广东省佛山市南海区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0605民初2276号原告：佛山市和天下装饰设计有限公司，住所地：广东省佛山市南海区大沥镇。法定代表人：刘砍山。委托诉讼代理人：蔡宗轩，广东高裕律师事务所律师。被告：王强，男，1986年10月28日出生，汉族，住湖北省沙洋县。第三人：赵华丽，女，1978年4月11日出生，汉族，住湖北省松滋市街河市。原告佛山市和天下装饰设计有限公司与被告王强装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年1月23日立案后，依法适用简易程序，并于2019年3月19日公开开庭进行了审理。诉讼中，本院依法追加赵华丽作为第三人参加本案诉讼，因本案案情复杂，不宜适用简易程序进行审理，故本院于2019年6月3日依法作出（2019）粤0605民初2276号民事裁定，裁定本案转换适用普通程序审理，并于2019年7月9日再次公开开庭审理了本案。原告的委托诉讼代理人蔡宗轩，被告王强均到庭参加两次庭审，第三人经本院合法传唤没有到庭。诉讼中，当事人申请庭外和解，相应期间依法不计入审理期限。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.被告支付原告工期延期违约金，违约金自2018年8月8日起计至2018年12月22日共延误135天按每日50元计算，共计6750元；2.被告支付原告因未使用原告统一供应的装修材料违约金5000元；3.被告赔偿原告返工修复经济损失2000元；4.支付原告4000元工程质量保证金；5.本案诉讼费用由被告承担。原告当庭撤回第3项诉讼请求。事实和理由：2018年5月8日，原告佛山市和天下装饰设计有限公司（以下简称和天下公司）与被告签订《工程施工协议书》（以下简称涉讼合同），约定被告承接位于南海区××房（以下简称涉讼房屋）的房屋装修工程，承包方式为包工包料，工期90天，2018年5月9日起至8月8日止；人工费按水电、泥水、木工、油漆的施工进度完成并通过验收合格后分别预支付预算工程款的10%；所有装修工程所需的材料（包括水电材料、板材、油漆、中粗砂、水泥等）均由原告供应，装修材料的采购费用从工程承包款中扣除；人工费和相应工程进度所配送的材料款总额相加，支付不超过预算工程款的80%，余款在工程竣工、家具家电进场后整体验收合格并在业主缴纳工程尾款后两周内结算，工程承包总价以整体验收后的最终结算价为准。根据涉讼合同，被告必须严格按照原告的《装修工艺规范》、《工程下拨表》和《工程施工图》进行施工，并按原告《施工管理规范》和其他规章管理制度执行，报告工程进度，及时处理客户反映的问题。但被告怠于履行工程施工协议约定义务，屡次无故停工导致工期延误至2018年12月22日，且在施工过程中，并未按照原告的上述施工规范要求施工，出现卫生间地砖铺设空鼓，厨房墙砖损坏，阳台马赛克遗漏瓷砖未贴等诸多装修质量问题。原告多次催促被告整改，但被告拒不整改，更拒不向原告提交《工地施工现场签到表》、《工程工期承诺书》、《工地主材验收确认单》、《工程流程配合表》、《施工规范白皮书》、《工地施工进度表》等资料，导致原告无法对工程进行整体验收和工程结算。对被告施工存在的质量问题，原告不得不自行进行修复，由此造成原告返工修复花费2000元。根据双方的约定，工期延误一天应支付违约金50元，涉讼工程直至2018年12月22日才整体家具家电进场完工，被告工期延误135天，应当支付工期延误违约金6750元，同时没有完全使用原告统一供应的装修材料，构成违约，应当承担支付5000元的违约金，合计违约金11750元。由于被告在施工过程中存在工程质量问题，导致原告遭受客户的投诉，被告应当赔偿双倍的质量保证金4000元。第2项诉请依据为合同第（三）条第2款，被告必须按原告供应的材料施工，但被告并未完全按照原告供应的材料，根绝双方的合同约定，应支付500-5000元的罚款，实际就是违约金，原告主张按5000元计算违约金。第4项诉请依据项目经理加盟合约书第6条约定，原告有权按保证金双倍追究被告赔偿。