湖南省郴州市北湖区人民法院民 事 判 决 书（2019）湘1002民初4657号原告：李韡，男，1980年10月27日出生，汉族，住湖南省郴州市北湖区。原告：杨香琴，女，1985年7月7日出生，汉族，住湖南省郴州市北湖区。两原告共同委托诉讼代理人：侯锦琼，湖南天地人（郴州）律师事务所律师。两原告共同委托诉讼代理人：姚鹏，湖南天地人（郴州）律师事务所律师。被告：郴州市美世界房地产开发有限公司，住所地湖南省郴州市北湖区人民西路29号郴建集团19栋204号。法定代表人：曾楷峰，该公司总经理。委托诉讼代理人：邝洪波，湖南奋斗者律师事务所律师。委托诉讼代理人：邓伍军，男，1982年4月12日出生，汉族，湖南省郴州市北湖区人，系该公司法务，住湖南省郴州市北湖区。原告李韡、杨香琴与被告郴州市美世界房地产开发有限公司（以下简称美世界公司）商品房销售合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告李韡、杨香琴的委托诉讼代理人侯锦琼、被告美世界公司的委托诉讼代理人邓伍军到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告李韡、杨香琴请求判令：1、判令郴州市美世界房地产开发有限公司自起诉之日起半年内办理好房屋验收合格等相关法律手续，并将合格的郴州美美世界城市商业广场楼盘D栋12D02号房交付给原告李韡、杨香琴；2、判令郴州市美世界房地产开发有限公司支付逾期交房违约金58200.00元给原告李韡、杨香琴（违约金暂算至2018年4月30日）3、本案诉讼费用由被告承担。庭审中，原告当庭撤回第一项诉讼请求。被告美世界公司答辩要点：1、被告延期交房系不可抗力因素导致，根据合同法及合同约定，遭遇不可抗力时被告可以据实延期交房，不构成违约；2、原告诉请违约金过分高于实际损失，请求法庭依法予以核减；3、原告存在延期付款，请求在被告应付原告逾期交房违约金中进行等额抵扣；4、原告已于2018年4月30日收房。查明的事实根据双方诉辩主张和举证质证情况，本院确认如下法律事实：1、2016年8月7日，原告李韡（买受人）、杨香琴（共有人）与被告美世界公司签订一份《郴州市商品房买卖合同》，原告购买被告美世界公司开发的位于郴州市人民西路郴州市美美世界城市商业广场项目中12D02号房，建筑面积86.33平方米，该商品房单价为每平方米6950.08元，约定总房价600000元。合同签订后，原告支付了合同约定的全部房款600000元。2、《郴州市商品房买卖合同》第五条约定：买受人以银行按揭方式付款，于合同签订之日向出卖人交付房款400000元，余款200000元向交通银行股份有限公司郴州分行申请贷款；第六条约定：买受人未按照合同约定时间付款，双方同意按逾期时间，分别处理（不作累加）：（1）逾期未超过90日，自本合同规定的应付款期限之次日起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之二的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过180日，出卖人有权解除合同，出卖人解除合同的，买受人按应付款的10%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之次日起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之二的违约金；第九条“交房期限及条件”约定，出卖人应当于2016年11月30日前将具备下列第3种条件、并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：……3、该商品房经验收合格，该商品房专指本栋，验收标准详见附件四补充协议。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起60日内告知买受人的；2、如合同约定的交付期限届满时，买受人仍未能依约向出卖人支付全部到期款项（包括违约金、税费等）；3、政府对验收及市政配套、安装之延误；第十条中对逾期交房的违约责任作出约定：出卖人未能在合同约定的时间将商品房交付给买受人，逾期超过180日，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第九条规定的最后交房期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之二的违约金。3、原、被告在《郴州市商品房买卖合同》中约定的交房期限为2016年12月31日前交付房屋，2018年4月30日被告将房屋交付给原告，逾期交房天数为484天。争议的认定本案根据查明的事实，将双方当事人争议的焦点概括如下：1、原告李韡、杨香琴要求被告美世界公司承担逾期交房违约责任的诉请是否符合合同约定和法律规定。被告美世界公司辩称其逾期交房主要是受施工期间恶劣天气、郴州市创建文明城市限制施工时间等不可抗力原因导致。本院认为：美世界公司所称的施工期间天气状况和政府对城市的管理工作是工程建设中应当考虑的因素而非不可抗力，本案中，被告美世界公司提交的证据不足以证明其至今尚未交房是因为天气状况不良所致，且并未提交任何因遭遇不可抗力曾告知买受人需延期的证据（商品房买卖合同第九条第二款第一项的约定），对被告美世界公司称逾期交房是不可抗力所致的抗辩理由，本院不予采信。2、关于被告美世界公司是否有权据实顺延交房问题。被告美世界公司庭审中称，因原告拖延了缴款时间，公司有权据实顺延交房。原告李韡、杨香琴对此不予认可。经查明，合同第九条约定为：如合同约定的交付期限届满时，买受人仍未能依约向出卖人支付全部到期款项，出卖人可据实予以延期。本院认为，该条款在合同约定的商品房交付内容中，是指约定的商品房交付期限届满，买受人仍未能依约向出卖人支付全部到期款项时，出卖人依法行使的不安抗辩权。本案中，买受人在商品房交付期限届满前已向出卖人支付了全部购房款，故被告美世界公司所称可据实予以延期交房的抗辩没有事实和法律依据，本院不予采信。判决的理由与结果本院认为：本案系商品房销售合同纠纷。本案立案案由为房屋买卖合同纠纷，经审查应进一步确定为商品房销售合同纠纷。本案中，双方签订的《郴州市商品房买卖合同》是双方真实意思表示，合同合法有效，双方均应依约履行。庭审中，原告当庭撤回第一项诉讼请求。系原告对自己诉讼权利的处分，且不违反法律规定，本院予以准许。关于逾期交房违约金数额的确定。双方在商品房买卖合同中约定的逾期交房违约金按已付房价款每日万分之二计算，被告美世界公司称违约金过高请求核减，但并未提交违约金过高的证据，因双方在商品房买卖合同中对逾期交房违约金有明确的约定，依照法律规定，被告美世界公司应当按照双方合同约定支付违约金，本案违约金为58080元（600000元×484天×日万分之二，从2017年1月1日计算至2018年4月30日止），对原告超过部分的诉请，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条第一款、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、第二百五十三条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告郴州市美世界房地产开发有限公司在本判决生效之日起十五日内支付原告李韡、杨香琴逾期交房违约金58080元；二、驳回原告李韡、杨香琴的其他诉讼请求。如果被告郴州市美世界房地产开发有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费减半收取628元，由被告郴州市美世界房地产开发有限公司负担628元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省郴州市中级人民法院。审判员  谷奕葶二〇一九年九月十二日法官助理李婷书记员李轩附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。