陕西省彬州市人民法院 民事判决书 （2019）陕0482民初174号原告:陕西某建设有限公司。住所地：西安市雁塔区，法定代表人：衡某，该公司总经理。委托诉讼代理人：范某，男，1970年5月21日出生，汉族，住西安市雁塔区，该公司法务。被告:西安某科技有限公司。住所地：西安市高新区。法定代表人：马某，该公司总经理。    委托诉讼代理人：赵海峰，陕西彬州律师事务所律师。原告陕西某建设有限公司与被告西安某科技有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年1月16日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告陕西某建设公司委托诉讼代理人范某与被告西安某科技有限公司委托诉讼代理人赵海峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告陕西某建设有限公司向本院提出诉讼请求：1、依法解除原、被告签订的《通风、空调工程施工合同》；2、被告赔偿原告经济损失666369.05元，其中工程款444462.05元，停工期间的员工工资损失从2013年6月到2014年3月31日工资共计221907元；3、由被告承担本案诉讼费。事实与理由：2013年1月5日，被告指派经理何某某、杨某某与原告签订建设工程施工合同一份。约定由被告承建某体育中心综合训练馆中央空调工程项目，承包方式包工包料，工期60个日历天数，总造价925000元，若违约，由违约方承担因违约给对方造成的经济损失。合同履行期间，原告依约向被告支付工程款560000元整，其中原告向被告账户转账280000元，另外280000元由被告委托何某某代为收取。被告收款后并未按照合同约定及时施工，拒不履行合同主要义务，给原告造成巨大经济损失。2013年10月18日，经陕西得利信建设工程咨询有限公司出具司法鉴定报告，被告已经完成的工程量造价为115537.95元。为挽回经济损失，原告向被告追索已付工程款，被告通过何某某向原告返还80000元，原告工程款损失444462.05元。被告从2013年6月份停工，截止2014年3月31日，窝工期限长达10个月，窝工期间，原告向此项目工程部工作人员支付工资221907元，该额外费用是因被告违约行为造成，故被告应赔偿两项损失共计666369.05元。被告的行为构成根本违约，给原告造成巨大经济损失，请求判如所诉。被告西安某科技有限公司辩称，原、被告间未签订任何合同，原告所称合同印章是他人伪造，故合同无效。被告确实收到原告280000元的转账，是伪造章子的人说其在外有工程承包，需要通过被告公司转账，收到该笔转账后，被告直接转给了自然人，签订合同时被告的印章已经注销。原告曾在2014年向某人民法院提起过诉讼，被依法驳回，按该也已经在某公安局以诈骗罪立案，涉案人员已列为追逃人员，在刑事案件没有结果前，不能提起民事诉讼，故请求依法驳回原告诉讼请求。原告围绕诉请依法提交工程施工合同、预算呈报表、银行转账凭证、委托收款证明、鉴定报告、扣押物品问题清单、撤销案件决定书各1份、劳动合同书16份、工资表16页、支付工资的银行转账凭据。被告根据其主张依法提交建设工程施工合同、印章回执、民事裁定书、转账凭证各1份；本院依法从彬州市公安局调取本案涉案杨某某、何某某合同诈骗案刑事侦查卷宗，并当庭出示相关材料，本院组织原、被告进行了证据交换和质证，对原、被告无异议的证据本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：何某某与杨某某系同学关系。2012年9月，何某某与陕西某有限公司商谈分包某体育中心训练训练馆中央空调工程。何某某没有承包工程资质，便让杨某某联系用被告资质签订合同，杨某某联系被告法定代表人马某，马某同意借用被告的资质,马某将被告公司相关资质交给杨某某用于考察工程。2012年11月，何某某与陕西某有限公司拟定好合同交杨某某，杨某某加盖被告公章，法定代表人处何某某签名。2013年1月5日，陕西某有限公司与被告签订了通风、空调工程施工合同。其内容：双方在自愿协商，就某体育中心综合训练馆中央空调达成协议，工程总造价925000元，工期60天，约定违约方承担因为违约给对方造成的一切经济损失。合同签订后，何某某带人开始施工。2013年4月8日，杨某某向何某某出具被告工程款代收证明，委托本合同签约法定代表人何某某开户中国建设银行西安市和平路支行，账户为XXXXXXXXXXXXXXX9206。何某某持加盖被告印章收据3张，分别于2013年4月8日、4月23日、5月29日。陕西某有限公司于2013年4月10日、4月26日、6月3日分别向何某某建行账户存款80000元、100000元、100000元，三次合计存款280000元。2013年6月25日，杨某某持有盖有被告印章的付款申请报告及承诺书，申请陕西某有限公司支付工程款280000元到被告账户，收款银行中国银行土门支行，账户为102425487260，承诺专项用于6台模块机组的采购费用。次日，陕西某有限公司向被告该账户转款280000元。杨某某向被告法定代表人马某提出该笔款转到杨某某个人账户，马某同意，并安排被告工作人员将款于次日转杨某某在中国银行股份有限公司某支行个人账户，账户为XXXXXXXXXXXXXX1819。杨某某将该款支取在游戏厅输完，后杨某某下落不明。2013年7月初，何某某无资金继续施工，工程停工。2013年7月16日，陕西某有限公司向某公安局报案，该局立案侦查杨某某、何某某合同诈骗案。经某公安局委托，陕西得利信建设工程咨询有限公司于9月27日现场勘查，2013年10月18日出具某体育训练中心综合训练馆通风、空调工程鉴定报告。鉴定结果：某体育训练中心综合训练馆通风、空调工程造价（已完成部分）：115537.95元。因原告当时缺资金、年底寒冷需停工1月左右，开春再准备。2014年3月31日原告对某体育中心训练馆中央空调工程重新施工。原告向该项目工程部工作人员支付2013年6月到2014年3月31日工资共计221907元。其中2013年6月26900元、7月26900元、8月22900元、9月29100元、10月29100元、11月29300元、12月26100元、2014年1月8000元、2月24500元、3月25000元。