重庆市第五中级人民法院民 事 判 决 书(2019)渝05民终5517号上诉人（原审被告）：重庆国平物业开发有限公司，住所地重庆市渝中区棉花街******，统一社会信用代码91500103733976959T。法定代表人：彭建飞，总经理。委托诉讼代理人：王朝辉，国浩律师（重庆）事务所律师。委托诉讼代理人：孟君婷，国浩律师（重庆）事务所律师。被上诉人（原审原告）：李世文，男，1963年6月6日出生，汉族，住重庆市武隆县。委托诉讼代理人：陶素琴，重庆百事得律师事务所律师。上诉人重庆国平物业开发有限公司（以下简称“国平物业公司”）因与被上诉人李世文商品房预售合同纠纷一案，不服重庆市渝中区人民法院(2019)渝0103民初3468号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年07月22日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人重庆国平物业开发有限公司的委托诉讼代理人孟君婷，被上诉人李世文的委托诉讼代理人陶素琴到庭参加诉讼。本案现已审理终结。重庆国平物业开发有限公司上诉请求：1、撤销一审判决，将本案发回重审或改判驳回被上诉人一审诉讼请求。2、本案一审、二审诉讼费由被上诉人承担。事实和理由：一、原审法院拒不对关键事实调查取证及对漠视上诉人提交证据的行为，导致本案判决事实认定错误。1．将“门牌号编制应由派出所进行编制”的事实错误认定为“由开发商自行编制后到派出所签字盖章”；2．将“商业部分门牌号编制时间会影响到住宅部分编制时间”错误认定为“商业部分门牌号编制时间不会影响到住宅部分办证时间”；3.本案案涉房屋的交付时间并非2016年9月30日，原审判决对违约金的起算时间认定错误。2016年9月30日是上诉人和被上诉人签订的合同所约定的交房时间，但由于被上诉人怠于接房，被上诉人签署《收楼书》之日为实际接房时间。二、原审判决责任认定错误。（一）原审判决认为道路命名问题不能免除上诉人迟延办理产权登记责任的理由是不能成立的。1.上诉人在庭审前、庭审中，以及庭审后，已向原审法院阐述了国土局关于此问题的口头解释回复，并多次向原审法院提交调查取证申请，该回复结合《重庆市门楼牌设置规范》完全可以证明商业部分房屋临街道路采用的命名系办理涉案楼栋初始登记和住宅部分产权登记的必要前提，另结合上诉人在一审过程中提交的派出所于2018年8月29日出具的《情况说明》，可以证明本案上诉人由于无法取得商业部分门牌号编制证明而无法办理初始登记。原审法院明知这一情况，却仍仅凭其此前的办案经验就简单套用到本案中，从而作出错误的责任认定。2.原审判决认为上诉人应当对道路命名问题有预见性，上诉人主动实施过申请道路命名，就为上诉人强行创设了一个上至法律法规，下至地方法规和行政规章都没有为上诉人设置的“实施积极行为”义务，让开发商变成了发起道路命名程序的责任主体，是很荒唐的。上诉人的《申请》虽然递交给了民政局，但民政局的答复是他们不接受企业的申请，只接受镇政府向他们申请，但是，却又没有任何一部规范性文件要求开发商向镇政府发起申请道路命名。（二）原审法院无视上诉人意见，草率对待《关于延期缴纳大修基金的报告》中的记载和2017年9月14日办理解除涉案房屋的在建工程抵押登记的情况，错误地认定本案未及时办理产权登记是因上诉人自身原因造成。1.《延期缴纳大修基金的报告》所记载的情况并不能证明上诉人因为自身原因延期办理本案产权登记。2.本案延期办理产权登记的根本原因并非所涉抵押，而是时间跨度完全覆盖抵押期间的道路未命名状态。本项目房屋虽然于2017年9月14日才解押，但解押后仍然未能立即办理下来房产证，而是继续逾期了7个月，直到2018年3月15日上诉人拿到派出所出具的商业门市门牌证明后，才于次月取得房屋初始登记（大证），并在数日内立即为全体业主办理了房产证。（三）原审判决认为本案政府出让土地迟延不能免除上诉人迟延办理产权登记责任的理由不能成立。1.同属新增共有土地范围的两栋房屋在2016年办理初始登记不能得出本案初始登记的办理不受新增土地的影响。2.根据上诉人提交的《2013年县规委会第二次会议纪要》，武隆区政府等相关政府部门出于社会公益目的，对城镇整体规划作出调整，将该块土地纳入了上诉人建设用地范围，非上诉人可以完全自主控制的商业行为。三、原审法院对违约金进行调整属于法律适用错误。根据《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十八条和《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条的规定，当事人参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准调整违约金有两个构成要件：一是当事人存在实际损失；二是当事人实际损失数额难以确定。