被告在承包施工的过程中，没有按原告的装修规范进行施工，导致涉讼工程工期延误，出现卫生间地砖铺设空鼓、厨房墙砖损坏、阳台马赛克有遗漏瓷砖未贴等诸多装修质量问题，且被告拒不交还业主的钥匙。被告也没有向原告提供施工规范白皮书，也没有按要求通知原告对工程进行验收。综上，请求法院支持原告诉请。被告辩称，第一，不同意支付工期延期违约金，被告施工不存在延误的情况，即使存在延期交付的问题，也是因为原告主材提供延误导致的，被告的施工是在约定时间内完成，经业主和监理验收合格后，在原告尚未支付被告工人生活费的情况下，被告还是完成了工程。第二，不同意原告的第2项诉请，因为当时涉讼房屋所在小区的情况比较特殊，水泥沙送不进去，在经过公司主管的沟通后，经原告同意，被告在小区就近购买了水泥沙，其余材料均是在公司采购的。第三，不同意第4项诉请，原告现在尚欠被告工人的生活费，更不存在被告需要支付质保金的情形。涉讼工程不存在任何质量问题，经业主验收合格。至于原告陈述的工程质量问题，完全是因为业主的原因后期才产生的损坏。原告的主管曾告诉被告不要帮业主修理，但是被告还是帮业主修好了。被告每完成一项工程都有原告的监理和业主的签名，原告的主材供应不停更换供应商，所以延误了被告的施工，由于原告的错误导致了被告电工、泥工、油漆返工，产生了相应的损失。被告作为原告对原告提起了诉讼，该案已判决，但原告并未应诉，现涉及了多个装修工程的工程款问题，原告尚未支付予被告，从2018年起至今没有通过任何方式联系过被告。第三人没有到庭陈述意见。原告在诉讼中举证如下：1.原告营业执照、被告身份证复印件各1份，用以证明原被告诉讼主体适格；2.工程施工协议书原件1份、工程下拨报价表（预算）原件1份，用以证明原被告存在个人住宅房屋装修工程施工承包合同关系,约定工期为90天,自2018年5月9日至2018年8月8日止,约定工程预算价为45644.37元,装饰装修材料由原告同意供应,工程造价以双方最终结算为准,被告施工要严格按照原告的图纸/质量标准/施工计划表等执行,工程验收分水电/泥工/木工/油漆等单项进度验收和竣工后家具家电进场后整体验收,验收方式为被告自检合格后,提前2天通知原告进行验收并向原告提供《和天下家装IS09001施工规范》白皮书等系列验收材料，双方约定了工程材料采购及施工过程的违约责任及违约金数额；3.装修材料领用清单复印件1份，用以证明被告未按涉讼工程施工协议约定全部领用原告统一供应的装修材料，仅领用了6882.23元的材料，存在违约的事实；4.项目经理加盟合约书原件1份，用以证明双方约定工程质量保证金2000元，及双方约定原告有权追究双倍赔偿的事实；5.照片打印件1组，用以证明被告施工存在质量问题的事实；6.微信聊天截图打印件1组，用以证明被告工期延误造成了业主投诉，房屋装修工程最后完工的时间为2018年12月22日，被告违反协议约定拒不退还业主钥匙，存在违约并造成业主投诉的事实。被告诉讼中举证如下：1.工程施工协议书原件1份、佛山市和天下装饰设计有限公司内部下拨报价表（预算）原件1份，用以证明被告完成的工程量情况；2.佛山市和天下装饰设计有限公司工程增减量变更单（项目经理下拨）原件1份，用以证明原被告就工程的工程量统计存在差异，被告实际完成的工程量应以变更单为准；3.《家装ISO9001施工规范》（2.1版）白皮书》原件1份，电路验收单原件1份，用以证明被告施工的工程均通过了原告监理及涉讼房屋业主的验收通过；4.微信聊天记录打印件（P17-20）,用以证明水泥沙材料经原告同意后，被告自行向案外人购买；5.微信聊天记录打印件（P8、9、11、16、30、36），用以证明原告的工作人员在与业主的沟通中，原告表示因为原告欠了材料商材料款，所以材料供应不及时，主材供应商将被告完成的石膏线和电位弄坏了；6.借记卡账户历史明细清单复印件1组，用以证明原告支付工程款的情况；7.业主声明原件1份，用以证明涉讼工程已经通过业主的验收，不存在任何工程质量问题，业主已经确认。经质证、辩证，原告证据2，被告对该证据中落款处签名真实性予以认定，对该证据中手写内容不予认定，对比被告证据1的形式，本院对原告证据2中被告签名的真实性予以认定。