陕西省汉阴县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）陕0921民初924号 原告：安康市汉滨区尚进装饰有限公司（以下简称尚进公司），统一社会信用代码91610902598796698F。 住所地：陕西省安康市汉滨区金银巷**。 法定代表人：柯尚进，系公司总经理。 委托代理人：李增宏，安康市汉滨区148法律服务所法律工作者。 被告：薛某，男，汉族，住陕西省汉阴县平梁镇高粱铺村**。 被告：欧某某，女，汉族，住陕西省汉阴县平梁镇高粱铺村**。 原告安康市汉滨区尚进装饰有限公司与被告薛某、欧某某装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告尚进公司的委托代理人李增宏、被告薛某到庭参加了诉讼，被告欧某某经本院依法传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告尚进公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告工程款40000元；2、判令被告支付合同内工程款15000元；3、判令被告支付原告增项工程款80869.92元；4、判令被告支付原告违约金及强行入住违约金40000元；5、本案诉讼费由被告承担；6、依法追究被告侵害残疾人合法权益的法律责任。事实与理由：2018年1月28日，原、被告签订一份工程合同书，合同约定：第一条：1、装修地点：汉阴县平梁镇高粱铺村五组薛某家；2、承包方式：包工包料；3、装饰施工内容：依据甲乙双方签订的施工预算表子目内容确定；4、工期：2018年2月28日至2018年5月28日竣工，工期为90天。第五条：本工程总造价55000元；第六条：工程款及结算约定，甲乙双方签订合同后，乙方材料进场2日内，甲方向乙方支付订金4万元，并在工程进度达到60%时，将13000元支付给乙方，剩余款项于甲方验收后2日内将2000元一次性付清；第七条：甲方验收责任：乙方在竣工后2日内通知甲方验收，若甲方不验收或延迟验收，乙方视为甲方已验收，甲方应在2日内将尾款付清，若甲方不付清，乙方有权阻止甲方入住，如甲方强行入住，再提高违约金20000元，因此造成的一切后果由甲方负责；第十条：违约责任，甲乙双方若任意一方毁约，或中途解除合同或不遵守合同，若甲方不按规定时间足额支付工程款的，不按时支付尾款的，如甲方违约，支付违约金二万元，如乙方违约，支付违约金二万元。合同签完后，乙方于2018年1月30日材料进场，甲方验收后在材料验收表上签字，按合同约定，乙方材料进场2日内，甲方应按合同约定支付乙方订金4万元，可甲方未付一分钱，甲方严重违约。乙方只好开始装修，直到2018年4月28日，乙方依照本合同子目表内容完成的工程已达95%，同时甲方给乙方增项的工程乙方已100%完成，甲方在验收表上签字，至此，甲方又应该支付二期工程款13000元，而甲方还是未支付一分钱，再次严重违约，因甲方的强势逼迫，乙方只好按照合同全部履行，甲方强行入住，至此甲方给乙方的工程乙方已100%完成，增加的工程款计80869.92元，包括合同内的工程款至今未支付给乙方。综上所述，原、被告合同签订后，原告按照合同履行，被告不按合同履行，严重违约，原告特提起诉讼，请求法院查明事实，公正判决。 被告薛某、欧某某辩称，一是以甲乙双方签订的施工预算子母表内容为基础，细节以双方商议为准，从头至尾未提及增项一事，一切装修都在甲乙双方的商谈范围内。二是乙方于2018年1月30日材料进场不属实，甲方未付一分钱不属实，在签订合同时，甲乙双方已谈好，甲方因建房资金紧张，乙方愿意接受甲方欠款，也就是乙方出具的工程款欠条40000元一张，不存在未付订金，更不存在违约。三是乙方提及2018年4月28日乙方依照合同内容完成工程量95%，增加的工程100%完成，更不属实，在4月28日之前，乙方的工程完成不到20%，当时，乙方称要到北京开会，公司要年中报表，公司的股东太多，自己垫付的钱太多，套点公司的钱，不签字就暂停后面的工程，为能早点入住，就签了这个所谓的工程验收表，从此之后，乙方再没有到过工程现场，也未派人来现场操作，经多次电话联系，都是以没有给钱为由，拒不到场，答辩人没有办法，只好在2018年6月8日微信转账15000元给原告，又于2018年7月1日微信转账10000元给原告，希望原告来装修，结果还是不来，答辩人只好自行装修入住，按照合同工期，原告已远远超期。