天津市宁河区人民法院民 事 判 决 书（2019）津0117民初3321号原告：深圳维拓环境科技股份有限公司，住所地深圳市龙岗区平湖华南城发展大厦801-808室。法定代表人：廖颖生，董事长。委托诉讼代理人：吴南方，广东盛唐律师事务所律师。被告：玖龙纸业（天津）有限公司，住所地天津市宁河经济开发区五纬路。法定代表人：张茵，董事长。委托诉讼代理人：胡国宁，男，该公司法务组长。原告深圳维拓环境科技股份有限公司（以下简称深圳维拓）与被告玖龙纸业（天津）有限公司（以下简称玖龙纸业）买卖合同纠纷一案，本院于2019年8月5日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告深圳维拓的委托诉讼代理人吴南方、被告玖龙纸业的委托诉讼代理人胡国宁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。深圳维拓向本院提出诉讼请求：1、判令玖龙纸业向深圳维拓支付欠款2260512.81元；2、判令玖龙纸业向深圳维拓支付逾期付款利息（进度款以73470元为基数，按同期银行贷款利率的150%为标准，自2018年5月11日起计算至付清之日止暂计至2019年7月15日的金额为5647.63元；安装调试款以1458028.54元为基数，按同期银行贷款利率的150%为标准，自2018年9月30日起计算至付清之日止，暂计至2019年7月15日的金额为75066.50元，共计80714.13元；3、诉讼费用由玖龙纸业承担。事实和理由：原告、被告于2018年1月29日签订了合同编号为TJ-ND-CP-1801-4500268845的《采购合同书》，约定被告向原告采购曝气池膜收集系统设备。合同总价为7600000元，后由于税率调整，双方协议将合同总金额变更为7290142.72元。合同约定，第一次付款为合同生效后，被告向原告支付合同总价30%的预付款；第二次付款为被告于钢材到现场后，向原告支付40%合同总价的进度款；第三次付款为被告在设备验收合格后，向原告支付合同总价20%的安装调试款；第四次付款为被告在系统正常运行之日起12个月或所有设备到达现场后18个月（以先到时间为准），向原告支付合同总价10%的质保金。合同签订后，被告于2018年4月19日，原告签收了被告发出的开工令后，于2018年5月11日到货，并向被告发送了钢构资料、以及到货的喷砂照片，但被告于2018年7月3日向原告进支付了部分进度款，剩余进度款73470元未能支付。2018年9月30日，原告将完工的工程交付给被告投入使用，案涉工程一直正常使用至今，但被告未履行验收义务，且拒不支付合同约定的安装调试款。2019年1月11日，原告依照被告要求，向被告开具了涉案工程的全额发票。但自工程全部完工至今，被告仅向原告支付了预付款和部分进度款，仍拖欠原告剩余款项2260512.81元。综上，原告与被告买卖合同关系合法有效成立，在原告如约履行合同义务后，被告拖延支付合同款项，拒不履行合同义务，违背诚实信用原则，违法双方的合同约定，严重损害了原告的利益，原告为维护自身合法权益，诉至人民法院，望判如所请。玖龙纸业辩称，不认可深圳维拓的诉讼请求。涉案工程因原告施工中管理不当造成扣款1800元。工程交付严重逾期，根据双方合同约定，应当按照合同总价款的30%扣除违约金，且工程质保期未届满，必应向其支付质保金，如果法院认为玖龙纸业应当支付货款，玖龙纸业主张从应付货款中扣减违约货款、逾期交付的违约金。深圳维拓主张的逾期付款利息计算方法，应当按照人民银行同期同类贷款利率计算，对深圳维拓主张的起算时间及基数不认可。深圳维拓提交了如下证据：1、深圳维拓与玖龙纸业签订的《采购合同书》，用以证实深圳维拓与玖龙纸业存在有效的买卖合同关系，玖龙纸业向深圳维拓采购曝气池膜收集系统产品；2、《开工令》，证明原告于2018年4月19日签收被告开具的开工令。3、往来函件，证明原告已经将涉案工程交付被告投入使用。4、天气说明，施工期间，存在天气原因导致工期受影响的情况。5、发票，证明原告已经向被告开具全额发票。玖龙纸业提交了如下证据：1、《开工令》1份、工程完工报告1份、竣工验收单1份，原告进场施工人员说明3份，证明涉案工程于2018年12月通过竣工验收。工程逾期严重，根据合同约定，应扣减合同总价款30%的违约金。质保期尚未届满，质保金尚不满足合同约定的支付条件。2、违约金扣款单5份，证明原告在施工中因现场管理问题产生扣款1800元。3、履约保函1份，证明原告迟延开具履约保函、拖延履行合同义务。4、送货清单，证明2018年6月11日，涉案项目钢材仍然在送货，钢材未全部到达安装现场，再考虑到扣除验收时间及约定的付款期间，2018年5月11日不符合合同约定的第二次付款条件。