其中，当事人应当对其存在实际损失举证证明，而本案被上诉人自始至终都未提交任何证据证明其存在实际损失。李世文辩称，一审认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉人的上诉请求，维持原判。李世文向一审法院起诉请求：1、请求人民法院依法对国平物业公司逾期办理产权登记的违约金进行调增(即《重庆市商品房买卖合同》第十三条第四款)由每日按已付房价款万分之0.1的违约金调整为每日按已付房价款万分之1，判决国平物业公司立即向李世文支付逾期办理产权登记的违约金人民币18230.6元(违约金以450140元为基数，每日按万分之一为标准，从2017年4月19日至2018年5月29日期间共逾期405天，即450140元×405天×0.0001=18230.6元）；2、由国平物业公司负担本案诉讼费、保全费等各项费用。事实及理由：2016年6月21日，李世文与国平物业公司国平公司签订了《重庆市商品房买卖合同》及《合同补充协议》，合同及补充协议约定:1、买方为李世文，房屋座落为重庆市武隆县×号10幢21-4(不动产登记中心登记变为×号5幢21-4);2、该商品房为预售商品房，房屋的总成交金额为450140元;3、付款方式为:签署合同当日支付首付房款135140元，向银行申请3150000元的个人购房抵押贷款，由银行直接拨付给国平物业公司;4、国平物业公司应于2016年9月30日前将已进行建设工程竣工验收备案登记的商品房交付李世文使用;5、国平物业公司在商品房交付使用后的200日内取得土地房屋登记机构出具的产权登记受理单;如因国平物业公司的责任，未能按期向房屋所在地土地房屋登记机构提交办理本商品房《房地产权证》的申请，取得土地房屋登记机构出具的产权登记受理单的，逾期超过180日后，李世文要求继续履行合同的，合同继续履行，自约定向土地房屋登记机构提交资料并取得登记受理单之日起，至国平物业公司实际提交资料并取得土地房屋登记机构出具的《重庆市商品房买卖合同》，并告知说内容与原来所签合同一致。但在签2016年2月12日《重庆市商品房买卖合同》时，国平物业公司根本没有给李世文进行提示、说明合同条款内容，就让李世文签名。当时李世文基于对国平物业公司所说的合同内容与原签合同内容一样、而且房屋已交付装修使用、也只是备案登记使用、双方实际履行的是前面那份合同，就相信国平物业公司而签名了。因国平物业公司一直未能给李世文办理产权证，李世文在查阅合同时才发现双方在2017年2月12日网签备案登记的《重庆市商品房买卖合同》内容与2016年6月所签订的《重庆市商品房买卖合同》合同内容有所不同，国平物业公司把合同的第十三条被四款约定的逾期办证的违约金调低了(由原来的每日万分之一变为了万分之0.1)，严重损害了李世文的合法权益。而该合同第十三条第四款约定的逾期办证违约金标准明显过低(每日万分之0.1)，与合同补充协议所约定的购房者办理按揭付款逾期时所应承担的每日万分之3的违约金标准明显不对等，有违公平和诚实信用原则，也远远低于李世文的损失，同时也低于本小区同楼幢同时期购买的其他购房者合同约定的“每日万分之1”的逾期办证违约金。现根据公平诚信原则、李世文实际损失，根据《最高法关于审理商品房买卖合同的司法解释》等相关规定，请求人民法院依法对该违约金进行调增，调整至每日万分之1，与本小区其他业主保持一致国平物业公司按合同约定于2016年9月30日交房给李世文，但国平物业公司却未能在交房后200日内(即2017年4月18日前)为李世文办理本商品房的产权登记申请及取得产权登记受理单，而是在2018年5月29日国平物业公司才向不动产登记中心提交了为李世文办理所购房屋产权登记的申请、并取得受理通知单，已逾期，属于违约，应当承担逾期办理房屋产权登记的违约金。综上所述，李世文认为国平物业公司已交房给李世文、李世文也装修入住，但因国平物业公司的原因导致至今未能办理产权证，使李世文的合法权益得不到保障。现要求国平物业公司为李世文办理产权证书并对逾期办证的违约金进行调增并承担支付逾期办证违约金。一审法院认定事实：2016年6月21日，李世文（合同中称乙方、买方）与国平物业公司（合同中称甲方、卖方）签订《重庆市商品房买卖合同》，约定由李世文购买国平物业公司开发的位于重庆市武隆县×号10幢21-4房屋，房屋为预售商品房，房屋成交金额450140元；甲方应在2016年9月30日前，依照国家和地方的有关规定，将已进行建设工程竣工验收备案登记的商品房交付乙方使用；如乙方无正当理由拒绝接房的，自书面交房通知确定的交付使用之日起视为已交付，该房屋毁损、灭失的风险及物业服务费用由乙方承担；预售商品房的，在本商品房实际交付使用之日起60日内，由甲乙双方向房屋所在地土地房屋登记机构提出办理本商品房《房地产权证》的申请，提交土地房屋登记机构规定的相关资料，并取得土地房屋登记机构出具的登记受理单；如因甲方的责任，未能按期向房屋所在地土地房屋登记机构提交办理本商品房《房地产权证》的申请，取得土地房屋登记机构出具的登记受理单的，逾期超过180日后，乙方要求继续履行合同的，合同继续履行，自约定向土地房屋登记机构提交资料并取得土地房屋登记机构出具的登记受理单之日起，至甲方实际提交资料并取得土地房屋登记机构出具的登记受理单之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款万分之0.1的违约金，并于甲方实际取得土地房屋登记机构出具的登记受理单之日起30日内向乙方支付违约金。