综上，被答辩人在诉状中所诉的情况根本不存在，恶意扭曲事实，侵犯了答辩人的合法权益，请求驳回原告的全部诉讼请求。 本院经审理认定事实如下：2018年1月28日，原告尚进公司与被告薛某签订《工程合同书》，在合同书中约定，被告薛某（甲方）将房屋装修工程发包给尚进公司（乙方），合同第一条约定装修地点为汉阴县平梁镇高粱铺村5组，承包方式为包工包料，装修施工内容为双方签订的施工预算表子目内容，工期为2018年2月28日开工，2018年5月28日竣工；合同第二条对双方的职责进行了约定；合同第三条对材料供应进行了约定；合同第四条对安全生产和防火进行了约定；合同第五条约定工程总造价为55000元；合同第六条对工程款及结算进行了约定，材料进场支付订金40000元，工程进度达到60%将13000元支付给乙方，剩余款项验收后2日内将剩余2000元支付给乙方；第七条约定验收责任，乙方在竣工后2日内通知甲方验收，若甲方不验收或者延迟验收，视为已验收；该合同同时对其它事项及甲方责任、违约责任进行了约定。因被告无资金支付首期装修款40000元，经双方商议，原告尚进公司同意延期支付，并由被告薛某在2018年2月1日出具欠条一张，欠条上载明“今欠到柯尚进人民币肆万元整。注：装修款。”。2018年1月30日，原告将材料运到装修现场，双方签订了材料验收表，2018年4月28日，双方签订了装饰验收表，注明工程完成95%。原告在验收表签字后停工一直没有复工，被告薛某催促未果后遂自行找工人施工完成剩余装修工程，原、被告双方未对工程进行验收与结算。另查明，被告薛某与欧某某系夫妻关系，被告薛某于2018年6月8日向原告的法定代表人柯尚进微信转账15000元，又于同年7月1日向原告的法定代表人柯尚进微信转账10000元，共计支付工程款25000元。上述事实，有工程合同书、欠条、材料验收表、装饰验收表、微信支付交易明细、当事人陈述等证据在卷佐证。 本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。原、被告签订装修装饰合同后，双方应当按照合同的约定履行自己的义务，经双方确认，工程完工95%，被告应当按照合同约定支付工程款53000元，现已支付25000元，还应当支付28000元。因原告对下余工程未按照合同约定完工，也未进行验收，故对支付下余2000元工程款的诉讼请求本院不予支持。被告薛某主张原告工程只完工了20%，请求驳回原告的诉讼请求，因其提供的证据不足以证实原告只完工了20%，且与双方签订的验收表不符，故对其辩解本院不予采信。原告主张被告支付增项工程款80869.92元，原告仅提供自己单方面的增项内容清单，不符合双方合同约定，亦未提供其它证据证实双方补充了增项内容及确认了价款，故对该项诉讼请求本院不予支持。原告主张违约金40000元，在本案中，原告对该装修工程施工停工后，未再恢复施工完成全部装修工程，其行为已构成违约，故其主张被告薛某、欧某某支付违约金的诉讼请求本院不予支持。原告主张依法追究被告侵害残疾人合法权益的法律责任，于法无据，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第二百六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》六十四条第一款规定，判决如下： 一、被告薛某、欧某某于本判决生效后三十日内向原告安康市汉滨区尚进装饰有限公司支付装修工程款28000元； 二、驳回原告安康市汉滨区尚进装饰有限公司的其它诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付的金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1708元（已减半），由原告安康市汉滨区尚进装饰有限公司负担1401元，被告薛某、欧某某负担307元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省安康市中级人民法院。 审判员  汪明 二〇一九年九月二十三日 书记员  张利