河南省叶县人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0422民初2971号原告：杨明普，男，1982年4月8日出生，汉族，住河南省桐柏县。原告：高爱国，男，1967年11月13日出生，汉族，住陕西省华县。二原告委托诉讼代理人：李瑞卿，平顶山叶县昆阳法律服务所法律工作者。被告：郭留锋，男，1965年11月12日出生，汉族，住河南省叶县。被告：平顶山市金鹰建筑安装有限公司，住所地：平顶山市湛河区南环路东段6号（马庄办事处院内四楼从西1-4间），社会统一信用代码：91410400171808178B。法定代表人：孙玉波。委托诉讼代理人：王金栓，男，1970年4月20日出生，汉族，住河南省叶县。原告杨明普、高爱国与被告郭留锋、平顶山市金鹰建筑安装有限公司（以下简称金鹰公司）劳务合同纠纷一案，本院于2019年8月5日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告杨明普及高爱国、杨明普的委托诉讼代理人李瑞卿，被告郭留锋，被告金鹰公司的委托诉讼代理人王金栓到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告杨明普、高爱国向本院提出诉讼请求：1、依法判令二被告支付原告劳务费130422元。2、诉讼费由被告负担。事实与理由：郭留锋和王金栓以金鹰公司的名义承包三门峡市灵宝市李子沟风车工程。2018年8月8日，王金栓找到杨明普，让杨明普找十几个工人去做风力发电基础工程。签订合同时，承诺给杨明普20个风机基础，但只让做了10个，严重违约，而且拖欠工程款130422元，虽然经多次催要，但至今未付。被告郭留锋辩称：我是金鹰公司的购料员，签订合同时，公司其他工作人员都不在场，公司让我代表公司签字。签合同时高爱国在不在场我也不记得了，但签完之后就没再见过杨明普跟高爱国，工程是一个叫郭明干的，可能是杨明普找的人。我不承担原告主张的劳务费，因为这合同本身都不成立。被告金鹰公司辩称：我公司和原告签订合同后，原告高爱国一次也没来过。原告杨明普跟我们谈合同时，已经明确告知过不允许分包，但开工时一个叫郭明的说是原告杨明普介绍来的，所以我公司跟原告杨明普的合同就不成立。开工前，有一个叫郭明的人来到施工现场，说是杨明普介绍的，他想干这个工程，我们口头协商每台4.5万元，不含搭建围栏、养护，工程结束后，三天全部结算完工程款，其他活签证除外。同时约定工程款付给郭明，不能支付给原告杨明普，我公司付款时有郭明的签字。我公司和原告签订的合同没有履行过，也没有给原告支付过任何工程款，原告诉状中所说的已经追回45万元有何依据？因为郭明人手不够，导致我公司本来签订的20台机器，损失了10台未安装，造成了上百万的损失，如果要追究责任，原告也应当给我公司相应的赔偿。本院经审理认定事实如下：2018年8月8日，金鹰公司（甲方）与高爱国、杨明普（乙方）签订劳务承包协议一份，约定施工地点为三门峡灵宝市李子沟风电场施工工程基础20台，每个基座5.5万元整，工期180天。甲方保证材料、机械不误工，若甲方在材料、机械上基础开挖和当地村民堵工因甲方造成超出两个工作日内由甲方负责人当天签证（每一个人200元，生活费10元），当月签证、误工费100%结清。金鹰公司在甲方加盖“平顶山市金鹰建筑安装有限公司灵宝李子沟101.2MW风电场项目部”公章，郭留锋在甲方代表处签名。高爱国、杨明普在乙方处签名。高爱国、杨明普认可合同签订后郭明共完成了10台基座安装。另查明：1、2018年9月16日，灵宝李子沟风电场项目部负责人王金栓出具证明一份，载明“有郭明班组打16#基础搅拌站措料1个工，模板反工（返工）2个工，共计3个共（工），陆百元整（600.00）证明人：王金栓。2018.9.16”。高爱国、杨明普提供的“误工以及公司材料不到位基础开挖不到位补工清单”显示：9月12日、9月25日、10月2日钢筋误工共计80个工；因公司材料不到位误工8个工；合同外工程19个工；15#往14#转运模板对劳务方承诺500元；由于公司原因原本20台风机基础，现实际情况只有10台，我方所有机械设备全有你方（郭留锋）承担费用。