该合同附件五为“合同补充协议”，其中第三条“关于按揭付款方式的补充约定”第3条约定，“若乙方未按期签署按揭合同或未按期提供按揭所需资料，或在审核、办理时已经不符合有关部门规定或已过期或需要补充资料的，则每逾期一日，乙方应按上述拟贷款金额的万分之三向甲方支付违约金”。第七条关于交房手续办理约定，双方将主合同第八条第1款关于交房通知事宜的约定修改为：甲方应于2016年9月30日达到合同约定之交房条件，届时由乙方自行到甲方售房部办理房屋交接手续，甲方不再书面通知交房，若届时乙方未前来接房又未委托他人前来接房的，已过交房日期，甲方则将房屋钥匙交付给前期物业服务公司，甲方将房屋钥匙交付给前期物业服务公司之日，视为已完成商品房交付责任。第八条第2条约定，由于非甲方原因致使甲方无法按合同约定期限按时办理合同登记备案、产权登记或预告登记的，甲方不承担违约责任。第6条约定，甲乙双方一致同意，合同中第十三条第1款、第2款产权登记办理时间按照以下进行约定：（1）购买期房的，甲方在商品房交付使用后的二百日内取得土地房屋登记机构出具的产权登记受理单。合同及补充协议还对双方的其他权利义务进行了约定。该份合同签订之前，李世文已按照合同约定支付了购房首付款并于合同签订后履行了支付按揭付款的义务，国平物业公司也于2016年9月30日取得了案涉房屋的《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》。2018年5月29日，武隆区不动产登记中心受理了国平物业公司提交的为李世文办理所购房屋产权登记的申请，并于当日向国平物业公司出具了受理通知单。2013年3月11日，武隆县国土资源和房屋管理局与国平物业公司签订《国有建设用地使用权出让合同》，将涉案房屋所属土地“武隆县中堆坝片区三组团”出让给国平物业公司，出让宗地面积为47067.73平方米。合同附件3由武隆县规划管理局出具的建设用地规划条件函载明的地上建筑总面积不得大于147631.98平方米。2013年4月24日，武隆县国土资源和房屋管理局将出让土地分为三个国有建设用地使用权证颁发给了国平物业公司，其中×号为涉案房屋所属土地的房地产权证。2015年12月11日，国平物业公司取得武隆县国土资源和房屋管理局核发的重庆市商品房预售许可证。房屋坐落为武隆县，项目名称为国平·时代天街，房屋状况包括：6幢（规划编号、公安编号均记载为6幢）1-2层商服用房、2-24层成套住宅，7幢（规划编号、公安编号均记载为7幢）1-2层商服用房、2-18层成套住宅，8幢（规划编号、公安编号均记载为8幢）2-24层成套住宅，9幢（规划编号、公安编号均记载为9幢）1-2层商服用房、2-18层成套住宅，10幢（规划编号、公安编号均记载为10幢）1-2层商服用房、2-24层成套住宅。2016年7月12日，武隆县公安局江南水陆派出所出具“证明”：“兹有我辖区中堆坝国平时代天街（该小区包括五幢楼），位于武隆县，武隆县城乡建设委员会规划幢号就是6、7、8、9、10幢。现将国平时代天街小区的门牌号由武隆县×号变更为重庆市武隆县×号，该小区住宅部分的五幢楼分别命名为1幢、2幢、3幢、4幢、5幢（即原6幢变更为1幢、原7幢变更为2幢、原8幢变更为3幢、原9幢变更为4幢、原10幢变更为5幢）。特此证明。”2016年8月29日，武隆县城乡建设委员会向国平物业公司出具渝规武核（2016）×号《建设工程竣工规划核实确认书》：“你单位申请的国平·时代天街6-10号楼补办建设工程规划许可证工程的竣工规划核实，经依据一建字第×号建设工程规划许可证及其附件附图所确定的内容研究，该工程竣工规划核实意见如下：项目名称：国平·时代天街6-10号楼补办建设工程规划许可证，工程地址：武隆县巷口镇中堆坝。……总建筑面积：97172.56㎡。附图及附件名称：施工图、建设工程规划许可证附页一建字第×号。建设单位：重庆国平物业开发有限公司；建设项目名称：国平·时代天街6-10号楼补办建设工程规划许可证；建设地址：武隆县巷口镇中堆坝。……一、本确认书是城乡规划行政管理部门对建设工程竣工规划核实确认后，核发的法律凭证。……三、建设单位或个人申请办理产权登记手续时，须持有本确认书。”