湖南省常德市鼎城区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）湘0703民初2019号 原告：常德市精美装饰设计有限公司，住所地：常德市武陵区白马湖街道办事处富强社区富强巷59号。 法定代表人：唐志祥，该公司经理。 委托诉讼代理人：刘化勇，常德市武陵区天地法律服务所法律工作者。代理权限为特别授权代理。 被告：梅某某，女，1996年6月23日出生，汉族，居民，住湖南省常德市鼎城区灌溪镇。 原告常德市精美装饰设计有限公司（以下简称：精美装饰公司）与被告梅某某装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年6月13日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告精美装饰公司的委托诉讼代理人刘化勇到庭参加了诉讼，被告梅某某经本院公告传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告精美装饰公司向本院提出诉讼请求：1、依法解除原、被告签订的《室内装修工程施工合同》；2、判令被告梅某某向原告支付工程款75000元，赔偿停工损失9000元并支付滞纳金10687元（计算至一审休庭之日止）。事实与理由：2018年11月7日，原、被告签订了一份《室内装修工程施工合同》，约定由原告对被告所有的位于常德市鼎城区灌溪镇兴发苑三期工程2栋1203号房进行装修，合同对工程内容、工程期限、合同金额、工程价款及结算、材料供应和违约责任等事项作了明确约定。合同签订后，被告支付了50000元保证金，原告于2018年11月11日组织施工，同年11月20日完成了第一期工程。即合同约定的“水电基础工程”。后原告通知被告对第一期工程验收。并要求按约支付工程款。然被告家庭成员对装修的不能统一意见，其既不验收工程也不支付工程款，致使原告的工作人员长时间窝工。原告认为，原、被告签订的施工合同是双方的真实意思表示，被告无正当理由拒不履行合同义务，已构成违约，故诉至法院，请求判如所请。 被告梅某某未到庭应诉及提供答辩。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，因被告梅某某未到庭质证，本院视为其对质证权利的放弃，对原告精美装饰公司提供的证据，本院认为证据来源合法，内容客观真实且与案件事实具有关联性，本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年11月7日，被告梅某某（甲方）与原告精美装饰公司（乙方）签订了一份《室内装修工程施工合同》，约定由乙方承建甲方所有的位于常德市鼎城区灌溪镇兴发苑三期工程2栋1203号房的装修工程，一、工程概况1.1工程地点：兴发苑三期工程2栋1203号，1.4工程承包，采取下列第2种方式：2、乙方包工、包全部材料，1.5工程期限：80天（2018年11月11日至2019年1月31日），1.6合同金额（人民币大写）叁拾万陆仟元。四、关于工程价款及结算的约定4.1工程款按工程进度分次支付，合同签字生效后，甲方按下表中的约定向乙方支付工程款：第一次，在水电基础完成之后付款25%，即75000元；第二次，泥工铺贴完成后付款35%,即105000元；第三次，木艺造型之后付款35%，即105000元（扣除保证金）；第四次，油漆粉刷之后付款5%，即15000元。七、关于设计与施工验收的约定7.7工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应在接到通知后3日内验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能验收，需及时书面通知乙方、另定验收日期，否则视为甲方通过验收。若另定验收日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。八、奖励和违约责任8.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，除顺延工程外甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方100元，甲方不按合同约定拨付款，每拖期一天按拨付款的0.5%支付滞纳金…。合同签订后，被告支付了5000元保证金，原告组织了施工，并于2018年11月21日完成了第一期工程。2018年11月22日，原告书面通知被告对第一期工程验收，因被告家庭成员对装修方案意见不一致，被告一直未验收且拒绝按约付款。故原告诉至本院，提出前列诉讼请求。 另查明，《室内装修工程施工合同》约定的第一期应付款为75000元，但按照原告提供的工程结算单计算，一期实际工程量的价款为38520元，二期施工人员的误工费为2700元。 本院认为，本案系装饰装修合同纠纷，争议的焦点之一：涉案合同是否应予解除；之二：原告主张的工程价款任何计算；之三：违约责任如何确定。 关于焦点1，原告精美装饰公司在完成第一期装饰工程后，通知被告梅某某验收，被告因自身原因拒绝验收和付款，该行为表明其不履行主要债务，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第（二）项规定，原告可以解除合同。 关于焦点2，原、被告在合同中虽约定第一期付款应为75000元，但以原告的实际工程量计算仅为38520元，按照公平合理的原则，对原告主张的工程价款，本院确定为38520元。 关于焦点3，原、被告签订的《室内装修工程施工合同》是双方真实意思的表示，内容不违反法律法规的强制性规定，合法有效。因被告未按合同约定履行义务。已构成违约，应承担相应的违约责任，对滞纳金双方已明确约定，当按此约定以本院确定的工程价款计算。原告只要求从通知验收之日起至一审休庭之日止期间的滞纳金，是其对民事权利的合理处分，符合合同约定和法律规定，本院予以支持；对于原告主张的9000元停工损失，因其未提交证据证明停工的具体日期，考虑到有实际的停工损失，本院酌情按照其提交的工程结算单认可的2700元误工费予以确认。 综上所述，本院对原告精美装饰公司的诉讼请求部分予以支持。被告梅某某经本院公告传唤不到庭参加诉讼，本院依法缺席审判。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第（二）项、第九十八条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下： 一、解除原告常德市精美装饰设计有限公司与被告梅某某签订的《室内装修工程施工合同》； 二、限被告梅某某于本判决生效后十日内向原告常德市精美装饰设计有限公司支付工程款38520元和滞纳金5489元，赔偿因停工造成的经济损失2700元，共计46709元，已支付的5000元保证金予以冲减，还应支付41709元； 三、驳回原告常德市精美装饰设计有限公司的其他诉讼请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2880元，由被告梅某某负担968元，原告常德市精美装饰设计有限公司负担1912元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省常德市中级人民法院。 审 判 长  赵安平 审 判 员  陈凯枫 人民陪审员  周合彩 二〇一九年九月十九日 书 记 员  李向文 附相关法条： 1、《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十八条合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 2、《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 3、最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。