内蒙古自治区达拉特旗人民法院民 事 判 决 书（2019）内0621民初3306号原告内蒙古第一电力建设工程有限责任公司，统一社会信用代码：91150200114392794Q。法定代表人：张某。委托代理人吴某。被告内蒙古鑫旺再生资源有限公司，统一社会信用代码：91150621566925360P。法定代表人：杨某，执行董事。委托代理人南某。委托代理人李某。原告内蒙古第一电力建设工程有限责任公司与被告内蒙古鑫旺再生资源有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年7月24日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告内蒙古第一电力建设工程有限责任公司的委托代理人吴某，被告内蒙古鑫旺再生资源有限公司的委托代理人南某、李某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、判令被告内蒙古鑫旺再生资源有限公司给付原告内蒙古第一电力建设工程有限责任公司550645.28元，并承担该笔款从工程竣工日2017年5月30日起按中国人民银行同期银行贷款利率计算的利息给付之日（暂计到起诉之日至2019年7月24日的利息为58165元）。二、判令被告承担本案诉讼费用。事实和理由：原告内蒙古第一电力建设工程有限责任公司与被告内蒙古鑫旺再生资源有限公司于2012年5月30日签订《内蒙古鑫旺再生资源有限公司建设工程施工合同》，合同编号：XW1GA201206120002，工程名称：120万吨氧化铝项目热电厂1*30MW、1*4MW发电供热机组调试工程。于2014年5月21日签订《补充合同》。工程于2016年11月开工，2017年5月30日竣工。合同总价款228万元（含施工合同价款168万元、补充合同价款40万元、工期延误款20万元）。内蒙古鑫旺再生资源有限公司已付工程款1761354.72元，尚欠518645.28元。另有投标保证金50000元，内蒙古鑫旺再生资源有限公司至今未返还。两项共计568645.28元。原告向被告多次催要以上欠款未果，故诉至法院。原告提供下列证据证明其主张：证据一、《建设工程施工合同》一份，拟证明合同确定开工日期为2016年11月开工，2017年5月30日竣工，原告按照合同约定全部完成工程，履行了合同义务。被告质证意见，真实性认可，证明目的不认可，原告部分履行合同义务，不是完全履行，按照合同约定原告方还没有完全完工。证据二、《补充合同》复印件一份，拟证明双方增加了承包范围，相应价款增加了40万元。被告质证意见，真实性和证明问题均认可。证据三、结算证据共计20页，《建筑安装工程预算书》复印件两份、《工程预结算书》复印件两份、《建筑安装工程结算书》复印件两份、《结算说明》复印件两份、《工程工作进度报表》复印件一份、《建筑安装工程预（决）算书》复印件一份，证明合同中的部分价款。被告质证意见，对上述证据的真实性认可，但恰恰能证明该工程还没完全办理竣工验收。证据四、《工程竣工验收报告》复印件一份，证明工程已验收并交付使用。被告质证意见，真实性不认可，我方是发包方，未收到原告要求验收的申请，我方没有组织过工程竣工验收的相关活动，根据我方工程部人员核实，该份竣工验收报告可能是原告和监理方私下做的，且原告也没有原件提供，故我方对该份证据的真实性不认可。该报告第二页倒数第六行，表述不符合实情，因为2号机组到现在还没有建成。被告内蒙古鑫旺再生资源有限公司辩称，首先工程总价数额是认可的，未付工程款550645.28元认可（包括5万元保证金）认可；其次，原告承包的是两台机组，其中一台启用时间2017年11月5日16时，按照相关法规，虽未取得竣工验收报告，启用的机组视为已交付；第三、原告未取得竣工验收报告，也未办理竣工相关流程，也未提供竣工验收资料，因此被告认为该工程未达到工程结算的条件，因为另外一台机组未进行调试也未进行竣工验收，根据双方签订的合同通用条款第32条，原告方应当提交竣工验收报告、竣工验收资料，方可予以验收；第四、原告方还差工程款总价的25万元发票也未提供，这个在付款前提供也是可以的，综上，被告认为该工程不具备支付工程结算款和质保金的条件。被告提供《汽机交接班记录本》一份，拟证明1号机正式投入使用的时间为2017年11月5日下午4点。原告质证意见，真实性认可，证明问题不认可，工程移交和被告什么时候运行是两个概念。对双方没有异议的证据本院予以确认，对双方有争议的证据在本院认为里予以评述。