辽宁省沈阳市沈北新区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）辽0113民初5222号 原告：孙占成，男，1979年3月16日出生，汉族，住天津市蓟县。 。 委托诉讼代理人：董立新，系辽宁迅驰律师事务所律师。 被告：沈阳华氏机电安装有限公司，住所地沈阳市沈北新区。 统一社会信用代码：912101135553190158。 法定代表人：张铁军，系该公司经理。 委托诉讼代理人：张铁民，男，1969年9月19日出生，汉族，住沈阳市苏家屯区。系该公司员工。 原告孙占成与被告沈阳华氏机电安装有限公司承揽合同纠纷一案,本院于2019年7月8日立案后,依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告孙占成及其委托诉讼代理人董立新，被告沈阳华氏机电安装有限公司法定代表人张铁军及委托诉讼代理人张铁民到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1、请求被告给付尚欠打井工程人工费1，220，000元（庭审中人工费变更为1284500元）；二、请求被告给付逾期付款的违约金（逾期付款天数乘以每天按总造价的日千分之三计算）；三、被告给付误工费80，850元；四、请求被告给付原告催款发生的差旅费、食宿费合计54,630元、交通费11，925元；五、诉讼费和保全费、保函费用被告承担。 事实和理由：2018年5月21日原被告签订《地源热泵室外换热系统工程安装协议书》一份，工程名称为黑龙江省气象系统各县气象站地源热泵项目地下换热系统钻井工程，承包内容为钻设0160mm孔径的井孔，孔深为150米，总孔数500口（按实际工程量结算）。甲方负责管材材料费，乙方负责施工，承包方式：乙方负责承包以上工程承包内容中的人工、机械（不含硬化路面的破除与恢复，不包含施工用水用电费用）。工程期限：120天内。协议还对综合单价、双方的职责、权利义务、付款、违约责任进行约定。合同签订后，原告积极组织人员进场施工，实际打井604眼，按期完成工程内容，整体工程人工费为201万元，各气象站己于2018年10月15日投入使用。但被告至今仅给付原告工程款79万元，尚欠原告122万元未付。期间，因被告供材迟延、无法进场等原因造成原告误工，发生误工费75850元，又发生交通费2700元，石头底座发生2300元，合计80850元，该费用应由被告承担。同时，黑龙江省劳动厅、气象局都给被告下过付款通知，但被告拒不执行。被告在14个气象站用户己实际使用的情况下，故意拖延不予付款，严重侵害原告合法权益；原告及其他农民工多次到现场及黑龙江省气象局和被告处催款，被告都推托不付，原告催款发生的差旅费、食宿费合计54630元，交通费11925元，其应给付。原告逾期付款的违约金直至付清为止（逾期付款天数x每天按总造价的日千分之三计算）；为维护原告合法权益，故起诉来院，请求判令被告给付尚欠打井工程人工费122万元，给付逾期付款的违约金（逾期付款天数x每天按总造价的日千分之三计算）；判令被告给付原告误工费80850元及催款发生的差旅费、食宿费、交通费合计66555元。被告承担诉讼费和保全费、保函费用。请予以支持。 被告辩称，原告在签订合同时存在欺诈，原告和苗佳才签订合同时我不知道，后期知道后告诉苗佳才我们得和公司签，其他条款不变，不能与原告个人签。以前原告都是拿公司签的，原告有公司，也答应了。后期原告又不干了。后来才知道原告是为大闹劳动局打个埋伏。原告和其施工队在安装施工过程中存在多起违规，比如牡丹江在告知检查后给接3井的管，要检查这3井的管，得给1万元，结果没检查成，另有多处深度不够，还有管折的。鹤岗有的管路没有做保温，夜间非法填埋，讷河打不住压。所以说孙占称没有在合同规定期间内完成工程并验收合格。被告已经给付原告80万元，原告说当时给工人结款需要80万，被告陆续给原告80万元（2018年8月至9月期间），后来原告自己说没给工人，经劳动局主持，各气象站负责人和孙占成及孙占成雇的工人三方确认总共工资为598000元，被告算是50万左右。原告起诉的人工费1284500元没有事实根据。双方对工程未进行结算，具体的工程款事宜还没有对账，我方保留对原告工程质量不合格的追诉权利。 