经庭审质证，玖龙纸业对深圳维拓提交证据的质证意见为：对证据1、2，无异议；证据3，真实性认可，对证明目的不认可；证据4，不认可；证据5，关联性不认可。深圳维拓对玖龙纸业提交的证据的质证意见为：证据1，真实性无异议，被告开具开工令时间过完导致工期延误，工程完工报告、竣工验收单真实性无异议，但对完工时间不认可；证据2，不认可，被告单方扣款无依据；证据3，真实性无异议，但不认可其证明目的；证据4，真实性无异议，被告迟延支付第二笔货款是事实。本院对深圳维拓环境科技股份有限公司提交证据1，的真实性、合法性、关联性予以采信。对证据2的真实性予以确认。证据3，原告、被告往来发送函件的事实本院予以采信，对函件内容的真实性无法认定。证据4，不予确认；证据5，不予确认。对玖龙纸业提交的证据1，的真实性予以确认，对其证明目的不予确认。证据2，不予确认；证据3，对保函真实性予以确认，对证明目的不予确认；证据4，不予确认。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年2月11日，深圳维拓（供方）与玖龙纸业（需方）签订《采购合同书》，合同编号：TJ-ND-CP-1801-4500268845。合同约定玖龙纸业因生产需要向深圳维拓订购曝气池膜收集系统，一期曝气池，规格型号为98M*44.5M一套；二期曝气池规格型号为100M*44.5M一套；三期曝气池规格型号为90M*40M一套，价款为7600000元。后由于税率调整，双方协商将合同金额变更为7290142.72元。交货期为：合同生效后于2018年5月31日前安装完成交付投用（或者五月上旬完成一个池子，五月中旬完成第二个池子，五月底完成第三个池子）。合同第五条付款方式部分约定：1、第一次付款为30%合同总价的预付款，合同生效，且供方提供等额的预付款履约保函后，10日内由需方电汇支付。2、第二次付款：为40%合同总价的进度款，钢结构（钢材）全部到达需方安装现场，合同双方已根据合同供货范围对数量、质量验收确认合格。喷砂除锈照片或热镀锌（照片要求详见本合同附件：玖龙集团喷砂除锈。喷漆作业要求）且有需方收货验收人签字的送货单及验收单正本，10日内由需方电汇支付。3、第三次付款：为合同总价的20%安装调试装，所有设备安装调试完成经需方验收合格后10日内由需方电汇支付。供方提供以下正确的文件：（1）供方提供对应100%合同总价的增值税专用发票。（2）供方开始进场安装的开工令正本一份。开工令须由需方基地总经理签字后方可生效；（3）竣工验收单正本一份（确定整体设备系统运行合格且性能考核试验合格）。竣工验收单须由需方现场负责人签发且经需方集团总裁签批后方可生效；（4）供方签字盖章（公章）是请款联系函。4、第四次付款：为合同总价的10%质保金，系统正常运行之日起12个月或所有设备到达需方安装现场之日起18个月，以先到时间为准，且供方履行了担保义务后，10日内由需方电汇支付。合同第九条违约责任部分约定：若供方违反本合同约定延迟交付使用的，前两周每延迟一周（不足一周按天算，每周按7天计），供方应向需方支付合同总价的1%，以后每延迟一周（不足一周按天算，每周按7天计），供方应向需方支付合同总价的1.5%，但该违约金不超过合同总价款30%。若供方延迟交付超过30日，则需方有权解除合同，供方仍应支付延迟违约金。违约金可由需方书面通知供方后，从货款中扣除，或由供方另行支付。支付违约金并不免除供方合同项下合同设备和技术文件继续交付的义务。如因需方土建延误等原因，导致工程延期，供需双方有义务签订合同补充协议变更完工日期。2、合同生效后，供方不得单方面变更合同实质性权利条款，或中止、终止履行合同，否则供方应向需方支付合同总价款20%的违约金，且需方有权要求供方继续履行合同或解除合同。3、如果产品不符合本合同的相关约定时，需方可要求供方无条件退货、更换、维修、整改。并解除合同，且有权要求供方支付合同总价款30%的违约金。因设备质量问题造成其他关联设备、产品损失的，则供方予以赔偿。如因供方设备设计缺陷造成需方安全事故，需方有权向供方追究相关赔偿责任。4、供方应确保工程完全符合合同要求并达到竣工标准后提交需方验收，若提交验收后未能通过需方验收，供方应在需方要求时间内整改，再次提交验收；若第三次提交验收仍不能通过需方验收，则从第三次起，每次收取供方验收管理费人民币380000元整。终止履行合同，否则供方应向需方支付合同合同第十五条第14款工期顺延部分约定：（1）由于天气原因、不可抗力原因造成工程延期的，供方必须在当天将工期顺延确认申请文件交需方总经理签字确认，逾期需方不再确认，工期不予顺延。合同还就其他事项进行了约定。