合同》、《木门安装补充协议》，因漳州沿海工程公司定作的木门已完成定作，可以进行安装，由于漳州沿海工程公司的原因，导致已制作完成的木门未能安装。千禧年家具公司为了取得工程款才与漳州沿海工程公司签订《木门安装补充协议》，但漳州沿海工程公司也未能按《木门安装补充协议》的约定支付工程款。漳州沿海工程公司要求千禧年家具公司、邹焰枝退还工程款181000元不合法，因漳州沿海工程公司拖延工程工期，导致木门无法按时安装，应驳回漳州沿海工程公司的诉讼请求。 漳州沿海工程公司围绕诉讼请求依法提交如下证据：1、《定制合同书》1份，证明漳州沿海工程公司与千禧年家具公司于2018年4月10日签订《定制合同》，千禧年家具公司未能按合同约定安装木门，应承担违约责任的事实；2、《木门安装补充协议》1份，证明漳州沿海工程公司与千禧年家具公司于2018年11月26日签订《木门安装补充协议》，千禧年家具公司仍未能按期完成木门安装的事实；3、承诺书1份，证明2019年1月29日，千禧年家具公司、邹焰枝承诺于2019年3月21日完成所有木门的安装，逾期退还漳州沿海工程公司已支付的工程款，并承担按合同总价款20%计算违约金的事实；4、付款凭证1组，证明漳州沿海工程公司已支付千禧年家具公司木门定作款181000元的事实；5、律师函、邮政快递单各1份，证明漳州沿海工程公司向千禧年家具公司、邹焰枝发送律师函，要求千禧年家具公司、邹焰枝退还已支付的木门定作款及运回部分产品的事实；6、内资企业登记基本情况表1份，证明千禧年家具公司系邹焰枝个人独资的有限责任公司，邹焰枝应对千禧年家具公司的债务承担连带责任的事实；7、图片1组，证明千禧年家具公司未能按期将全部产品送至漳州沿海工程公司进行安装，且部分已安装的木门存在质量问题的事实。 千禧年家具公司质证后对漳州沿海工程公司提供的证据1、2、3、4、6的真实性没有异议，对证据5的真实性及证明的内容有异议，千禧年家具公司没有收到漳州沿海工程公司的律师函，对证据7的真实性及证明的内容均有异议，仅凭几张照片不能证明木门安装存在质量问题。 千禧年家具公司、邹焰枝为支持其主张依法提交如下证据：1、微信聊天记录1份，证明漳州沿海工程公司多次要求千禧年家具公司更改木门颜色的事实；2、照片1组，证明千禧年家具公司已按漳州沿海工程公司的要求更改木门颜色，并已完成十几付木门的安装，因漳州沿海工程公司要求一个星期内完成所有木门的安装，千禧年家具公司要求一个月内完成安装，漳州沿海工程公司不同意，要求退回已完成定作木门的事实；3、《吊顶制作安装协议书》1份，证明漳州沿海工程公司与千禧年家具公司签订的《吊顶制作安装协议书》，漳州沿海工程公司于2019年3月12日支付千禧年家具公司的款项50000元，系《吊顶制作安装协议书》项下的合同价款，漳州沿海工程公司实际支付木门定作款81000元的事实。 漳州沿海工程公司质证后认为，对千禧年家具公司、邹焰枝提供的证据1的真实性无异议，对证明的内容有异议，千禧年家具公司、邹焰枝仅提供部分微信聊天记录截图，且上述微信聊天记录均在千禧年家具公司、邹焰枝出具《承诺书》之前，该微信聊天记录与漳州沿海工程公司不具有关联性；对证据2的真实性无异议，对证明的内容有异议；对证据3的真实性无异议，对证明的内容有异议，该证据与本案无关联性，漳州沿海工程公司已支付木门定作款181000元。 本院认证如下：因漳州沿海工程公司提供的证据1、2、3、4、6及千禧年家具公司、邹焰枝提供的证据1、2、3的真实性经双方质证后对该证据的真实性均无异议，本院予以确认；漳州沿海工程公司提供的证据5有邹焰枝的签名，证据7为现场照片，证据5、7均具有真实性，本院予以确认。 根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2018年4月10日，漳州沿海工程公司与千禧年家具公司签订《定制合同》，约定漳州沿海工程公司将其承包施工建设的“漳浦县万新汤泉世纪8号别墅”木门交由千禧年家具公司定作及定装，其中，子母门7付、单价7700元/付，房间门18付、单价5200元/付，双开门6付、单价9800元/付，卫生间门10付、单价4900元/付，过洞门15付、单价3900元/付，合同总价款313800元，优惠后合同总价款为270000元。