四川省成都市锦江区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0104民初5687号 原告：程晨，女，1985年8月20日出生，汉族，住成都市天府新区。 委托诉讼代理人：罗张明，四川环奕律师事务所律师。 被告：四川瑞欧通辅材商贸有限公司，住所地成都市武侯区金雁路********。 法定代表人：陈丹萍。 原告程晨与被告四川瑞欧通辅材商贸有限公司(以下简称瑞欧公司)买卖合同纠纷一案，本院于2019年4月25日受理后，依法适用简易程序于2019年5月21日、2019年8月8日公开开庭进行了审理。原告程晨的委托代理人罗张明到庭参加了诉讼，被告瑞欧公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，本案现已审理终结。 原告程晨向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告向原告赔偿工期延误损失23625元，按照原、被告签订合同的总金额31500元×0.5%每日计算，从2018年11月15日计算至2019年4月14日；2、请求判令被告向原告赔偿购买及安装空调外机损失37180元；3、请求判令被告承担本案诉讼费用。事实与理由：原、被告2018年4月签订《中央空调工程施工合同》，约定被告作为中央空调的供应方向原告位于麓山国际因特拉肯B区8-2502号房屋供应中央空调内外机并进行安装，合同总价31500元。根据双方的合同约定被告应当向原告提供一台日立牌空调外机一台（型号：RAS-335FSYN2QB），并随房屋主体装修的进度完成中央空调的安装。2018年11月15日，经房屋主体装修承包商通知，房屋主体于2018年11月15日已完成装修。按照合同约定，被告应当在当日向原告提供空调外机并完成安装。2018年11月18日，原告通知被告完成空调主机的安装，遭被告拒绝。为尽快完成装修，2019年2月28日，原告另行向第三方四川骏逸舒适家居有限公司采购同型号空调外机并完成安装，共计花费37180元。原告认为，被告违背诚信原则，拒不履行合同义务，导致空调安装工程至今未完工，已经构成违约，应当向原告承担违约责任。根据《中央空调工程施工合同》第10-2款约定，逾期完工的，应按照合同总价每日的0.5%向原告作出补偿。为维护原告合法权益，特依据《民事诉讼法》相关规定，诉至贵院，望判如所请。 原告程晨围绕诉讼请求，依法向本院提交了如下证据：1、原告身份证复印件、被告工商登记信息，证明原、被告主体适格；2、《中央空调工程施工合同》，证明原、被告双方建立了中央空调买卖及安装的合同关系；3、招商银行户口历史交易明细表，证明原告依约向被告支付了30500元的合同价款；4、竣工通知单，证明房屋主体已于2018年11月15日完成装修；5、律师函复印件，证明2019年2月25日原告委托律师要求被告尽快完成空调安装，律师函原件已寄送给被告，由李旭东签收了；6、EMS面单、EMS邮寄记录，证明律师函已由被告签收；7、《中央空调系统供货及安装工程合同书》。证明被告未按照合同约定的时间完成中央空调的安装，原告委托第三方完成安装；8、收据3张、招商银行户口历史交易明细表，证明原告向第三方支付了购买及安装中央空调的费用37180元。 被告瑞欧公司未到庭参加诉讼，其行为视为放弃对原告的证据进行质证。经审查，原告提交上述证据的程序符合法律规定，且符合民事诉讼证据的真实性、合法性、关联性，本院予以确认。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定的事实如下： 2018年4月，原告程晨(甲方)、被告瑞欧公司(乙方)签订《中央空调工程施工合同》，约定乙方作为中央空调的供应方向原告位于麓山国际因特拉肯B区8-2502号房屋供应中央空调内外机并进行安装。合同6-1条规定工程工期自2018年某年某日起，主体随装修，空调工程采用包工包料总承包价31500元，合同签订之日甲方支付总承包价的60%，即18900元，乙方视本工程进度需要，向甲方以书面或者口头形式提请安装材料进场时间，室内吊装及布管结束后，甲方向乙方支付11600元，本合同设备中的外机到场，系统高度完毕，交付甲方验收及合格之日起7日内，甲方向乙方支付1000元。合同还约定了违约金的计算方法，即若因甲方原因造成工期延误15日以上，不包括15日，起算时间以合同6-1条约定的交付甲方验收之日起算，则甲方须对乙方作出补偿(补偿金额=本合同总金额×0.5%∕天)。