本院经审理认定事实如下：2018年5月21日，原、被告签订《地源热泵室外换热系统工程安装协议书》一份，甲方为被告，乙方为原告。工程地址为黑龙江省各地市县。工程内容为钻设160mm孔径的井孔，孔深为150米，总孔数500口（按实际工程量结算）。回填垂直竖孔，原浆无压密失回填。打压、安装室外换热系统垂直井、水平孔内PE管道施工及连接（含水平支管、主管道保温）。甲方负责管材材料费，乙方负责施工全部内容。承包方式为：乙方负责承包以上工程承包内容中的人工、机械（不含硬化路面的破除与恢复，不包含施工用水用电费用）。工程期限，自合同签订后120天内完成。合同综合单价及工程增减项：土层20元/延长米、岩层45元/延长米（以上包含钻井、开沟、水平管连接、保温及土方回填、运输、燃料等费用），以上报价为包干价，乙方不得以任何理由涨价。暂定单口井深150米，最终以双方确认的实际数量结算。双方权利义务约定为，1、甲方职责：（1）对乙方进行工期、质量安全和现场标准化的监督和管理，派驻工地代表，负责协调处理各方关系。（2）向乙方转交施工所必须的技术资料、设计图纸及现场变更等，并向乙方作技术交底。（3）会同使用方确定空位，保障施工现场三通一平，安排指定施工场地，水电接入点距离施工场地直线距离少于50米，承担施工用水用电费用，确保施工场地平整及破除硬化路面。（4）向乙方准确提供钻孔地点地下管道、关系及构筑物平面图，避免发生破坏，如出现问题，甲乙双方应相互协商。(5)按照工程需要准确及时提供工程材料，如乙方出现停工待料，甲方须承担乙方由 此引起的经济损失。(6)如因非乙方原因造成停工，乙方经济损失应由双方协商通过工程洽商解决。(7)如工程实施过程中出现中途退场及二次进场，乙方经济损失应由双方协商通过工程洽商解决。2.乙方职责：(1)根据甲方要求，加强职工队伍管理，确保工期，质量、安全和文明施工。(2)乙方在施工过程中严格按照施工图纸或甲方制定的安装工艺标准施工。(3)施工过程中由于乙方原因造成工期拖延的，乙方应及时采取行之有效的措施给予追回，如果连续工期拖延，经项目经理确认后，甲方有权调整合同承包范围，直至中止合同。(4)乙方服从监理工程师，业主专业工程师和甲方项目经理的监督管理，保质保量地完成合同约定的各项工程量。(5)乙方在施工中应注意安全，用电设备安全可靠，特殊工种人员必须持证上岗，如乙方在施工中违章造成一切损失由乙方自行承担。(6)乙方住宿及饮食自行解决。(7)乙方不能以任何理由提出追加地源热泵室外换热系统工程综合单价(除了因甲方职责范围内的甲方原因)。质量和验收1.以施工图，施工说明及国家颁布的《施工与验收规范》、《质量验收标准》作为依据施工、验收。2.乙方应建立严格的质量管理制度，认真做好质量自检和分部分项工程的技术复核，接受甲方的质量检查。凡工程施工不符合质量验收技术标准的，或在施工中出现质量问题，由乙方负责返工。3.乙方隐蔽工程覆盖前应提早通知甲方派人员验收，甲方验收后，并做好记录，乙方可进行下一道工序。付款方式约定为：本工程无工程预付款，承包内容中的全部工程完工并验收合格后，两个工作日内支付工程款的100%。违约责任约定为：1.合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。2.乙方必须按照合同规定工期及甲方合理质量要求完成，否则视为乙方违约，由此引起的经济损失由乙方承担。3.甲方必须按照合同约定展开工作，按时付款，否则视为甲方违约，由此引起的经济损失由甲方承担。4.乙方不得自签订本合同后参与黑龙江省气象系统地源热泵工程(以下简称该系统)任何工程项目，如乙方未经甲方同意参与该系统工程，按照工程造价总额30%支付给甲方管理费。合同签订后，原告在黑龙江桦川、绥滨、同江等14个县（市）打井556眼，其中桦川、绥滨、同江、肇东、北安等12个县（市）气象局出具了工程验收报告，结论为工程质量符合有关标准和设计要求。牡丹江、讷河气象局出具证明显示原告所打井已于2018年冬季投入正常使用。 另查明，在施工过程中原告存在误工费，根据原告提交的2018年7月10日的《工程签证单》显示，因现场水平管材料未及时进场，导致原告误工两天。原告主张误工费每天4人，人工费为[300+200*3]*2=1800元；根据原告提交的2018年7月18日的《工程签证单》显示，因现场桦川县气象局四通材料进场不及时，导致原告误工两天。