2016年9月30日，国平物业公司取得国平·时代天街二标段6、7号楼、三标段8、9、10号楼、商业及地下车库工程的《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》。2016年11月15日，国平物业公司向武隆县国土资源和房屋管理局提交《关于延期缴纳大修基金的报告》：“武隆县国土资源和房屋管理局：重庆国平物业开发有限公司于2012年11月21日通过竞拍获得武隆县巷口镇中堆坝三组团70.6亩土地的使用权，于2013年9月通过了建筑工程方案设计审查。总建筑面积：234609.98㎡，其中：计容面积160232.69㎡，容积率不大于3.3%，建筑密度不大于38.14%，绿地率33.56%，停车位：1622个（住宅按1:1、商业按100个/㎡配套）。该项目分二期开发实施，一期开发实施2、3、4号地块，建筑面积134980.23㎡，共7幢（4号楼、5号楼、6号楼、7号楼、8号楼、9号楼、10号楼），其中4号楼、5号楼于2015年11月30日竣工验收备案并交付使用，另外6-10号楼于2016年9月30日竣工验收备案并交付使用。二期开发1号地块通过调规后总建筑面积84112.34㎡，其中住宅44885.96㎡，商业20435.00㎡，地，地下车库185539㎡，其它用房237.89㎡，已正式开工建设。由于受宏观经济下行影响，房地产市场面临较大的销售压力，又因车位配比大，导致商业门市、车位大部分不能实现销售，企业面临巨大的资金压力。目前项目一期住宅已全部销售完毕，商业总建筑面积：16580㎡，销售5607㎡：车库39708.39㎡，销售2700㎡，未售物业（车库及商业）47981.39㎡，约需缴纳大修基金384万元，正在向贵局申请办理房屋产权登记证。现因没有缴纳未售物业（车库及商业）的大修基金，房屋产权登记一直处于停办状态。而已售物业又已到合同约定的办理产权登记的最后期限，如企业不能在近期内办理完毕产权登记，将面临承担巨大的违约责任和出现业主集体投诉及上诉等事件。为避免出现上述不利局面和不稳定因素，并根据目前我公司的实际情况，特向贵局申请延期缴纳未售物业大修理基金，待本项目二期在办理房屋产权初始登记时清缴未售物业大修理基金。特此报告，望批准！”。2017年1月18日，武隆县公安局巷口水陆派出所向郭美琦等人签发了居民户口簿，住址载明为“重庆市武隆县×号**3-3”。2017年9月14日，国平物业公司办理了涉案房屋楼栋（1、2、3、4、5幢）的在建工程抵押权注销登记。2017年11月18日，武隆县公安局江南水陆派出所向国平物业公司出具“门牌证明”：“兹有我辖区中堆坝国平·时代天街小区（该小区包括五幢楼），位于武隆县，武隆县城乡建设委员会规划的栋号是**楼**楼**楼**楼**楼。现将国平·时代天街小区的门牌号由武隆县×号变更为武隆区×号，该小区住宅部分的5幢楼分别编制为1幢、2幢、3幢、4幢、5幢。一、原武隆县×号6幢编制为：武隆区×号1幢；二、原武隆县×号7幢编制为：武隆区×号2幢；三、原武隆县×号8幢编制为：武隆区×号3幢；四、原武隆县×号9幢编制为：武隆区×号4幢；五、原武隆县×号10幢编制为：武隆区×号5幢；六、原武隆县×号6-10幢车位编制为：武隆区×号负一层、负二层；特此证明”。2017年11月22日，国平物业公司与武隆区国土资源和房屋管理局再次签订《国有建设用地使用权出让合同》，合同载明双方对原编号为渝地（2013）合字（武隆）第×号土地出让合同进行变更，出让宗地由47067.73平方米改为48834.73平方米（增加1767平方米），出让起至年限与原出让合同约定的年限一致。国平物业公司缴纳了对应的土地出让价款。2018年1月17日，国平物业公司取得武隆区×号土地的国有建设用地使用权《不动产权证书》，用途为城镇住宅用地，面积为21576.33平方米。附记载明“本证由307房地证2013字第×号《重庆市房地产权证》变更而来。新增加的1767平方米土地面积系307房地证2013字第×号、307房地证2013字第×号（已办理栋证渝（2016）武隆县不动产权第×号、渝（2016）武隆县不动产权第×号）、307房地证2013字第×号三宗地的共有土地。在用地红线内配套修建电力开闭所一座并将其房地产权移交给政府相关部门。”2018年4月26日，武隆区不动产登记中心受理了国平物业公司提交的武隆区×号1、2、3幢房屋办理城镇房屋初始登记的申请，并于当日向国平物业公司出具了受理通知单。2018年5月3日，国平物业公司取得武隆区×号2幢房屋的《不动产权证书》，权利类型为国有建设用地使用权/房屋所有权，用途为城镇住宅用地/成套住宅，面积为共有宗地面积21576.33㎡/房屋建筑面积11045.69㎡。