被告证据3、7为原件，被告虽有异议但未举证推翻，且第三人对该证据真实性予以认定，本院对该证据真实性予以认定；被告证据6，未显示与本案相关，本院对其关联性不予认定。被告对原告其他证据真实性无异议，原告对被告其他证据的真实性无异议，本院对上述证据的真实性予以确认并在卷佐证。本院结合采信的证据及当事人陈述，认定事实如下：2018年4月12日，原告（甲方）与被告（乙方）签订《项目经理加盟合约书》，约定甲方同意乙方作为甲方的全职施工队，乙方入职必须交纳诚信保证金（押金）10000元，入职后（签订本协议后），入职前项目经理必须向公司缴纳工程风险押金10000元，（风险金总共需缴纳30000元，剩余20000元，在工程款结算时按每户2000元/户扣押，扣押30000元满额为止，如辞职，在其承担的工程最后竣工日起1年后可一次性退还剩余风险押金）首次工程风险金以现金的形式直接缴纳到公司财务部；乙方承接甲方工程后，甲方可以按每个工程2000元扣除质量保证金，如乙方长期与甲方合作，质量保证金扣到20000元终止，以后施工项目中不再扣除质量保证金；在乙方同甲方继续合作期间，乙方完工项目工程质量、售后项目需要维修，乙方应在规定时间内进行维修，如无时间或其他原因不能按时去维修，甲方可安排公司售后部或其他施工人员去维修，所产生的所有费用（质保期内质量原因），从乙方质量保证金中扣除，如乙方质量保证金不够赔偿客户，甲方有权通过法律途径向乙方追究双倍赔偿。2018年5月8日，原告（甲方、下达施工任务方）与被告（乙方、承接任务责任方）签订《工程施工协议书》，约定甲方委托乙方对位于南海区西樵***房屋工程施工，工期从2018年5月9日至2018年8月8日止共90天，在工程截止日前乙方必须保证工程验收合格，因停电、停水及其它不可抗力原因无法施工，经业主及监理签证后工期顺延相应天数；施工项目为乙方必须严格按照甲方提供的项目单、施工图、材料编制表为标准进行施工，乙方有义务协助甲方的施工项目包括定制产品安装、其它非乙方施工项目；乙方应在年月日前向甲方递交《工地施工计划表》，并严格按该表所规定工期进行施工，乙方未在指定日期前递交该表，或实际施工与该表不符，无故延期三天以上及施工过程中累计无故延期十天以上者，甲方有权终止本合同；乙方在本工程所需的材料须提前五个工作日通知物料部安排采购，按材料编制表数量，超支部分由乙方自负，基材和主材由公司负责采购，乙方签字认可，记入乙方该工地账目；公司配送的基础材料如下：①水电材料（电线、水管）②板材（大芯板、饰面板、石膏板、木方、乳胶等）③油漆（木器漆、墙漆等）④中粗砂、水泥，以上材料均由公司配送，采购费用从乙方的承包款中扣除，未经申报擅自采购基础材料及主材的，罚款500至5000元/次，其他辅材由乙方自行采购，乙方自购材料的品牌、规格及质量标准需符合下拨表的要求，对使用假冒伪劣产品者无条件返工重做，相应损失由乙方全部承担，另对乙方处以1000至5000元罚款；甲方对本工程由乙方负责施工的所有项目进行整体验收，乙方在自检合格后，提前两天通知甲方按照前款验收标准组织验收，甲方验收过程中发现工程整体或部分不合格的，由乙方在两天内整改至符合验收标准，所有费用由乙方承担，经验收合格的，由甲方本工程的负责人在验收单上签确认，之后共同交业主验收，直到验收合格，期间整改费用由乙方承担，鉴于业主对专业知识的缺乏，必须由甲方工程部经理以及甲方总经理在《和天下家装ISO9001施工规范》白皮书工程竣工质量验收但中签字确认后，方可认定乙方工程验收合格；每道工序完工后，乙方凭监理、工程主管签字的验收单向财务申报资金领用计划，工程人工费和结算款在乙方办理完相关手续后，每月15号和30号财务将款项发放至乙方个人银行账户；乙方在施工中所需工程款的人工费，必须在水电验收完后方可领取，工程人工费与该进度内所配送的材料款总额相加，不得超过下拨工程款的80%，人工费分四次领取：第一次水电工程完工并验收合格后，按下拨总额的10%支付水电人工费，第二次泥木工完工，客户缴纳二期款后，按下拨总额的20%支付泥木工人工费，第三次油漆完工，按下拨总额的10%支付油漆工人工费，余款在工程竣工验收完成并且业主缴纳工程尾款后两周内结算。