宁夏回族自治区中卫市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）宁05民终690号 上诉人（原审被告、反诉原告）：杨春林，男，1971年12月9日出生，住宁夏回族自治区中宁县。 委托诉讼代理人:陈国宝,宁夏中宝律师事务所律师。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：宁夏百安居设计装饰工程有限公司，住所地宁夏回族自治区吴忠市利通区。 法定代表人：李正国，该公司总经理。 上诉人杨春林因与被上诉人宁夏百安居设计装饰工程有限公司（以下简称百安居公司）装饰装修合同纠纷一案，不服宁夏回族自治区中宁县人民法院（2019）宁0521民初198号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年8月7日立案后，依法组成合议庭，于2019年9月5日公开开庭进行了审理。上诉人杨春林及其委托诉讼代理人陈国宝，被上诉人百安居公司的法定代表人李正国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 杨春林上诉请求：1.撤销原判，改判驳回百安居公司的一审诉讼请求，并支持杨春林的反诉请求，或将本案发回重审；2.一、二审案件受理费、反诉费由百安居公司负担。事实和理由：1.涉案《室内装饰工程委托合同》存在未全面实施、延期交工、未经竣工验收合格的事实，且未完工部分至今仍未装修，杨春林有权要求解除合同，并要求返还未完工部分的装修款。2.《室内装饰工程委托合同》和双方签字确认的预算书能够证实涉案工程预算总价款为344990元、最终结算价款为29万元，约定装修内容包括449.37㎡3D墙面，相关主材、辅材、人工费用为单价278元／㎡。但百安居公司实际完工的3D墙面仅有57㎡，该预算书多计算费用91626.24元，现杨春林仅主张返还5万元，应予支持。3.双方当时约定施工方式为百安居公司包工包料，经百安居公司同意，杨春林与百安居公司法定代表人李正国一起购买了价值27490元的原材料，均用于装饰装修工程的3D墙面范畴，百安居公司应予返还。4.百安居公司迟延交工导致杨记手抓无法按期正常开业经营，造成损失，杨春林按照当地税务部门核定的该餐馆每月最低营业额8万元标准主张一个月的损失，百安居公司应予赔偿。 百安居公司辩称，该公司承接的仅是杨记手抓的墙面和顶面装修，不包括原墙面及地面拆除、水电改造、门窗、瓷砖铺设、木地板铺设、灯具安装、桌椅板凳摆放等部分。现装修已经完成，装饰装修合同无法解除，杨春林主张的未完工部分亦不属实，百安居公司不应向其退还装修款5000元。双方最初协商的装修费用是344990元，最终确定为29万元，该价格系打包结算价格，3D墙面也未单独计算。第一份预算中约定的3D墙面是449.37平方米，但装修过程中因装修风格变化较大，最终装修效果是以第二份预算明细施工的，仅对部分墙面3D化，杨春林主张返还的3D墙面装修费用5万元没有事实依据。因杨春林对装修效果不满意，自行拆除了电视背景墙面并采购27490元材料重新装修，由此支出的费用与百安居公司无关。杨春林主张的8万元营业额损失没有证据证实，百安居公司不应承担。 百安居公司向一审法院起诉请求：1.判令杨春林向百安居公司支付装修款5万元，利息损失942.5元（按照同期银行贷款利率4.35%自2018年7月1日计算至2018年12月4日，后期利息计算至实际付清之日）,共计50942.35元；2.案件受理费由杨春林负担。杨春林向一审法院反诉请求：1.解除双方签订的《室内装饰工程委托合同》；2.百安居公司向其退还多计算的费用5万元；3.百安居公司向其退还未完成工程的价款5000元；4.百安居公司向其返还采购原材料款27490元；5.百安居公司承担迟延交付工程给其造成的实际损失8万元（暂按照一个月计算）；6.反诉费由百安居公司负担。 一审法院认定事实：2018年4月9日，百安居公司、杨春林签订《室内装饰工程委托合同》一份，合同约定由百安居公司对被告的中宁杨记手抓进行装修，工期30天；装修总价款290000元，签订合同之日付合同定金5000元，合同签订后付材料定金145000元，材料出厂前付58000元，工期过半付77000元，竣工验收合格当天付10000元。双方签字的预算单中装修价款为344990元，双方最终协商确定装修价款亦为29万元。合同签订后，百安居公司对中宁杨记手抓进行了装修。杨春林陆续向百安居公司支付装修款共计24万元。2018年7月18日，杨春林对中宁杨记手抓开始营业。一审法院认为，百安居公司、杨春林签订的《室内装饰工程委托合同》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律规定，为有效合同，对双方具有约束力，双方应继续履行该协议。