文书内容江苏省南京市鼓楼区人民法院民 事 判 决 书（2018）苏0106民初12897号原告：南京广电文化产业投资有限责任公司,统一社会信用代码9132010069839344X5，住所地南京市。法定代表人：陈晓海。委托诉讼代理人：胡凌，北京大成（南京）律师事务所律师。委托诉讼代理人：张露露，北京大成（南京）律师事务所律师。被告：陕西润满新能源有限公司,统一社会信用代码91610581MA6YD0FF8U,住所地陕西省韩城市。法定代表人：刘广斌。委托诉讼代理人：樊晓军，陕西秦韩律师事务所律师。委托诉讼代理人：薛盼，陕西秦韩律师事务所实习律师。原告南京广电文化产业投资有限责任公司（以下简称广电公司）诉被告陕西润满新能源有限公司（以下简称润满公司）合同纠纷一案，本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告广电公司的委托诉讼代理人胡凌，被告润满公司的委托诉讼代理人樊晓军、薛盼到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告广电公司向本院提出诉讼请求：1、判令解除双方之间签订的《LNG终端供气合作协议》、《市场委托代理协议》、《会议纪要》、《服务外包协议》、《技术服务合同》；2、判令被告立即向原告返还工程款、设备款及其他款项共计76.5万元并承担亏损426406.98元；3、本案的诉讼费用由被告承担。事实和理由：原、被告双方于2017年就向三名用户（陕西有色万通建材有限公司、泾阳怡科食品有限公司、秦安长城果汁饮料有限公司）供应液化天然气（以下简称“LNG”）以及提供服务等相关事宜，先后签订了《LNG终端供气合作协议》、《会议纪要》、《市场拓展委托代理协议》、《服务外包协议》、《技术服务合同》。但被告未按照双方之间合同和协议履行自己的义务，包括但不限于一直未按照约定提供工程建设、设备购买等相关资料，一直未按照约定为用户办理相关证照手续，拒绝按照约定承担经营亏损，无法按照约定向终端用户提供服务等。原告虽与被告多次协商，但双方无法达成一致意见，致使双方之间的合同和协议无法继续履行。为维护原告的合法权益，故诉至法院，请求判如所请。被告润满公司辩称，关于合同解除，双方未协商一致解除合同，合同也未约定一方解除合同的条件，双方签订的五份合同也不存在因不可抗力致使不能实现合同目的的客观事实，故根据双方签订的合同，双方均不享有任意解除权，解除合同严重损害被告的合法权益，合同约定气化站建成投入使用供气期满四年，甲乙双方自愿将气化站的产权以1元转让给乙方，若在四年期满解除合同，被告签订合同时的可期待利益全部受损。关于返还款项问题，在LNG终端供气合作协议第一条第一项有约定，工程、设备均由原告投资，支付款项并享有所有权，所以不存在返还工程款、设备款、其他款项的约定及法定事由，同时该协议还约定只有供气期满四年时，被告是以一元的价款支付设备款、工程款的，若被告支付设备款、工程款，其设备、工程的所有权人应当由原告变更为被告，且价款为一元。原告主张的62.5万元设备款项不应返还；原告诉请返还泾阳怡科、秦安长城两站服务费用各两万元，应当予以驳回；原告要求被告返还10万元办证费用，于法无据。关于原告要求被告承担其亏损426406.98元，无事实及法律依据，即使损失存在且为真，亏损原因是原告擅自供气造成的损失及扩大损失，也不应由被告来承担。关于履行合同不符合约定问题，原告在诉状中称被告一直未按照合同和协议履行自己的义务，原告陈述与客观事实不符：一、提供工程建设、设备购买等相关资料问题，首先，合同中从未约定由被告提供工程建设、设备购买等相关资料，其次，工程建设、设备购买等相关资料系工程建设、设备购买的从属资料，工程建设、设备购买是由原告实施，并且所有权人为原告，相关资料当然应当在原告处，不应由被告提供，原告要求被告提供相关资料超出合同约定且不是被告的义务；二、为用户办理相关证照手续，合同对办理相关手续在《LNG终端供气合作协议》第一条第二项、第三项、第七项、第十三条第三项有约定，在《市场拓展委托代理协议》第三条第二款第二项约定乙方负责甲方投资项目所在代理地区项目运行所必须的手续申报，所产生的合理费用由甲方承担。《会议纪要》未约定手续问题，《服务外包协议》也未约定，《技术服务合同》第一条的服务内容为乙方为甲方办理泾阳项目及秦安项目的环境影响评价、安全评价等验收报告。而有关证照手续的实际只是《LNG终端供气合作协议》的第一条第七项、第十三条第三项等，但都是有前提约定的，即原告提供资料，但至今原告没有提供相关资料且被告已办理了部分证照，未办理证照手续的过错方系原告，被告履行办理证照手续的义务，完全符合合同约定；三、拒绝按照约定承担经营亏损的问题，关于经营亏损的合同约定是《市场拓展委托代理协议》第四条第二项，但至今原告从未向被告提供其亏损是气源价格发生变化导致的，并且其亏损是合法的，亏损额是合适的，计算方法是正确的，故被告认为原告主张的经营亏损不存在的；四、无法按照约定向终端用户提供服务的问题，由于合同中关于终端用户的约定较多，被告不知道原告所称的是具体什么约定、什么服务。综上，原告的诉讼请求有违诚实信用原则，于法无据，应当驳回原告的全部诉讼请求。