广东省肇庆市端州区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤1202民初4628号原告：赵国杰，男，1981年1月11日出生，汉族，居民身份证住址广州市越秀区。被告：肇庆子曰空间设计工程有限公司，住所地肇庆市端州区信安路西侧83区敏捷广场一期第2座5层512室之二，营业执照91441202MA51GLPX04。法定代表人：张水英。被告：张水英，女，1988年2月19日出生，汉族，居民身份证住址广东省高州市。被告：黄波，男，1989年3月10日出生，汉族，居民身份证住址广东省高州市，原告赵国杰诉被告肇庆子曰空间设计工程有限公司、张水英、黄波装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年8月26日立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告赵国杰到庭参加了诉讼。被告肇庆子曰空间设计工程有限公司、张水英、黄波经本院传票传唤，没有正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告赵国杰向本院提出诉讼请求：一、三被告赔偿原告经济损失共计23320元〔第二期已经支付但被告未施工的进度款11640元+消防管道迁改费1800元+超期违约金3880元+补充超期违约金6000元（1500×4个月）〕。二、被告张水英对被告肇庆子曰空间设计工程有限公司的债务承担连带责任。事实和理由：被告肇庆子曰空间设计工程有限公司与原告签订装修合同，约定2019年1月25日完工，原告已按合同支付进度款，但至2019年6月22日未完工，装修公司人去楼空，负责人处于失联状态，给原告带来经济损失。施工现场仅拆墙、铺砖（泥水施工未完成），我按合同约定第二期木工进场进度款支付11640元、额外支付消防管道改造1800元（收款人黄波）后施工负责人黄波未进场施工并失联，现合同已超期。现材料供应商、施工人员直接找业主，要求追讨欠薪，影响业主继续装修。被告肇庆子曰空间设计工程有限公司、张水英、黄波既没有到庭参加诉讼也没有向本院提供书面答辩。经审理查明：2018年11月9日，原告赵国杰（甲方）与被告肇庆子曰空间设计工程有限公司（乙方）签订《肇庆子曰空间设计工程有限公司施工合同书》。《肇庆子曰空间设计工程有限公司施工合同书》约定：工程地点：中源誉峰5A-801房；一、工程概况：1、工程承包价：按双方协商总价38800元（未含工程项目变更款）。2付款方式②分期付款：第一期工程款：签订合同时赵国杰（甲方）付给肇庆子曰空间设计工程有限公司（乙方）工程第一期备料款即合同总额50%即19400元；第二期工程款在木工进场前三日付总额30%即11640元；第三期剩余20%即7760元，待乙方通知甲方验收通过一个星期内付清。二、施工日期：2、施工日期自2018年11月15日起至2019年1月15日止，总工期为65天（指工作日），如因雨天、节假日、不可抗拒的自然灾害、战争等工作则顺延（以双方确认施工图且乙方进场动工第二天开始计算工期）。九、违约责任：3、合同签订生效后，甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，不得擅自解除合同，否则违约方将付给对方工程预算造价10%的违约金，并承担因此造成的其它经济损失。十一、其他约定：1、此报价不含煤气布管、该表费用、改消防管费用。2018年11月9日，即合同签订当天，原告微信转账支付装修诚意金2000元给被告肇庆子曰空间设计工程有限公司的工程负责人即被告黄波，2018年11月10日原告转账支付第一期工程款17400元给被告肇庆子曰空间设计工程有限公司。2018年12月20日原告微信转账支付改消防管费用1800元给被告黄波。原告交付第一期工程款后，被告肇庆子曰空间设计工程有限公司仅完成了第一期大部分的泥水和大部分的水电工作。2019年1月8日，原告转账支付第二期工程进度款11640元给被告肇庆子曰空间设计工程有限公司。