北京市丰台区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0106民初416号原告:石兰电气股份有限公司，住所地河北省沧州市肃宁县电气工业园区。法定代表人：石兰亭，董事长。委托诉讼代理人：牛鹏丽，河北锦泽律师事务所律师。委托诉讼代理人：高秀兰，河北锦泽律师事务所律师。被告：国网冀北电力有限公司物资分公司，住所地北京市丰台区安乐林路15号。负责人：周维丽，经理。委托诉讼代理人：王延涛，浙江天册（北京）律师事务所律师。委托诉讼代理人：郝志新，浙江天册（北京）律师事务所实习律师。原告石兰电气股份有限公司（以下简称石兰电气公司）与被告国网冀北电力有限公司物资分公司（以下简称冀北电力物资分公司）买卖合同纠纷一案，本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。本案原告石兰电气公司的委托诉讼代理人高秀兰，被告冀北电力物资分公司的委托诉讼代理人王延涛、郝志新到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告石兰电气公司向本院提出诉讼请求：1、确认被告单方解除与原告于2016年11月15日签订的《国网冀北电力曹妃旬电厂500千伏送出工程接续金具—补修管，JX-400/35采购合同》的行为无效；2、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2016年11月15日，原告与被告签订《国网冀北电力曹妃甸电厂500千伏送出工程接续金具一补修管，JX-400/35采购合同》，原告在合同履行过程中并无违约行为。2018年6月4日，被告单方作出《关于解除物资供应合同的通知》，要求解除与原告之间的上述采购合同，2018年8月17日原告向被告复函，不同意被告单方解除合同。原告认为双方签订的合同合法有效，被告没有单方解除合同的权利，不符合法定解除的条件，故被告作出的《关于解除物资供应合同的通知》应为无效通知，特诉至法院。被告冀北电力物资分公司答辩称：不同意原告的诉讼请求。原告迟延履行涉案采购合同项下的供货义务，已经构成违约，我方有权单方解除合同。原告不履行供货义务己导致工期延误，且原告在多起案件中作为被执行人，此情形下，我方有合理理由认为原告已不具备供货能力，根据双方签订的采购合同第13.2.1的约定，已达到了单方解除的条件。2018年6月4日，因原告严重迟延履行供货义务致使工程项目无法正常开展，同时根据国家电网公司关于清理超期订单的规定，我方向原告发送了《关于解除物资供应合同的通知》，通知原告其收到通知之日双方合同即行解除，解除通知已经于2018年6月13日到达原告处。根据合同法第九十六条规定，当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方，合同自通知到达对方时解除。故涉案采购合同已于2018年6月13日解除。综上请法院驳回原告的诉讼请求。本院经审理认定事实如下：2016年11月15日，冀北电力物资分公司（买方）与石兰电气公司（卖方）签订《国网冀北电力曹妃旬电厂500千伏送出工程接续金具—补修管，JX-400/35采购合同》（合同编号SGJBWZ00HGMM1603793，采购订单编号0100143385），合同内附《国家电网公司招标活动中标通知书》，载明“石兰电气公司：国家电网公司经依法招标，确定你公司为国家电网公司2016年输电线路材料线路金具第五次集中招标活动下表所列事项采购货物中标人……请贵公司迅速登陆招标人招投标交易平台信息系统完成电子合同确认签署”；合同第一部分“合同协议书”中约定“鉴于买方为实施曹妃甸电厂500千伏送出工程，已接受卖方对该项目接续金具—补修管，JX-400/35等货物（简称合同货物）的投标，买卖双方就合同货物的采购订立本协议；卖方应按照合同供应的合同货物名称、规格、单位、数量、合同价款、交货期、交货地点等见《己标价合同货物清单》（附件一）；本合同价格为人民币5057873.73元（含税）；合同价格分预付款、到货款、投运款和质保金四次支付，支付比例为1：6：2.5：0.5”；合同签署页卖方落款处为石兰电气公司，地址载明为“肃宁县电气工业园区”；合同附件一为《已标价合同货物清单》，载明的货物包括接续金具-补修管、保护金具-间隔棒、地线耐张通用、地线悬垂通用等物品，交货期均为2017年3月31日；合同第二部分“通用合同条款”中约定“3.2合同价格分预付款、到货款、投运款和质保金四次支付(1)预付款：合同生效后，卖方凭履约保证金、预付款收据办理支付申请手续，买方在申请手续办理完毕后60日内（向境外支付的，延长60日）支付预付款；4.交货4.1合同货物交货进度见《货物清单行报价暨投标报价汇总表》，具体交货时间、地点、数量、型号等信息以《已标价合同货物清单》为准；11违约责任11.1.6卖方违反合同约定迟延交货的，买方有权按迟交货物金额的l‰/天向卖方主张迟延交货违约金，迟延交货违约金总额不超过合同价格的10%；迟延交货违约金总额达到合同价格的10%或者迟交合同货物对安装、试运行有重大影响的，买方有权取消该批次供货，并可以依其认为适当的条件和方法向第三方购买可替代的货物，由此发生的差价、增加的费用和损失等由卖方承担，同时，买方也有权解除合同并按照合同第13.2条执行；13.2合同解除13.2.1除本合同已有约定的合同解除情形外，若发生下述任何一种情况，则买方有权解除合同，并可要求卖方立即退还买方已支付的合同价款，同时买方有权要求卖方按照合同价款的20%支付违约金，卖方应支付的违约金低于给买方造成的损失的，并应就差额部分向买方进行赔偿；(1)卖方未能在合同约定的期限内及买方认可的任何延期内交付部分或全部合同货物；13.2.2买方依本合同约定单方解除合同时，依本合同第17条约定的方式通知对方，解除合同的通知自到达卖方时生效；17.