2018年7月10日，重庆市武隆区人民政府印发《重庆市武隆区人民政府关于对羊角古镇街道和凤山街道部分城镇道路命名的通告》：“各街道办事处、各乡镇人民政府，区政府有关部门，有关单位：根据《国务院地名管理条例》和《重庆市地名管理条例》有关规定，……现通告如下：……二、凤山街道部分城镇道路命名内容1、锦江路：道路长800米，宽8米……该路段原地名叫“大土”，现以“锦江竹苑小区建筑物”命名，命名为“锦江路”。2、凤栖路：……此地原名“黄桷树”，现以地段、景物、人文等命名……以上命名后的地名为标准名称。区级各机关、团体、企事业单位在文件、证件、印章、影视、报刊、书刊、书籍、商标、广告、牌匾等方面的应用，均以本通告正式公布的标准名称为准，不得擅自更改。”2018年8月27日，武隆县公安局江南水陆派出所出具“证明”：“2016年7月12日，武隆县公安局江南水陆派出所对重庆国平物业开发有限公司开发的武隆县×号时代天街（共5幢楼）编制为武隆县×号（大号）。武隆县×号大号编制后，派出所便出具了书面证明给重庆国平物业开发有限公司。由开发商重庆国平物业开发有限公司自行编制小区楼幢号及房屋门牌号报派出所盖章确认，重庆国平物业开发有限公司自行将6#、7#、8#、9#、10#楼编制为1#、2#、3#、4#、5#楼。派出所签字盖章的时间，是在开发商重庆国平物业开发有限公司对国平时代天街小区楼幢号及房屋门牌号自行编制完成后将纸币（质）资料提交至派出所进行签字盖章。公安机关对开发商自行编制楼幢号及房屋门牌号没有时间限制，由开发商自行编制完成后报派出所签字盖章。特此证明。”2018年8月29日，武隆区凤山街道办事处出具“关于国平时代天街部分街道命名的情况说明”：“重庆国平物业开发有限公司于2017年11月向武隆区巷口镇人民政府申请对其开发的国平时代天街3#地块道路命名的申请，武隆区巷口镇人民政府接到重庆国平物业开发有限公司申请后便第一时间积极组织了调研、村民讨论、按照程序进行。武隆区巷口镇人民政府于2017年12月11日向武隆区人民政府进行请示，将涉及的道路分别命名请示为“锦江路”（原地名叫大土，现以建筑物命名为锦江路）、“凤栖路”（原地名叫黄桷树，现以地段、景物、人文等命名为凤栖路）。重庆国平物业开发有限公司在2017年11月之前未向武隆区巷口镇人民政府申请过对国平·时代天街3#地块道路进行命名。现武隆区巷口镇人民政府于2018年2月9日行政区划为武隆区巷口镇凤山街道办事处、武隆区巷口镇芙蓉街道办事处，现该国平·时代天街小区归武隆区巷口镇凤山街道办管辖。”一审法院认为，《中华人民共和国合同法》第八条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。”第四十四条第一款规定：“依法成立的合同，自成立时生效。”《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条第一款规定：“由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任：（一）商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限；……”。本案中，李世文、国平物业公司订立的《重庆市商品房买卖合同》是双方当事人的真实意思表示，其内容不违反法律、行政法规的禁止性规定，合法有效。双方当事人均应按照约定全面履行各自义务。现李世文已按约定支付了全部购房款，全面履行了己方合同义务。按照《重庆市商品房买卖合同》关于房屋交付的约定，案涉房屋在2016年9月30日已达到交付条件，应当视为国平物业公司已履行交付义务，故国平物业公司还应按照合同约定，在将房屋交付给李世文后的二百日内即2017年4月18日前为李世文办理房屋权属转移登记并取得土地房屋登记机构出具的产权登记受理单，但国平物业公司迟至2018年5月29日才取得土地房屋登记机构出具的产权登记受理单，已逾期405日，属违约，依法应当承担逾期取得产权登记受理单的违约责任，按照合同约定向李世文支付违约金。关于国平物业公司辩称逾期办证系政府出让第二期土地延迟及政府对涉案土地道路命名延迟的意见。《重庆市土地房屋权属登记条例》第九条第一款规定：“土地以宗地为基本单元进行登记；房屋以有固定界限，可以独立使用，有明确、唯一编号的幢、层、套、间为基本单元进行登记。”第四十条规定：“申请在国有土地上建成房屋的初始登记，应当提交记载有土地使用权状况的房地产权证、建设工程竣工规划核实确认书、建设工程竣工验收备案证明、房地产坐落证明和房产测绘报告。”《重庆市地名管理条例》第十三条规定：“地名命名、更名的申报程序和审批权限：……（二）自然地理实体名称由乡（镇）人民政府、街道办事处申报，经区、县（自治县、市）民政部门审核，报区、县（自治县、市）人民政府审批，并报市民政部门备案。……；（三）本市渝中区……等九区所辖城市范围内的道、路、街、大型建筑物名称，由所在区民政部门或建设单位向市民政部门申报，经市民政部门审核后，报市人民政府审核。