确定木门漆板的最后日期为：2018年4月30日，木门安装日期为：2018年5月30日，木门交付日期为：2018年6月10日。付款方式及期限：签订合同三个工作日内，甲方（以下均指漳州沿海工程公司）预付合同总价款30%，产品完成后在乙方（以下均指千禧年家具公司）工厂，经甲方检验合格并确认漆色后七个工作日内支付至总价款的60%，乙方送货安装。木门安装完成后，乙方应书面或者手机短信通知甲方验收，甲方需在三日内前来验收，逾期视为验收合格，验收合格后七个工作日内支付至总价款的95%，余下5%作为木门安装质量保修金，保修期为一年。乙方保证按时按质完成木门定作及安装，如乙方未能按本合同第五条所约定的日期（2018年6月10日）前组织甲方验货，乙方每日应按总价款的0.5%支付甲方的违约金。产品的最终漆板必须在本合同第六条约定日期（2018年4月30日）前提交甲方确定，则每迟延一天乙方每日应按总价款的0.5%支付甲方的违约金。如乙方未能按本合同约定的时间、数量、质量、颜色交货，每迟延一天乙方每日应按总价款的0.5%支付甲方的违约金。合同签订后，千禧年家具公司组织工人制作木门，漳州沿海工程公司分别于2018年4月12日支付千禧年家具公司的木门定作款81000元，因木门颜色及付款等时间等问题产生纠纷，千禧年家具公司未能按《定制合同》的约定，于2018年6月30日前完成木门的定作及安装，漳州沿海工程公司也未能按《定制合同》的约定确定漆板的颜色及支付木门定作款。2018年11月26日，漳州沿海工程公司又与千禧年家具公司签订《木门安装补充协议》，双方约定木门安装日期为：乙方应于2018年11月29日前完成三楼木门的油漆及木门运送至工地，自乙方收到甲方支付的木门定作款50000元后六日内完成木门的安装；乙方应于2018年12月5日前完成二楼木门的油漆及木门运送至工地，自乙方收到甲方支付的木门定作款50000元后六日内完成木门的安装；乙方应于2018年12月10日前完成剩余全部木门的油漆及木门运送至工地，自乙方收到甲方支付的木门定作款76500元后六日内完成木门的安装。乙方将完成油漆的木门运送至工地后三日内，未收到甲方支付的款项时，乙方有权要求甲方每日按1000元/日支付误工费，乙方有权任意延长工期。《木门安装补充协议》签订后，漳州沿海工程公司于2018年12月4日支付千禧年家具公司木门定作款50000元，千禧年家具公司也完成部分木门的安装，后双方也因为木门颜色、质量及付款时间等问题又产生纠纷，千禧年家具公司未能按《木门安装补充协议》的约定完成木门安装，漳州沿海工程公司也未能按《木门安装补充协议》的约定支付木门定作款。2019年1月21日千禧年家具公司向漳州沿海工程公司出具《承诺书》，承诺于2019年3月13日前完成涉案工程三楼木门的安装，3月16日前完成二楼木门的安装，3月19日前完成一楼木门的安装，3月21日前完成涉案工程负一楼木门的安装。经漳州沿海工程公司验收合格后，漳州沿海工程公司应于2019年3月17日前支付木门定作款50000元，于2019年3月20日前支付木门定作款50000元，3月22日前支付木门定作款76500元。若千禧年家具公司未能按《承诺书》约定的期限完成别墅木门的定作及安装，千禧年家具公司应退还漳州沿海工程公司的全部木门定作款131000元，并按合同总价款的20%支付违约金及支付自2019年3月22日起按2000元/天计算的经济损失。《承诺书》出具后，漳州沿海工程公司于2019年3月12日支付千禧年家具公司木门定作款50000元，后因千禧年家具公司的安装工人与漳州沿海工程公司的员工发生争吵，千禧年家具公司未能按《承诺书》约定的期限完成涉案别墅木门的安装。 又查明，千禧年家具公司于2015年7月10日经登记成立，企业类型为：有限责任公司（自然人独资），邹焰枝系千禧年家具公司的自然人独资股东。 本院认为，漳州沿海工程公司与千禧年家具公司签订的《定制合同》、《木门安装补充协议》，系双方当事人真实的意思表示，不违反法律强制性规定及损害社会公共利益，该合同合法有效。因双方签订的《定制合同》、《木门安装补充协议》的履行期限已届满，漳州沿海工程公司主张解除《定制合同》、《木门安装补充协议》，与法不符，不予以支持。