江苏省宿迁市宿豫区人民法院民 事 判 决 书（2019）苏1311民初4772号原告：李全久，男，1976年11月7日出生，住江苏省宿迁市宿城区。委托诉讼代理人：史玲，江苏大楚律师事务所律师。被告：韩坤，男，1990年7月8日出生，住江苏省宿迁市宿豫区。被告：宿迁艺华装饰工程有限公司，住所地江苏省宿迁市洋河新区洋河镇明州嘉园**楼106商铺。法定代表人：韩坤。原告李全久与被告韩坤、宿迁艺华装饰工程有限公司（以下简称艺华公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年7月31日立案受理后，依法适用简易程序，于2019年9月3日公开开庭进行了审理。原告李全久及其委托诉讼代理人史玲到庭参加诉讼，被告韩坤、艺华公司经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告李全久向本院提出诉讼请求：1.确认原、被告签订的《装修合同》于2019年7月2日解除；2.被告返还原告装修款65800元；3.被告支付原告违约金57246元；4.本案诉讼费用、保全费用由被告承担。事实与理由：2018年6月12日，原、被告签订装修合同，由被告为原告装修房屋，期限为60天，价款为72000元。原告累计支付65800元，但被告进场装修后因自身原因导致2018年8月左右停止施工，擅自离场。双方协商未果，原告于2019年7月1日向被告发出解除合同通知，要求被告退还已经支付的装修款并承担违约责任，被告并未履行义务。被告韩坤、艺华公司均未到庭应诉，亦未提供书面答辩意见。本院经审理认定事实如下：艺华公司成立于2017年12月13日，系自然人独资公司，韩坤为唯一股东，经营范围包括室内外装饰工程设计、施工、零星工程施工、水利水电工程、机电设备安装工程、安防工程、园林绿化工程、钢结构工程、市政公用工程、公路工程、环保工程施工、房屋修缮。2018年，李全久向艺华公司交付装修定金1000元。2018年6月12日，李全久（委托方、甲方）与艺华公司（承接方、乙方）签订装修合同一份，约定：艺华公司为李全久梧桐公馆9-1602室房屋进行装修，居室规格为三室二厅一卫一厨房一阳台，开工日期为2018年6月16日，竣工日期为2018年8月16日，总天数为60天，工程价款为72000元；合同一经签订，甲方即应支付40%工程材料款，当工期进度过半，甲方即第二次付施工工费的30%，油漆结束成品安装前付20%，尾款待甲方对工程竣工验收后结算（注：赠送电器尾款付清安装）；甲方付清工程价款，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡；合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。合同还约定赠送部分材料、设备。根据艺华公司交付李全久的装修费用组成明细，总费用为75000元，交1000元抵3000元。同日，李全久向艺华公司支付装修款28800元；2018年8月1日，李全久向艺华公司支付装修款21600元；2018年9月9日，李全久向艺华公司支付装修款14400元。2019年3月5日，李全久（甲方）与艺华公司（乙方）签订艺华装饰工程延期单一份，约定：因工程发生变动情况，原定工期将顺延30天，顺延为2019年4月5日，原因为乙方单方面原因，在工程延期到期内确保交房，到期未交房一月内按每日已交工程款1%赔付甲方，到期未交房超过一个月乙方在赔付违约金外按照合同全款赔付，赠送产品包含在内。2019年6月30日，李全久与韩坤电话联系，主要内容为：“李全久：韩坤，你那天说不给我装修了，你说能赔偿我多少钱的，你报给我啊，还有那个我家钥匙，你怎么还不送来给我？韩坤：哦，管，行，我回头把赔偿单子拍好发给你微信上。李全久：什么？韩坤：我待会儿把赔偿单子拍发给你微信上。李全久：还有我家那钥匙呢？韩坤：钥匙我回头给你递过去。李全久：好的。”2019年7月1日，李全久委托江苏大楚律师事务所向艺华公司法定代表人邮寄律师函要求解除装修合同，韩坤于次日签收。后李全久另行找人继续装修。根据李全久统计艺华公司未完成的装修项目包括电视背景墙、强弱电改造、石膏阴角线条、复合地板地面找平、窗台板、保洁、强化复合地板、烤漆门、防水平开门、双面门套、窗套、厨房及阳台移门、开关插座面板、储物柜柜门等，涉及合同价为21232.805元，已完成的装修装饰项目涉及合同价为46808.757元（未包含工程管理费1506元）。本院认为：依法成立的合同受法律保护；合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案中，因艺华公司未能按约完成装修装饰工程，已经构成违约，李全久有权解除装修合同，故装修合同于2019年7月2日解除。李全久自认艺华公司完成了涉及合同价为46808.757元的装修装饰工程，艺华公司并未到庭提出异议，视为放弃举证等诉讼权利，本院对已经完工的部分费用不予退还并酌情扣除1000元的工程管理费，故艺华公司应返还的装修款为17991元（保留整数,65800-46808.757-1000）。因合同约定的违约责任标准过高，综合考虑合同标的、艺华公司违约的原因、时间、未完成的数量、未按约及时完工给李全久带来的不便等因素，本院酌情支持违约金11000元。因艺华公司为一人公司，韩坤并未到庭举证证明公司财产独立于自己的财产，根据公司法第六十三条的规定，应对艺华公司的上述债务承担连带责任。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第九十六条、第九十七条、第一百零七条、《中华人民共和国公司法》第六十三条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下：一、确认原告李全久与被告宿迁艺华装饰工程有限公司签订的《装修合同》于2019年7月2日解除；二、被告宿迁艺华装饰工程有限公司应于本判决发生法律效力之日起7日内返还原告李全久装修款17991元；三、被告宿迁艺华装饰工程有限公司应于本判决发生法律效力之日起7日内支付原告李全久违约金11000元；四、被告韩坤对被告宿迁艺华装饰工程有限公司的上述债务承担连带清偿责任；五、驳回原告李全久的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2762元，减半收取1381元，由原告李全久负担681元，被告宿迁艺华装饰工程有限公司、韩坤负担700元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省宿迁市中级人民法院，同时向该院预交上诉案件受理费2762元。审 判 员 侯顺忠二〇一九年九月十九日法官助理 邓 霞书 记 员 刘 倩附录法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国公司法》第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。