合同订立后，玖龙纸业于2018年3月23日向深圳维拓付款2280000元。2018年4月19日玖龙纸业向深圳维拓发出《工程开工令》，告知深圳维拓承建的玖龙纸业（天津）有限公司环保分厂一期曝气池膜收集系统外协安装工程已经具备开工条件，通知深圳维拓于2018年4月18日正式开工。后深圳维拓开始向玖龙纸业供货，并施工。玖龙纸业于2018年7月3日向深圳维拓付款2749629.91元。2018年11月18日，深圳维拓与玖龙纸业签订《工程完工报告》，载明：《曝气池膜收集系统》，实际完工时间为2018年11月18日，延期原因为天气原因，天数为6.5天。2018年12月6日，深圳维拓与玖龙纸业签订《竣工验收单》，载明：编号为TJ-ND-CO-1801-4500268845，《曝气池收集系统》首次验收，验收存在问题：1、钢构表面油漆划痕；2、风管支架基础板与地面打胶密封；3、吊装孔盖板表面不锈钢压板酸洗；4、进池体管用膜布做抱箍。本院认为，深圳维拓与玖龙纸业签订的《采购合同书》是在双方平等、自愿的基础上达成的，是双方真实意思表示，合同合法有效，双方均应履行合同义务。合同订立后，深圳维拓于2018年11月18日完成了交货义务，玖龙纸业支付了第一期货款2280000元，第二期货款尚余73470元未支付，应依约支付。关于第三期货款，合同对第三期货款支付约定设备安装调试完成经需方验收合格后，现设备已经验收,虽记载了验收中存在的问题，该些问题并不能认定为影响设备使用性能的质量问题，故对深圳维拓要求玖龙纸业支付第三期货款的诉讼请求，本院予以支持。关于第四期货款即质保金，现设备虽已经验收，但质保期未满，故对深圳维拓要求玖龙纸业支付剩余质保金的诉讼请求，本院不予支持。关于深圳维拓提出的要求玖龙纸业支付逾期付款利息的诉讼请求，双方订立的合同并未就付款期限及逾期付款违约责任进行明确约定，本院酌定自玖龙纸业自2018年12月6日设备通过验收之日起玖龙纸业以未付款金额1531498.54元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率支付利息损失，深圳维拓超出部分的诉讼请求，本院不予支持。关于玖龙纸业提出的要求以罚款1800元抵扣货款的抗辩意见，无法律依据及合同依据，深圳维拓不予认可，本院不予支持。关于玖龙纸业主张的因深圳维拓严重逾期交付，应自本案诉争货款中扣减违约货款、逾期交付违约金以及合理维修费用的抗辩意见，玖龙纸业未在本案中提起反诉，对玖龙纸业的上述主张本案中不予审理，玖龙纸业可据证另行主张权利。综上，深圳维拓要求玖龙纸业支付货款1531498.54元的诉讼请求，以及自2018年12月6日起至实际给付之日止以1531498.54元为基数按照中国人民银行同期同类贷款基准利率给付利息损失的诉讼请求，有事实依据及法律依据，本院予以支持，对深圳维拓的其他诉讼请求，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下：一、玖龙纸业（天津）有限公司于本判决生效后七日内给付深圳维拓环境科技股份有限公司设备款1531498.54元，并自2018年12月6日起至实际给付之日止以1531498.54元为基数按照中国人民银行同期同类贷款基准利率给付利息损失；二、驳回深圳维拓环境科技股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取计12765元，由深圳维拓环境科技股份有限公司负担1276.5元，由玖龙纸业（天津）有限公司负担11488.5元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市第三中级人民法院。审判员  王雨玲二〇一九年九月十九日书记员  李建琴附法律条文如下：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条买卖合同对付款期限作出的变更，不影响当事人关于逾期付款违约金的约定，但该违约金的起算点应当随之变更。买卖合同约定逾期付款违约金，买受人以出卖人接受价款时未主张逾期付款违约金为由拒绝支付该违约金的，人民法院不予支持。买卖合同约定逾期付款违约金，但对账单、还款协议等未涉及逾期付款责任，出卖人根据对账单、还款协议等主张欠款时请求买受人依约支付逾期付款违约金的，人民法院应予支持，但对账单、还款协议等明确载有本金及逾期付款利息数额或者已经变更买卖合同中关于本金、利息等约定内容的除外。买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利的后果。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。