2019年1月8日，被告肇庆子曰空间设计工程有限公司出具《承诺书》给原告，《承诺书》记载：我方若不能准时在2019年1月25日将中源誉峰5A-801房交付甲方使用，则以租赁方式租赁，按每月租金1500元，工期在承诺期限内，拖延一个月则租赁一个月，直至可以交付甲方使用为止。被告肇庆子曰空间设计工程有限公司收取原告第二期工程进度款后没有进行第二期工程的施工。2019年8月26日，原告以装修合同已超期，被告肇庆子曰空间设计工程有限公司承接的装修工程至今未完工为由向本院提起诉讼。原告向本院提供证据如下：《肇庆子曰空间设计工程有限公司施工合同书》、《收据》、微信转账记录、装修现场照片、《承诺书》，企业机读档案登记资料。上述证据，原告保证真实合法，本案没有影响证据效力的因素存在，对原告举证的上述证据，本院予以采信。本院认为：被告肇庆子曰空间设计工程有限公司、张水英、黄波经本院传票传唤，没有正当理由拒不到庭参加诉讼，视为放弃抗辩和质证的权利，本院依法缺席判决。本案为装饰装修合同纠纷。原告赵国杰与被告肇庆子曰空间设计工程有限公司签订《肇庆子曰空间设计工程有限公司施工合同书》，是双方真实意思表示，合同内容没有违反法律、法规的强制性规定，《肇庆子曰空间设计工程有限公司施工合同书》有效成立，双方应严格履行。被告肇庆子曰空间设计工程有限公司未按照合同约定的期限内完成施工工程，无正当理由而停止施工，已构成违约，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，应承担相应的违约责任。原告诉请被告肇庆子曰空间设计工程有限公司赔偿经济损失，有事实和法律依据，本院予以支持。对于损害赔偿的范围，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条的规定，具体到本案，本院确认原告的损失为原告支付的第二期工程进度款11640元+消防管道改造费用1800元+四个月的租金（1500元/月×4个月）+超期违约金3880元（38800元×10%）=23320元。对原告要求被告赔偿经济损失23320元的请求，本院予以支持。原告主张被告张水英对被告肇庆子曰空间设计工程有限公司的债务承担连带责任，因被告肇庆子曰空间设计工程有限公司为自然人独资的有限责任公司，根据《中华人民共和国公司法》第六十三条的规定，被告张水英应对被告肇庆子曰空间设计工程有限公司的债务承担连带责任。对原告该项诉讼请求，本院予以支持。对于原告主张要求被告黄波承担赔偿经济损失责任，因《肇庆子曰空间设计工程有限公司施工合同书》是原告和被告肇庆子曰空间设计工程有限公司所签，被告黄波在该合同中仅作为委托代表。根据原告提供的《企业机读档案登记资料》显示，被告肇庆子曰空间设计工程有限公司是自然人独资的有限责任公司，且该公司的法定代表人并非本案被告黄波，原告主张要求被告黄波承担赔偿经济损失责任没有事实和法律依据，对原告的该主张，本院不予支持。依照《中华人民共和国民法总则》第七条、第一百七十六条，《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十二条、第一百一十三条、第一百一十四条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：一、被告肇庆子曰空间设计工程有限公司在本判决发生法律效力之日起七日内支付赔偿款23320元给原告赵国杰。二、被告张水英对被告肇庆子曰空间设计工程有限公司在本判决第一项确定的支付赔偿款义务承担连带责任。三、驳回原告赵国杰的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费383元（原告赵国杰已预交），由被告肇庆子曰空间设计工程有限公司、张水英负担（被告肇庆子曰空间设计工程有限公司、张水英承担的受理费在本判决发生法律效力之日起七日内迳行支付给原告赵国杰）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省肇庆市中级人民法院。当事人上诉的，应在递交上诉状次日起七日内，按照不服一审判决部分的上诉请求数额向肇庆市中级人民法院预交相应的受理费。逾期不交的，按自动撤回上诉处理。审 判 长  李光强审 判 员  黄坤朝人民陪审员  程艳连二〇一九年九月三十日法官助理苏金妹书记员梁思颖