杨春林称涉案装修工程至今未竣工验收、亦未结算、尚有部分收尾工程待完成为由，要求解除《室内装饰工程委托合同》，该院认为，该合同签订后，百安居公司对中宁杨记手抓进行了装修，杨春林已支付装修款24万元，且杨春林于2018年7月18日对中宁杨记手抓开始营业，双方对该合同已实际履行，故对杨春林要求解除上述合同的反诉请求，不予支持。关于百安居公司辩称合同已履行，不同意解除的辩解意见予以采纳。对于百安居公司要求杨春林向其支付装修款5万元的诉讼请求，因双方约定涉案装修款为29万元，杨春林已支付百安居公司装修款24万元，尚欠百安居公司装修款5万元未付，故对该项诉讼请求予以支持。对于百安居公司要求杨春林支付利息的诉讼请求，百安居公司无证据证实，不予支持。关于杨春林按照双方签字的宁夏百安居设计装饰工程有限公司预算单中3D墙面积449.37㎡，实际面积57㎡为依据要求百安居公司退还多计算费用5万元的反诉请求，因该预算单中总价款为344990元，双方最终协商为29万元，杨春林无证据证实该29万元具体包含哪些装修项目及分项价格，故对该项诉讼请求不予支持。对杨春林要求百安居公司退还未完成工程的价款5000元的反诉请求，无证据证实，不予支持。对于杨春林依据2018年6月28日加盖宁夏恒大艺术建材商贸有限公司及银川红亮装饰材料经销部印章的收据各一份，要求百安居公司返还其采购原材料款27490元的反诉请求，因杨春林无其他证据印证该两份收据与本案具有关联性，故对该项反诉请求不予支持。对于杨春林要求百安居公司承担迟延交付工程给杨春林造成的实际损失8万元的反诉请求，杨春林无证据证实涉案装修工程迟延交工，故不予支持。判决：一、杨春林于判决生效之日支付宁夏百安居设计装饰工程有限公司装修款5万元；二、驳回宁夏百安居设计装饰工程有限公司的其他诉讼请求；三、驳回杨春林的反诉请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1074元，已减半收取计537元，由宁夏百安居设计装饰工程有限公司负担；反诉费1825元，由杨春林负担。 二审中，杨春林提交微信截图打印件一张，证明2018年7月8日百安居公司尚未交工。百安居公司质证认为，该微信截图内容系双方就杨春林装修合同内容之外的装修材料款式进行的沟通，此时百安居公司已经完成装修，正在做扫尾清理工作，该证据与本案争议无关。百安居公司未提交新的证据。对杨春林提交的证据，本院认定如下：该微信截图内容仅能证明双方就装修材料进行过沟通，不能证明聊天记录中的装修内容为案涉合同约定的装修内容，不予采信。 本院对一审法院查明的事实予以确认。另查明，双方在装修合同实施过程中对装修明细进行了协商变更。杨春林因对百安居公司装修的部分电视墙效果不满意，组织工人拆除后重新进行了装修。 本院认为，《室内装饰工程委托合同》签订后，百安居公司对中宁杨记手抓进行了装修，杨春林向百安居公司支付了大部分装修款，杨记手抓也于2018年7月18日开始营业，该合同已实际履行。杨春林主张涉案装修工程至今未进行竣工验收、尚有部分收尾工程未完工，未提交充分证据证实，故对其要求解除合同、返还未完成工程价款5000元的请求不予支持。百安居公司与杨春林签字的预算单中装修价款为344990元，双方议定最终结算价为29万元，并在装修过程中对装修明细进行了协商变更。现杨春林以协商变更前的装修明细中3D墙面的装修面积与实际装修面积不符为由,要求百安居公司返还差价5万元，因其不能证实双方最终结算价款29万元系按照装修明细分项价格累加计算而来，且双方在协商变更装修明细过程中对3D墙面的装修面积与价款并无特别约定，故对该主张不予支持。杨春林与百安居公司均陈述装修方式为包工包料，且《室内装饰工程委托合同》明确约定，工程使用主要材料的品牌、规格、型号，须经双方认可。杨春林主张百安居公司应退还其2.7万元材料款，与双方约定包工包料的装修方式不相符，其采购的材料是否用于替代百安居公司应予购买的材料无法确认，百安居公司亦不予认可，对该主张不予支持。杨春林主张百安居公司迟延交工导致杨记手抓无法按期正常开业经营，造成损失，应按照税务部门核定的月营业额8万元向其赔偿一个月损失，但根据双方陈述及提交的证据，不能确认百安居公司是否存在迟延交工，既使存在迟延交工情形，也无法确定该迟延系由百安居公司单方违约造成，且迟延交工的具体时间无法确定，故对该主张亦不予支持。 综上，杨春林的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费4724元，由上诉人杨春林负担。 本判决为终审判决。 审判长  薛鹏飞 审判员  施秀琴 审判员  吕广飞 二〇一九年九月二十五日 书记员  杨 越 附相关法律条文： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。 第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： （一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定； 第一百七十五条第二审人民法院的判决、裁定，是终审的判决、裁定。