若因乙方原因，造成施工工期延误15日以上，不包括15日，起算时间以合同6-1款约定的交付甲方验收之日起算，则乙方须对甲方作出补偿(补偿金额=本合同总金额×0.5%∕天)。合同最后确认空调内机两台，型号为RPIZ-22FSVNQC/P；空调外机一台，型号为RAS-335FSYN2QB。 2018年4月30日，原告通过招商银行向被告法定代表人陈丹萍转款18900元；2018年6月6日，原告通过招商银行向被告法定代表人陈丹萍转款11600元。 原告所购买的麓山国际因特拉肯B区8-2502号房屋经案外人四川汉斯高登家居有限公司对该房屋进行装修，开工时间为2018年4月28日，竣工时间为2018年11月15日。 2019年2月25日，原告的委托代理人罗张明向被告的工作人员李旭东邮寄了律师函一份，内容为要求被告在收到信函后三日内向原告提供空调外机并完成安装工作。 2019年2月28日，原告程晨(甲方)与案外人四川骏逸舒适家居有限公司(乙方)就乙方为甲方提供中央空调的安装调试、维修保养签订了《中央空调系统设备工程合同书》，合同明确外机型号为RAS-335FSYN2QB，设备由原经销商(瑞欧公司)提供安装，原经销商不提供外机及调试服务，由乙方提供外机调试服务。合同总价款为35500元，付款方式为合同签订时付21300元，安装调试并验收后付14200元，施工工期在2019年3月内完成。2019年2月28日，原告向案外人四川骏逸舒适家居有限公司转款21600元，案外人四川骏逸舒适家居有限公司向原告出具21600元收款收据；2019年3月13日，原告向案外人四川骏逸舒适家居有限公司转款14200元，案外人四川骏逸舒适家居有限公司向原告出具14200元收款收据；2019年3月21日，原告向案外人四川骏逸舒适家居有限公司转款1380元，2019年4月1日，案外人四川骏逸舒适家居有限公司向原告出具中央空调加氟费1380元收款收据。 本院认为，原、被告双方所签订的《中央空调工程施工合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律法规的强制性规定，合法有效，双方应按约定全面履行各自义务。原告按照合同约定的内容向原告支付了两笔款项共计30500元，但被告只履行了安装空调内机的义务，并未向原告提供空调外机并进行中央空调调试工作，已构成违约。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行，采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。而在本案中，原告于2019年2月25日向被告发出律师函要求被告在收到信函后三日内向原告提供空调外机并完成安装工作，但被告以实际不作为的方式拒绝履行合同的义务，构成违约。虽然原告与被告所签订《中央空调工程施工合同》负责安装调试空调内外机合同总价只有31500元，但被告只履行安装空调内机的义务，并未全面履行合同的义务，导致原告不得不与案外人四川骏逸舒适家居有限公司签订《中央空调系统设备工程合同书》，造成原告向案外人四川骏逸舒适家居有限公司支出37180元，该项费用系因被告违约造成的直接损失，故原告要求被告赔偿安装空调外机损失的诉讼请求予以支持。对于原告要求被告赔偿工期延误损失，因被告已承担了赔偿损失的违约责任，故原告该项诉讼请不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条（法律条文全文附后）之规定，判决如下： 一、被告四川瑞欧通辅材商贸有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告程晨支付安装空调外机损失37180元； 二、驳回原告程晨其他诉讼请求。 如果未按照本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费减半收取660元，由被告瑞欧通辅材商贸有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审判员 姜 琦 二〇一九年九月十日 书记员 叶富雅 附：本判决所适用法律条文全文 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。