九区范围内的其他居民地名称及本市其他区、县（自治县、市）辖区内的居民地名称经区、县（自治县、市）民政部门审核，报区、县（自治县、市）人民政府审批，并报市民政部门备案；（四）前项规定以外的建筑物名称，由建设单位或业主申报，经区、县（自治县、市）民政部门审核后，报区、县（自治县、市）人民政府审批。……”。《重庆市门楼号牌管理办法》第七条规定：“经地名主管部门命名的道路、街巷两侧的楼幢、小区、院落等房屋建筑或建筑群，应当编制门号。门号应当按照道路、街巷的名称编制。不具备道路、街巷命名条件的新建成居民小区，可以按照地名主管部门命名的小区名称编制门号。”第九条规定：“小区、院落、楼幢已编制主号的，其沿道路、街巷的独立门户可以编制附号。”第十二条规定：“区县（自治县）公安机关对新建或者改建的房屋建筑，应当在房屋建筑竣工验收后及时编制门楼号。房屋建设主管部门进行竣工验收备案登记时、房屋主管部门进行房屋产权登记时，发现房屋建筑未编制门楼号的，应当通知公安机关予以编制。房屋建设单位或者房屋所有权人可以向区县（自治县）公安机关申请编制门楼号。商品房预售需要提前使用门楼号的，可以向区县（自治县）公安机关申请提前编制门楼号。”首先，据国平物业公司举示的证据，其于2013年即已取得案涉房屋建设用地的《国有建设用地使用权证》，2015年12月11日取得案涉房屋的《重庆市商品房预售许可证》（已载明房屋坐落为武隆县），2016年8月29日取得6-10号楼的渝规武核（2016）×号《建设工程竣工规划核实确认书》，并于2016年9月30日取得国平·时代天街三标段（8、9、10号楼、商业及地下车库工程）的《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》，且房屋坐落已明确，具备办理案涉房屋初始登记的基本条件。从国平物业公司所取得的案涉房屋楼栋初始登记不动产权证及其向国土部门提交的测绘报告记载的内容可见，案涉房屋楼栋坐落均明确为武隆区×号即原武隆县×号，该门牌号在2016年7月12日前即已完成变更编制。而国平物业公司举示的证据并不能证明其部分商业房屋所最终采用的命名系其在合同约定期限内办理涉案楼栋的初始登记和住宅部分的产权登记的必要前提。其二，即使案涉房屋的产权登记与商业部分房屋所涉及的道路命名存在关联，国平物业公司作为知悉办理房屋产权登记专业知识的房地产开发企业，在向李世文交付房屋时即应当对履行产权登记义务的条件是否具备具有预见性，但国平物业公司并无证据证明其在合同约定的期限内就涉及的商业门牌编制或道路命名实施了积极行为。而国平物业公司自行举示的《关于申请国平时代天街3#地块道路命名和编制商业门牌号的报告》及武隆区凤山街道办事处出具的“关于国平时代天街部分街道命名的情况说明”却可以反映出国平物业公司迟至2017年11月才向政府部门提出道路命名和编制商业门牌号的申请，存在自身原因。此外，国平物业公司于2016年11月15日向武隆县国土资源和房屋管理局提交的《关于延期缴纳大修基金的报告》中关于“现因没有缴纳未售物业（车库及商业）的大修基金，房屋产权登记一直处于停办状态”的内容及国平物业公司于2017年9月14日才办理解除涉案房屋的在建工程抵押登记的事实，亦可以反映出其因自身原因未及时履行办理产权登记前应当完成的义务。综上，国平物业公司所称政府对涉案土地道路命名延迟的抗辩理由缺乏事实依据，一审法院不予采纳。关于国平物业公司所称政府出让土地迟延的抗辩意见。国平物业公司举示的渝（2018）武隆区不动产权第×号不动产权证附记载明“新增加的1767平方米土地面积系307房地证2013字第×号、307房地证2013字第×号（已办理栋证渝（2016）武隆县不动产权第×号、渝（2016）武隆县不动产权第×号）、307房地证2013字第×号三宗地的共有土地。”据该记载，同属新增共有土地范围的两栋房屋（渝（2016）武隆县不动产权第×号、渝（2016）武隆县不动产权第×号）早在2016年即已办理了初始登记。由此可见，新增土地并未导致国平物业公司不能在此之前办理原已取得不动产权证的土地上新建房屋的初始登记，且国平物业公司取得新增土地时早已超过了其应当为李世文办理案涉房屋产权登记的期限。再者，就国平物业公司而言，其通过有偿出让的方式增加取得1767平方米的土地，亦为其自主商业行为。因此，国平物业公司所称政府出让土地迟延的抗辩理由亦不能成立，一审法院不予采纳。关于李世文所主张的违约金的调增。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十八条规定：“当事人依照合同法第一百一十四条第二款的规定，请求人民法院增加违约金的，增加后的违约金数额以不超过实际损失额为限。增加违约金以后，当事人又请求对方赔偿损失的，人民法院不予支持。”