2014年7月7日，原告诉杨某某、何某某、被告建设工程施工合同纠纷一案诉至本院，经本院（2014）彬民初字第00803号民事裁定书裁定：驳回原告起诉。2017年11与21日，某公安局因杨某某、何某某合同诈骗案没有犯罪事实，作出撤销案件决定书。现原告已从何某某追回80000元已付工程款。2018年原告再次诉至本院，后撤诉，本院（2018）陕0427民初178号民事裁定书裁定：准予原告撤回起诉。另查明，2012年12月19日，陕西某有限公司更名陕西柯瑄建设工程有限公司，2013年1月18日变更陕西某建设有限公司。2013年7月23日，被告公章、财务章、法人章在西安市特种行业管理机构旧印章破损处理。      本院认为，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。何某某之所以能以被告名义与原告签订建设工程施工合同，是建立在被告法定代表人马某借用被告资质给杨某某，杨某某在被告委托其办理业务之际持有印章的基础上，因此原告是有理由相信何某某有代理权的善意第三人，且原告将280000元工程款转给被告账户，被告并未提出异议，而是将该笔款项转给杨某某事实，何某某以被告名义加盖被告印章与原告签订建设工程施工合同的行为构成表见代理，效力等同于有效代理，由被代理人即被告承担相关责任。陕西某有限公司更名陕西柯瑄建设工程有限公司，之后又变更原告陕西某建设有限公司，原告更名、变更，权利义务没有变化，现原告主张解除双方签订通风、空调工程施工合同，因被告收到原告工程款转杨某某账户，杨某某在游戏厅输掉工程款，引起履行合同作业停工，并无资金继续施工，合同已无继续进行的基础，且被告明确表示无法履行合同，原告之后自行施工至竣工，故原告该项请求符合法定解除条件，本院依法予以支持。原告主张返还已多付工程款364462.05元，因系履行合同过程中原告支付被告工程款560000元，减去被告已实际完成工程量价值115537.95元，再减去从何某某追回80000元计算所得数额，被告应依法给付原告。原告主张被告赔偿停工期间的员工工资损失从2013年6月到2014年3月31日工资共计221907元，因双方合同约定违约方承担因为违约给对方造成的一切经济损失，原告在鉴定报告作出后没有施工，属于扩大损失，对之后扩大部分损失，本院不予考虑；结合本案实际情况，本案从原告2013年7月初停工至2013年10月18日鉴定机构鉴定报告作出，停工损失考虑3月半月时间，经计算2013年7月工资26900元、8月22900元、9月29100元、10月29100元（半月），合计为93450元。根据《中华人民共和国合同法》第八条、第四十九条、第六十条、第九十三条、第一百零七条、第一百零八条、第一百一十三条、第一百一十四条、第一百一十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、原告陕西某建设有限公司与被告西安某科技有限公司于2013年1月5日签订了通风、空调工程施工合同依法予以解除；二、被告西安某科技有限公司给付原告陕西某建设有限公司工程款损失364462.05元；三、被告西安某科技有限公司赔偿原告陕西某建设有限公司停工期间的员工工资损失93450元四、驳回原告陕西某建设有限公司其它诉讼请求。上述款项于本判决生效后十日内给付。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费10464元，由被告西安某科技有限公司承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本上诉于陕西省咸阳市中级人民法院。                                      审 判 长  杨  凯                     人民陪审员   程振涛                     人民陪审员   韩建民                     二〇一九年八月二十二日             书 记 员    许颖妍        附一：本案适用的主要法律条文：《中华人民共和国合同法》第八条 依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第四十九条 行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。第六十条 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十三条 当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。第一百零七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。  第一百零八条 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。第一百一十三条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。 第一百一十四条 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第一百一十九条 当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。  当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条  当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。二、执行申请提示 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条 申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。第二百五十三条 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。