通过开庭审理、庭审举证、质证，本院查明下列事实：原告内蒙古第一电力建设工程有限责任公司（乙方）与被告内蒙古鑫旺再生资源有限公司（甲方）于2012年5月30日签订《内蒙古鑫旺再生资源有限公司建设工程施工合同》，合同编号：XW1GA201206120002，工程名称：120万吨氧化铝项目热电厂1*30Mw、1*4Mw发电供热机组调试工程；合同工期为7个月，于2012年6月1日开始，2012年12月31日竣工；合同价款为固定总价合同为168万元。在合同履行过程中，原被告双方于2014年5月21日签订《补充合同》一份。该《补充合同》又增加了原告方的承包范围：1号锅炉修复后调试工程，该增加的工程为固定总价合同，合同总价款40万元，增加的合同工期为三个月，承包人进场时间由发包人提前15日通知。在该《补充合同》中，双方还约定因被告的原因，造成原告工程延期的损失是在原合同价款的基础上增加20万元的工程款，该涉案工程的合同总价款双方最终约定为228元。原告依照合同约定进行了施工。2017年11月5日，涉案工程中的1#号锅炉已经由被告投入使用。现双方争议的焦点是涉案工程是否已全部完工。原告提出其已全部完成所有工程并已交付了被告使用，并提供《工程竣工验收报告》复印件一份。被告认可已经使用1#号锅炉，但不认可《工程竣工验收报告》复印件，不认可被告已经全部完工交付使用。原被告双方在合同附件5中约定质量保修期“供热机组调试工程为一年”。被告内蒙古鑫旺再生资源有限公司已付原告公司工程款1761354.72元，尚欠518645.28元。另有原告交付被告投标保证金50000元，两项共计568645.28元。原告内蒙古第一电力建设工程有限责任公司尚欠被告内蒙古鑫旺再生资源有限公司18000元房租，同意在本案中核减。双方债务核减后，被告实欠原告剩余工程款为550645.28元（包括保证金50000元）。本院认为：依法成立的合同受法律保护。原被告签订的《建设工程施工合同》及《补充合同》是双方真实意思的表示，不违反法律、法规的强制性规定，系合法有效、有效，对原被告双方均有约束力。现原被告双方对工程总价款、已付工程款的数额没有异议，本院予以确认。本案争议的焦点为涉案工程是否已经全部完工并已交付被告使用。本案中，被告不认可原告提供的《工程竣工验收报告》，因该证据为复印件，不能证明其来源合法，故本院不予采纳。根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期”的规定。被告认可其于2017年11月5日已对涉案工程中的1#号锅炉投入使用，故根据上述法条第三款的规定，视为2017年11月5日为竣工日期。被告提出2#号锅炉没有完工，因原被告签订的1#号锅炉、2#号锅炉工程是一个工程，完工日期也是同一时间，故对被告答辩理由不予采纳。原告请求的欠付工程款的利息，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。根据该解释第十八条规定，利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已交付的，为交付之日。2017年11月5日本院依法认定为竣工日期，即为应付款之日。关于质保金部分，被告在质保期内未向原告提出工程质量问题，质保期满后，质保金应当退还原告，逾期退还，原告请求被告支付利息应予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定，判决如下：一、由被告内蒙古鑫旺再生资源有限公司于判决生效之日给付原告内蒙古第一电力建设工程有限责任公司欠付工程款518645.28元并支付该款从2017年11月5日起至实际给付之日按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算的利息。二、由被告内蒙古鑫旺再生资源有限公司于判决生效之日给付原告内蒙古第一电力建设工程有限责任公司质保金50000元并支付该款从2018年11月5日起至实际给付之日按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算的利息。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取5034元，由被告内蒙古鑫旺再生资源有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院。审判员  杨巧梅二〇一九年九月六日书记员  王 维附法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日。