《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定：“由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任：（一）商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限；……合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。”根据《合同法》司法解释（二）的规定，违约金的增加以不超过实际损失为限。本案中，李世文虽未举证证明其实际损失，但相较于上述司法解释对合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的情形所规定的违约金标准，合同约定的每日万分之0.1的标准明显过低，且与合同补充协议所约定的购房者办理按揭付款逾期时所应承担的每日万分之3的违约金标准明显不对等，有违公平和诚实信用原则。同时，鉴于李世文所请求调整至每日万分之1的违约金标准尚低于中国人民银行发布的同期同类贷款利息的计算标准，一审法院对李世文增加违约金的请求予以支持。因此，国平物业公司应当向李世文支付的违约金为450140元×万分之1×405天=18230.6元。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十八条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条规定，判决如下：重庆国平物业开发有限公司于本判决生效后立即向李世文支付逾期办理房屋产权登记的违约金18230.6元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费256元，减半收取计128元，保全费203元,由重庆国平物业开发有限公司负担。二审经审理查明，国平物业公司与李世文在一审庭审中一致确认李世文于2016年10月2日在《收楼书》上签字确认。二审其余查明事实与一审查明事实一致。本院认为，根据上诉人上诉请求及理由并结合被上诉人的答辩意见，本院归纳双方当事人的争议焦点为：一、本案案涉房屋的交付时间；二、上诉人应是否支付被上诉人逾期办证违约金，上诉人提出的免责事由是否成立的问题；三、关于一审法院调增违约金是否符合法律规定的问题；四、一审法院未同意上诉人的调查取证申请是否符合法律规定的问题。一、关于本案案涉房屋的交付时间的问题。根据上诉人和被上诉人签订的《重庆市商品房买卖合同》、《补充协议》关于交房的约定，“2016年9月30日由乙方自行到甲方售楼部办理交接手续，不再书面通知。”“若届时乙方未前来接房，甲方交房屋钥匙交付给前期物业服务公司，视为已完成商品房交付责任”。由此可知，上诉人与被上诉人自行约定的交房时间是2016年9月30日。结合上诉人交给被上诉人的《新建商品房使用说明书》、《重庆市新建商品房屋质量保证书》上载明商品房交付日期和质量保修时间为2016年9月30日，故上诉人认为应当以被上诉人在《收楼书》上签字确认的时间为交房时间的意见本院不予支持。二、关于上诉人应否支付被上诉人逾期办证违约金，上诉人提出的免责事由是否成立的问题。本案中，上诉人与被上诉人自愿签订的《重庆市商品房买卖合同》系双方真实意思表示，其内容不违反法律、行政法规的禁止性规定，合法有效。双方当事人均应按照合同约定全面履行各自义务。被上诉人已按约定支付了全部购房款，全面履行了己方合同义务。按照双方合同中关于房屋交付的约定，涉案房屋在2016年9月30日已达到交付条件，对此被上诉人并无异议，故应当视为上诉人已按约履行了交房义务。按照合同约定，上诉人还应在将房屋交付给被上诉人后的200日内即2017年4月18日前为被上诉人办理房屋权属转移登记并取得土地房屋登记机构出具的产权登记受理单，但上诉人迟至2018年5月29日才取得土地房屋登记机构出具的产权登记受理单，已逾期405日，应属违约，依法应当承担逾期取得产权登记受理单的违约责任，并按照合同约定向被上诉人支付逾期办证违约金。虽然上诉人认为根据双方签订的合同补充协议第八条第二款约定，由于非上诉人原因致使其无法按合同约定期限按时办理合同登记备案、产权登记或预告登记的，其不承担违约责任。但上诉人的该理由不成立，导致上诉人逾期办证的原因并非“非上诉人”原因所致，具体理由如下：1、上诉人作为房屋出售方，在其向土地房屋登记机构申请产权登记受理单前，应保证所出售房屋没有权利瑕疵。本案中，上诉人在2017年9月14日才办理解除涉案房屋的在建工程抵押登记，即上诉人所出售房屋在其应当为被上诉人办理房屋权属转移登记期间存在权利瑕疵，客观上致使其只能迟延申请办证。2、从2016年11月15日，上诉人向武隆县国土资源和房屋管理局提交《关于延期缴纳大修基金的报告》也可以看出，上诉人自述因没有缴纳未售物业（车库及商业）的大修基金，致使房屋产权登记一直处于停办状态。上诉人在该报告中也陈述已因此意识到已售物业已到合同约定的办理产权登记的最后期限，如企业不能在近期内办理完毕产权登记，将面临承担巨大的违约责任。