原告主张误工费每天3人，人工费为[300+200*2]*2=1400元；根据原告提交的2018年7月20日的《工程签证单》显示，因现场富锦气象局材料进场不及时，导致原告误工两天。原告主张误工费每天3人，人工费为[300+200*2]*2=1400元。上述三张签单均由被告单位项目经理张铁夫签字确认，其他误工签证单没有被告方签字确认。 本院认为，原、被告之间为承揽合同关系。原告方完成了工作成果，被告方应当按约定给付人工费。根据双方合同主体及性质，原告方系个人，虽有一定的设备和人员，但本身不具备打井的相应资质，故合同约定被告对原告进行工期、质量安全和现场标准化的监督和管理，向原告转交施工所必须的技术资料、设计图纸及现场变更等，并向乙方作技术交底。现原告施工的工作内容中桦川、绥滨、同江、肇东、北安等12个县（市）气象局出具了工程验收报告，结论为工程质量符合有关标准和设计要求。牡丹江、讷河气象局出具证明显示原告所打井已于2018年冬季投入正常使用。由此可见，原告施工的工作内容大多是合格的，未提交验收报告的牡丹江、讷河也已经实际使用，也应视为合格。故被告应当按约定给付工程款。关于工程数量及人工费数额，庭后被告对原告打井数量提出异议，被告主张原告在宝清县共打井44口（原告主张数量为66口）；被告主张原告在鹤岗市打井70口（原告主张120口）。对于被告关于打井数量的异议，鹤岗市气象局出具证明称，原计划打井70口，每口150米深，实际打井120口，每口深100米。宝清县气象局出具证明称，原计划打井44口，每口深150米，因未做地勘，仅能打至100米深左右，因此打井数量增至66口。基于两家气象局已经出具证明证实打井数量与原告主张一致，故对被告关于打井数量的异议本院不予采信。 关于人工费数额，原告打井556眼，共发生人工费2077500元。被告已经支付原告80万元，尚欠1277500元未付。被告虽提出原告桦川、牡丹江、宝清、鹤岗四处打井深度不够，但未提交相应证据，本院不予支持。如被告有证据证明原告打井深度不够或存在其他违约行为，可另行主张权利。 关于原告主张被告给付违约金问题，双方合同约定验收合格后，两个工作日内付款，本案中原告施工的工程在2018年均已完工，被告应当及时验收并予以付款。因双方此前对于验收及对账存在争议，故被告应自起诉之日给付原告逾期付款利息，按中国人民银行同期贷款利率计算。 关于原告主张误工费问题，有被告方签字认可的签证单共3张，原告主张三张签证单误工费共计4600元本院予以认定。其他误工费签证单无被告方签字确认，本院不予支持。 关于原告主张差旅费问题，双方无此约定，亦于法无据，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条之规定，判决如下： 一、被告沈阳华氏机电安装有限公司于本判决发生法律效力之日起10日内给付原告孙占成人工费1277500元； 二、被告沈阳华氏机电安装有限公司于本判决发生法律效力之日起10日内给付原告孙占成人工费利息，以本金1277500为基数，自2019年7月8日开始至被告实际给付之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算。 如果未按本判决确定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费8553元，减半收4276.5元，保全费5000元，由被告沈阳华氏机电安装有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。 审判员  周立永 二〇一九年九月三十日 法官助理李吉阳 书记员郝擎 本判决所依据的相关法律 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 申请执行期限 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条：“申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 “前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。