涉讼合同后附《佛山市和天下装饰设计有限公司内部下拨报价表（预算）》载明涉讼工程所需物料名称、标配量、单价及总价。被告持有一份《（2.1版）白皮书》,载明工程名称为****，第三人赵丽华、被告均在电路隐蔽工程验收记录单电路隐蔽工程签字确认记录、涂装工艺饰面验收记录单项涂装工艺饰面验收签字确认记录上签名；第三人赵丽华及原告监理员于2018年6月22日均在木工基层结构隐蔽工程验收记录单项基层结构隐蔽工程签证确认记录、泥工工程验收记录单项泥工工程验收签字确认记录上签名；第三人赵丽华与被告于2018年9月20日在涂装工艺基层验收记录单项涂装工艺基层检查签字确认记录上签名；第三人赵丽华在工程竣工质量验收单竣工验收签字确认记录中签名。被告就自购水泥沙问题通过微信联系原告工作人员，称“锦绣你又不是不知道，一样的，电梯不让拉车，出电梯进电梯都是搬的”“我自己找人送水泥沙比他那里还便宜”，原告工作人员回复“你觉得省钱了，那自己就要垫一些钱”“材料你们觉得公司贵可以自行采购，因为下拨价是包工包料的，但是自行采购就要承担垫资的风险，公司还是后期再做最后的结算，至于你说过程中产生的费用，那也是自行承担”。2018年12月20日，第三人赵华丽出具《业主声明》，主要内容如下：赵华丽是南海区西樵***房业主，与佛山市和天下装饰设计有限公司签订装修合同，委托其对上述房屋进行室内装修，工程于2018年5月9日由佛山市和天下装饰设计有限公司委派的项目经理王强带人进行施工，于2018年12月20日工程竣工，赵华丽已验收，质量合格，工程款已全额支付给佛山市和天下装饰设计有限公司。2019年3月26日，被告王强就涉讼房屋装修工程原告和天下公司拖欠工程款为由另案起诉至本院，经审查，本院决定受理并立案，案号为（2019）粤0605民初6398号。本院于2019年6月28日作出（2019）粤0605民初6398号民事判决书，判令和天下公司支付工程款47410.47元，并返还押金10000元予王强。2019年6月13日，第三人赵华丽到庭。经本院询问，赵华丽陈述，被告是原告派驻到涉讼工程现场施工的负责人，被告负责涉讼工程硬装部分，施工内容不包括家私、家电和装饰品，涉讼工程现已完工，并交付使用；原告证据5中照片是赵华丽在施工过程中发现工程的瑕疵，拍摄后反馈给原告及被告，被告已对照片中问题进行修复；施工人员在运送家私过程中将刷好的墙面蹭花了，确认并非被告造成的问题；涉讼工程的工程尾款于2018年10月1日支付的，涉讼工程硬装部分的施工在赵华丽支付工程尾款前已完工，具体完工时间不清楚；据赵华丽所知，涉讼工程硬装部分延迟完工是因被告没有收到工程款，无法聘请工人继续施工，后来因被告与赵华丽是老乡，被告承诺帮赵华丽先完成涉讼工程硬装部分，再自行向原告催讨工程款；在施工过程中，因被告没有收到原告支付的工程款，致无法支付工人工资，工人自行将房子钥匙拿走，被告将该情况告知赵华丽并道歉。庭审中，原告陈述，被告的施工包工包料，被告承包内容是水电、泥工、木工、油漆，工程须在家电家具全部进场后才视为完工，涉讼工程于2018年5月9日开工，同年12月22日整体工程完工，原告不清楚硬装部分工程何时完工；原告认为被告没有使用原告统一供应的水泥沙、包水管用的隔音棉、墙砖、地砖、收口条、木工吊顶的板材；原告主张被告支付质保金，是因被告施工过程中没有使用原告统一供应的材料，存在质量隐患，如发生质量问题，会产生返工维修费用；原告未支付工程款予被告。被告陈述，第三人与原告约定的装修工程包括硬装和软装工程，被告负责硬装部分施工（即从毛坯至家私家电进场前）；涉讼合同约定工期为90日自然日，其中60个自然日是被告实施的硬装施工工期，该工期是在每一步验收后、原告下拨借支款后的工期，涉讼工程于2018年5月9日开工，同年8月16日硬装工程完工，同年12月22日整体工程完工；涉讼工程中使用的水泥沙是经原告主管人员同意，让被告就近购买的，原告未告知被告可以提供隔音棉，收口条是由业主咨询购买的，装修用的板材均由被告自行购买，原告不提供收口条及装修用的板材。