但上诉人在此报告中并未提到导致其房屋产权登记一直处于停办状态的原因还包括系因道路命名和门牌编号或因政府出让土地迟延所致。3、上诉人作为商品房买卖合同的一方当事人，其在协助办理过户手续期间，应当积极准备相关的办证资料，如门牌编号等。其即使在准备收集办证资料期间遇到相应障碍也应在合同约定的办证履行届满期前积极向相关部门申请予以解决。本案中，上诉人并未举示证据证明其在合同约定的办证履行届满期前就收集办证所需资料遇到的障碍积极向相关部门申请予以解决并由于其他部门的原因导致其不能在合同约定的期限内完成办证资料收集义务。且从上诉人所取得的案涉房屋楼栋初始登记不动产权证及其向国土部门提交的测绘报告记载的内容可见，案涉房屋楼栋坐落均明确为武隆区×号即原武隆县×号，该门牌号在2016年7月12日前即已完成变更编制。2017年1月18日，武隆县公安局巷口水陆派出所向郭美琦等人签发了居民户口簿也证明合同约定的办证履行届满期前涉案房屋已完成门牌号编制。因此，上诉人认为因相关部门没有完成门牌号编制致使其不能在约定的期限内提交办证申请的上诉理由不成立，本院不予采纳。同时，上诉人自行举示的《关于申请国平时代天街3#地块道路命名和编制商业门牌号的报告》及武隆区凤山街道办事处出具的“关于国平时代天街部分街道命名的情况说明”也反映出上诉人在超过合同约定的办证期间后才向政府部门提出道路命名和编制商业门牌号的申请，故其逾期申请办证也不能因此归于其他部门原因所致。4、上诉人提出因政府出让土地迟延导致其逾期办证的上诉理由也不成立。上诉人举示的渝（2018）武隆区不动产权第×号不动产权证附记载明“新增加的1767平方米土地面积系307房地证2013字第×号、307房地证2013字第×号（已办理栋证渝（2016）武隆县不动产权第×号、渝（2016）武隆县不动产权第×号）、307房地证2013字第×号三宗地的共有土地。”据该记载，同属新增共有土地范围的两栋房屋（渝（2016）武隆县不动产权第×号、渝（2016）武隆县不动产权第×号）早在2016年即已办理了初始登记。由此可见，新增土地并未导致上诉人不能在此之前办理原已取得不动产权证的土地上新建房屋的初始登记，且上诉人取得新增土地时早已超过了其合同约定的为被上诉人办理案涉房屋产权登记的期限。上诉人也没有举示证据证明在取得新增土地前就不能提交办证申请。同时，上诉人通过有偿出让的方式增加取得1767平方米的土地，也系自主商业行为，由此产生的法律后果也应由其自行承担。三、关于一审法院调增违约金是否符合法律规定的问题。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十八条规定：“当事人依照合同法第一百一十四条第二款的规定，请求人民法院增加违约金的，增加后的违约金数额以不超过实际损失额为限。增加违约金以后，当事人又请求对方赔偿损失的，人民法院不予支持。”《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定：“由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任：（一）商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限；……合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。”根据《合同法》司法解释（二）的规定，违约金的增加以不超过实际损失为限。本案中，被上诉人虽未举证证明其实际损失，但相较于上述司法解释对合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的情形所规定的损失计算标准，合同约定的每日万分之0.1的标准明显过低。同时对比同一时期同一小区其他购房者与上诉人签订的商品房买卖合同关于逾期办证违约金约定的每日万分之一标准也明显较低。本案一审法院将被上诉人请求的逾期办证违约金调整至每日万分之一，该标准符合法律规定，也符合本案所涉小区的客观实际。故一审法院对被上诉人增加违约金的请求予以支持并无不当。四、关于一审法院未同意上诉人的调查取证申请是否符合法律规定的问题。因一审法院已当庭告知上诉人，其申请调取的证据不属于人民法院依法应当调查取证的范围，对其申请予以驳回并记录在案，已经产生了通知的效果，上诉人并未申请复议，故一审法院的行为并不违反法定程序，上诉人的该上诉理由不成立，本院不予采纳。综上所述，重庆国平物业开发有限公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费256元，由上诉人重庆国平物业开发有限公司负担。本判决为终审判决。审判长  王伯文审判员  申 威审判员  刘恋砚二〇一九年九月六日书记员  罗 晴