因千禧年家具公司承诺于2019年3月21日前完成涉案工程木门的安装，逾期退还漳州沿海工程公司的全部木门定作款。依照《中华人民共和国合同法》第六条“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定，漳州沿海工程公司有权要求千禧年家具公司退还木门定作款；因千禧年家具公司未能按《定制合同》、《木门安装补充协议》的约定履行义务，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”的规定，漳州沿海工程公司有权要求千禧年家具公司支付违约金及经济损失。根据《最高人民法院印发〈关于当前形势下审理民商事合同纠纷案件若干问题的指导意见〉的通知》第十一条非违约方应当承担其遭受的可得利益损失总额、必要的交易成本的举证责任的规定，漳州沿海工程公司未能提供证据证明因千禧年家具公司的违约造成其可得利益损失总额及必要交易成本损失总额的事实，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条第二款：当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”的规定，漳州沿海工程公司请求千禧年家具公司支付违约金54000元及赔偿经济损失120000元。漳州沿海工程公司所主张违约金的诉讼请求偏高，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六条的规定，应对漳州沿海工程公司的违约金请求，予以调整理。千禧年家具公司应支付的违约金，可调整为自应退还木门定作款之日起按中国人民银行同期同类贷款利率1.5倍计付。依照《中华人民共和国公司法》第六十三条“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任”的规定，漳州沿海工程公司有权主张邹焰枝对千禧年家具公司的债务承担连带偿还责任。 综上所述，漳州沿海工程公司主张解除《定制合同》、《木门安装补充协议》的诉讼请求，与法不符，不予以支持；漳州沿海工程公司请求千禧年家具公司返还木门定作款181000元的诉讼请求，有事实和法律依据，应予以支持；漳州沿海工程公司请求千禧年家具公司支付自收取木门定作款之日起至付清款项之日止，按银行同期同类贷款利率计付的利息，以及主张千禧年家具公司支付违约金54000元、经济损失120000元的诉讼请求，证据不充分，部分支持部分不予以支持，对于违约金的请求调整为自应退还木门定作款之日起按中国人民银行同期同类贷款利率1.5倍计付，对于漳州沿海工程公司的其他主张不予以支持。漳州沿海工程公司主张邹焰枝对千禧年家具公司的债务承担连带偿还责任的诉讼请求，与法相符，应予以支持。千禧年家具公司、邹焰枝提出因漳州沿海工程公司拖延工程工期，导致木门无法按时安装，应驳回漳州沿海工程公司诉讼请求的辩解意见，缺乏证据，不予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条规定，判决如下： 一、漳州市千禧年家具有限公司应于本判决生效后十日内退还漳州沿海工程建设有限公司已支付的木门定作款181000元，并支付自2019年3月22日起至付清款项之日止，按中国人民银行同期同类贷款利率1.5倍计付的违约金； 二、邹焰枝对漳州市千禧年家具有限公司的上述债务承担连带偿还责任； 三、驳回漳州沿海工程建设有限公司的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6625元，减半收取计3312.50元，由漳州沿海工程建设有限公司负担1352.50元，漳州市千禧年家具有限公司负担1960元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省漳州市中级人民法院。 审判员  林文波 二〇一九年九月二十六日 书记员  苏 彦 申请执行提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。