王金栓在清单上签名并注明情况属实，另补充如果后边17个基础干的情况下不再补机械费用，如果不干，有甲方付机械的三分之一的机械费用。2019年2月1日，郭明出具证明载明“证明灵宝梨子沟风电场2018年7月30日至2019年2月1日前金鹰公司（郭留锋）转入工地施工现场负责人郭明账户（62×××49）邮政储蓄银行工程款，系承包人杨明普授权。证明人：郭明2019年2月1日”。杨明普认可郭明账户共收到工程款450000元。本院认为，金鹰公司与高爱国、杨明普签订的劳务承包协议内容明确，是双方真实意思表示，应当对双方当事人具有法律约束力。协议签订后，根据高爱国、杨明普提供的郭明的证明、王金栓的证明、补工清单及庭审陈述，可以认定郭明受高爱国、杨明普委托完成10台基座安装及其他合同外工程。根据补工清单及劳务承包协议，10台基座每台55000元，共计550000元；误工及协议外工程共计107个，每个工210元，共计22470元，上述款项加上王金栓出具证明中的600元及补工清单中承诺的500元，总计573570元。金鹰公司称已经支付郭明450000元，杨明普也予以认可，本院予以确认。上述款项扣除已经支付的款项，金鹰公司还应当支付高爱国、杨明普劳务费123570元。劳务承包协议的甲方系金鹰公司，乙方系高爱国、杨明普，郭留锋称自己仅是金鹰公司的采料员，其代表公司签订合同及支付工程款的行为应认定为职务行为，上述行为产生的法律效力直接约束金鹰公司。高爱国、杨明普也未提供证据证明存在约定的或者法定的需郭留锋承担共同还款责任的证据，对高爱国、杨明普要求郭留锋承担共同偿还责任的诉讼请求，本院不予支持。补工清单中虽然王金栓承诺“如果后边17个基础干的情况下不再补机械费用，如果不干，有甲方付机械的三分之一的机械费用”，但高爱国、杨明普并未提供机械费的正规发票凭证，金鹰公司对高爱国、杨明普提供的销售清单又不予认可，对该部分费用因证据不足，本院不予支持。补工清单中的“一箱油”因价格不明确，本院也不予支持。金鹰公司称与高爱国、杨明普签订的合同不成立，后另行与郭明达成口头协议，每台基座4.5万元，共10台，工程款直接转入郭明账户，不允许转入杨明普账户的辩解理由，杨明普、高爱国并不认可，金鹰公司也未提供相应证据证明其主张成立。庭审中金鹰公司虽然要求法庭另行给与时间通知郭明出庭作证，也未在指定期限通知郭明到庭接受法庭询问。高爱国、杨明普却提供了郭明出具的证明可以证实郭明收取金鹰公司转款的行为系受杨明普委托。金鹰公司主张的因郭明人手不够致使金鹰公司原本签订的10台基座未安装，经济损失达上百万，与本案并非同一法律关系，本院不予处理，金鹰公司可另案主张。高爱国、杨明普主张的工程款包括协议部分和签证部分，协议部分工程量金鹰公司认可郭明已经完成10台基座安装，签证部分王金栓签名的补工清单可以证实具体工程量。金鹰公司辩称郭明并未把活干完，与金鹰公司庭审陈述及补工清单相互矛盾，金鹰公司辩称应当扣除郭明未完工部分工程款，理由不足，本院不予采信。郭留锋认可劳务承包协议中甲方系其代表金鹰公司签订，庭审中，金鹰公司辩称根本不存在项目部的印章，劳务承包协议中的印章系伪造，但并未提供证据证明其主张成立，且郭留锋代表公司签订协议，对协议中签名认可，对公章为何为伪造也不能做出合理解释，对金鹰公司的该项辩解理由，本院不予采信。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：一、被告平顶山市金鹰建筑安装有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内支付原告高爱国、杨明普劳务费123570元；二、驳回原告高爱国、杨明普的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2908元，减半收取1454元，由原告高爱国、杨明普负担73元，被告平顶山市金鹰建筑安装有限公司负担1381元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省平顶山市中级人民法院。审判员 王 蒙二〇一九年九月二十七日书记员 贺培森