本院认为，民事活动应遵循诚实信用原则。涉讼工程为家庭室内装修工程，原告和被告于2018年5月8日签订的《工程施工协议书》是双方的真实意思表示，内容未违反法律法规的强制性、效力性规定，合法有效，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。原告主张被告支付工期延期违约金、未使用原告统一供应材料违约金及质量保证金，本院分析如下：一、关于延期违约金。首先，庭审中，原告陈述被告的施工包工包料，被告承包内容是水电、泥工、木工、油漆，工程须在家电家具全部进场后才视为完工，可见原告亦确认被告承包工程内容不包括家电家具等软装部分施工，结合涉讼合同约定被告对原告施工的定制产品安装仅为协助义务，以及第三人的陈述，被告主张其承接的涉讼工程为涉讼房屋装修工程硬装部分施工与事实相符。其次，被告主张其于2019年5月9日开工，于同年8月16日完工，并提供由业主及监理于2018年6月22日签名的泥工工程验收记录与木工基层机构隐蔽工程验收记录予以佐证，原告对被告主张的硬装部分完工时间不予确认，但亦并未举证证明被告实施的涉讼房屋装修工程硬装部分完工时间，故本院采信被告主张，被告于2019年8月16日完成涉讼工程。最后，根据涉讼合同约定，原告应分别于水电工程完工并验收合格后、泥木工完工客户缴纳二期款后、油漆完工后、在工程竣工验收完成并业主缴纳工程尾款后两周内，分四次支付工程进度款予被告。第三人陈述已付清工程款，涉讼房屋装修工程已完工并交付使用，原、被告均未提出异议，原告应依约支付工程款予被告。庭审中原告自认并未向被告支付工程款，原告未依约按工程进度支付相应工程款予被告，确对被告按涉讼合同约定工期施工造成影响，故本院认为在没有收到工程款的情况下，被告完成涉讼工程施工仅超出涉讼合同约定工期8天未构成违约，原告主张被告延期违约金缺乏事实和法律依据，本院不予支持。二、关于原告主张被告支付其未使用统一供应材料违约金。原告认为被告没有使用原告统一供应的材料包括水泥沙、包水管用的隔音棉、墙砖、地砖、收口条、木工吊顶的板材；被告陈述，涉讼工程中使用的水泥沙是经原告主管人员同意，让被告就近购买的，原告未告知被告可以提供隔音棉，收口条是由业主自行购买的，装修用的板材均由被告自行购买，原告不提供收口条及装修用的板材。首先，根据涉讼合同约定，基础材料包括水电材料、板材、油漆、中粗砂、水泥由原告配送，其他辅材由乙方自行采购，未经申报擅自采购的罚款500元至5000元。被告出示其与原告工作人员微信聊天记录显示，被告确曾就水泥沙的采购与原告工作人员进行沟通，且原告工作人员亦表示“材料你们觉得公司贵可以自行采购，因为下拨价是包工包料的”可见原告并未对被告自行购买水泥沙提出异议；其次，原告主张涉讼工程所需板材由其配送，被告主张原告并未提供板材供应，双方各持意见但均未举证证明；最后，原告主张被告未使用原告统一配送的隔音棉、墙砖、地砖、收口条，但根据涉讼合同约定，上述材料不属于必须由原告统一配送基础材料。被告的陈述能与本案认定的证据基本吻合，反之原告的陈述含糊不清，且与涉讼合同约定不符，故本院采信被告陈述，对原告上述主张不予支持。三、原告以被告施工过程中没有使用原告统一供应的材料，存在质量隐患，如发生质量问题，会产生返工维修费用为由主张原告支付质量保证金，但原告并未举证证明涉讼工程存在质量问题，且返工维修费用亦未实际发生，原告主张被告支付质量保证金缺乏事实依据，本院不予支持。第三人经本院合法传唤，无正当理由没有到庭参加诉讼，本院依法缺席判决。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第二百四十条的规定，判决如下：驳回佛山市和天下装饰设计有限公司全部诉讼请求。本案以普通程序结案，案件受理费243.75元（佛山市和天下装饰设计有限公司已预交），由佛山市和天下装饰设计有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审 判 员  蓝斯艺人民陪审员  李爱明人民陪审员  卢思尧二〇一九年九月五日书 记 员  李 慧