通知一方根据本合同发给另一方的任何通知，包括批准、证明、同意、确定和请求均应采用书面形式，通知可由专人送交或通过信件或快递、数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）方式发送；由专人送交时，以对方签收之日为通知的收到日期；通过信件或快递方式发送的，以对方签收之日为通知的收到日期，因签收方联络方式变更致使通知未被接收的，并不影响通知送达的效力；通过数据电文方式发送的，以该数据电文进入对方指定特定系统的时间为到达时间；对方未指定特定系统的，以该数据电文进入对方的任何系统的首次时间为到达时间”。2018年6月4日，冀北电力物资分公司出具《关于解除物资供应合同的通知》，载明：“石兰电气公司：2016年11月15日，根据国家电网公司2016年第五批材料招标（招标批次SG1610）中标结果，我公司与贵公司签订了《曹妃旬电厂500千伏送出工程接续金具—补修管，JX-400/35采购合同》（详见附表），上述合同约定交货期为2017年3月31日，但截止本通知发出之日，贵公司在合同交货期内未履行相应的交货义务。贵公司严重延迟履行上述合同物资的供应义务，导致我公司的项目无法正常开展、完工，且已造成巨大损失，鉴于此，我公司特函告贵公司如下：1、贵我双方签订的列于附表的合同自贵公司收到本函件之日起即行解除；2、对于贵公司延迟履行供货义务对我公司所造成的损失，我公司保留通过诉讼方式解决的权利”。庭审中，冀北电力物资分公司提交了EMS详情单及邮件查询记录截图，用以证明该份通知的邮寄地址为肃宁县电气工业园区石兰电气公司，并于2018年6月13日投递到石兰电气公司。石兰电气公司对上述EMS详情单及邮件查询记录截图的真实性予以认可，但主张实际收到日期并非2018年6月13日。庭审中，石兰电气公司主张冀北电力物资分公司未向其支付预付款，并提交其于2018年8月17日向冀北电力物资分公司出具的《关于支付采购合同预付款的通知》一份，冀北电力物资分公司主张其并未收到过该份通知，且根据本案所涉采购合同通用条款3.2条的约定，石兰电气公司未支付履约保证金，因此不符合支付预付款的条件。此外，庭审中，石兰电气公司还主张冀北电力物资分公司向其支付了货款110223.36元，并提供中国工商银行网上银行电子回单两份，冀北电力物资分公司对石兰电气公司上述主张不予认可，主张两份电子回单上载明的付款用途为“付0100143313”和“付0100144394”，该两份采购订单编号与本案所涉采购合同并不一致，电子回单载明的款项并非支付本案所涉采购合同项下货款，并向本院补充提交了其与石兰电气公司签订的另外两份《采购合同》（采购订单编号分别0100143313和0100144394）用以证明。石兰电气公司对上述两份《采购合同》的真实性予以认可，但主张针对本案所涉采购合同亦履行了供货义务。上述事实，有双方共同提供的《国网冀北电力曹妃旬电厂500千伏送出工程接续金具—补修管，JX-400/35采购合同》、《关于解除物资供应合同的通知》，原告石兰电气公司提供的中国工商银行网上银行电子回单，被告冀北电力物资分公司提供的EMS详情单及邮件查询记录截图、采购订单编号分别0100143313和0100144394的《采购合同》及双方当事人陈述在案佐证。本院认为：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中，石兰电气公司与国网冀北物资分公司签订《国网冀北电力曹妃旬电厂500千伏送出工程接续金具—补修管，JX-400/35采购合同》，石兰电气公司作为卖方，如主张其已履行了相应的供货义务，则应当承担相应的举证责任，但石兰电气公司在本案中未提供任何证据对此予以证明，其在庭审中申请本院到冀北电力物资分公司处调取关于该合同（工程）的验收单、入库材料单等以查明相应的供货情况，缺乏相应的法律依据，该主张本院不予采信。本案所涉采购合同的附件《己标价合同货物清单》中对于石兰电气公司的供货期限进行了明确约定，且合同第二部分“通用合同条款”3.2条中约定“合同生效后，卖方凭履约保证金、预付款收据办理支付申请手续，买方在申请手续办理完毕后60日内（向境外支付的，延长60日）支付预付款”，并未明确约定支付预付款是石兰电气公司履行供货义务的前提条件，石兰电气公司亦未提供相应证据证明其向冀北电力物资分公司提供了履约保证金、预付款收据，现冀北电力物资分公司主张石兰电气公司未能履行本案所涉采购合同项下的供货义务，石兰电气公司亦不能提供相应证据证明其履行了供货义务，故冀北电力物资分公司有权依据合同第二部分“通用合同条款”13.2条的约定行使合同解除权。庭审中，冀北电力物资分公司主张《关于解除物资供应合同的通知》已于2018年6月13日投递到石兰电气公司，并提供了EMS详情单及邮件查询记录截图，石兰电气公司虽对收到日期提出异议，但未提供相应证据予以反驳，因此，根据合同第二部分“通用合同条款”13.2.2条的规定，本案所涉采购合同已经解除。石兰电气公司在庭审中还主张冀北电力物资分公司未在一年内行使合同解除权，因此已经超过了除斥期间，但本案所涉采购合同中对于行使解除权的期限未进行明确约定，故该主张依据不足，本院亦不予采信。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条第二款、第九十五条、第九十六条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：驳回石兰电气股份有限公司的全部诉讼请求。案件受理费70元，由原告石兰电气股份有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第二中级人民法院。审 判 长  俞凯欣人民陪审员  廉润有人民陪审员  高大勇二〇一九年九月二十三日法官 助理  李 楠书 记 员  刘 硕