本院经审理认定事实如下：2017年5月，原告广电公司作为甲方、买方，被告润满公司作为乙方、卖方，签订《LNG终端供气合作协议》，主要内容为：根据《中华人民共和国合同法》和计燃（1987）2001号《天然气商品量管理暂行办法》的规定及目前双方产、供、用实际情况，甲乙双方经协商，签订液化天然气供应合同，条款如下：第一条LNG工业气化站的建设及约定：1、甲方负责在乙方指定终端客户:陕西有色万通建材有限公司（以下简称“终端客户”）（以下简称陕西有色公司）厂站内投资建设天然气气化站一座，乙方在合同签订后的7个工作日内，一次性预付甲方20万元预付款作为保证金。当甲方收到乙方预付的20万元保证金后，甲方可组织相关的厂站投资、建设等问题。预付款（人民币贰拾万元整）在建站完毕正常供气后继续作为预付气款。2、LNG站的设计、土建、安装、调试等相关费用由甲方负责支付，具体手续办理由乙方负责协调终端客户办理。3、合同期限内气化站备案（含消防、安监、环评、技术监督）等现场问题由乙方负责办理，其间所发生的费用由甲方承担。4、甲乙双方另行签订供气服务协议就终端客户厂站内的运营管理进行约定。5、气化站建成投入使用供气期满肆年，甲乙双方自愿将气化站的产权以壹元人民币转让给乙方。6、甲方气站建设必须采用目前气化站建设的最新设备和最新技术。7、乙方办理与气化站相关的建设及使用手续自签订合同之日起不超过一年，如因手续办理造成终端客户不能正常使用天然气所造成的损失由乙方承担。8、本合同期内所建造LNG气化站所有设施设备均由甲方负责提供，所有权亦由甲方享有。第二条合同履行期及供气时间：1、本合同的供气时间约定为肆年，自2017年月日至2021年月日，供气期满后，双方重新续签供气合同，甲乙双方均有优先续约权。2、在合同履行期间乙方必须保证甲方为唯一供气单位。第三条供气量：1、终端客户需在每月26日向乙方书面通知下月用气计划，乙方根据用气计划，同时向甲方下达用气计划。2、每批次供应量由终端客户电话、邮件通知乙方，乙方同时通知甲方。供气量根据终端客户需要进行供给，如遇大型生产计划，终端客户提前三天通知乙方，乙方同时通知甲方。第四条气量交接：1、交货地点为：乙方指定的终端客户厂站内；2、甲方负责将液化天然气运输到终端客户的燃气锅炉的气化站，天然气的存储、运营管理等事宜由乙方负责。天然气的计量：3、按照本合同交付的天然气以重量计量，单位为吨，计量工具为汽车地衡。4、自提业务交付的天然气以甲方上游气源单位交付设施汽车地衡计量值为准并以此为结算依据，但乙方对计量结果有复核权……第五条供气质量：1、天然气质量符合中华人民共和国国家标准GB17820-2012《天然气》中所规定的Ⅱ类天然气。2、甲方保证所交付天然气符合本合同质量要求……5、甲方须随车附天然气的检测报告及磅单。第六条天然气计量：1、供气量的计量，以双方认可的流量计读数的计量为准，按体积单位立方米计量。2、计量器应具有国家技术监督局和计量所定期检定合格证书颁发的计量检定证书。3、发生计量争议时，双方协商解决，协商不成时可向甲方所在地人民法院起诉。第七条天然气价格：1、根据甲方液化天然气价格组成，双方协商后，甲乙双方供给终端客户的现行市场价格为2.35元/气态立方米（含税价），甲方并向乙方提供13%增值税专用发票。2、价格调整：（1）原则上供气价格每年定价一次，首年供气价格2.35元/Nm3；（2）次年如若对首年供气价产生疑义的,甲方可对前一年的市场价格回顾一次，根据实际情况再重新洽谈供气价格；（3）如遇国家发改委进行硬性价格调整,经双方协商以后，可对价格进行同步调整；（4）甲方应在价格调整后的5个工作日内将调整后的天然气价格确认函发给乙方，乙方在5个工作日内依据合同约定进行确认，经双方确认调整价格生效。第八条天然气气款结算：1、采用预付气款形式，乙方确保在甲方处的用气账户余额不低于人民币8万元整的预付款。2、乙方用现金转帐的方式进行结算气款。第九条利润的分配方式：1、乙方向甲方承诺终端客户的年用气量在甲方成本投资回收期内不得低于160万方/年。（当甲方在合同期内向乙方供气的进销差额累计达到甲方的总项目投资成本时，即视为甲方成本投资回收期满）。2、以年为核算单位，在甲方成本投资回收期内乙方承诺的用量不足160万方/年时，差额部分乙方按照：差额用气量×甲方进销差价×0.8元的方式给甲方补齐。3、甲乙双方约定，甲方调试成功第一次供气日期起作为合同生效日期。自2017年月日至2019年月日止的利润按照：甲方进销差价×终端客户年用气量的8：2比例进行分配，自2019年月日至2021年月日止的利润分配甲乙双方按照甲方进销差价×终端客户年用气量的2：8的比例进行分配。如4年后，终端客户继续续签合同，则甲乙双方的利润按照甲方进销差价×终端客户年用气量的5：5的比例进行分配。第十条双方的义务及责任：1、甲方的义务及责任：（1）、甲方应保证气源供应，保证按合同约定连续稳定供气。（2）、终端客户生产期间甲方不得进行检修，除此之外若甲方因定期检修，需要暂停一定期限的气源供应，甲方应至少提前15天以书面方式通知乙方，给乙方预留必需的储气准备时间，并应配合乙方做好暂时停供前的储气准备工作。乙方的义务及责任：（1）、乙方每月以书面方式或邮件向甲方提供下月用气计划，甲方根据乙方的用气计划，按合同约定向乙方供气。（2）、乙方计划对设备进行同步检修，应在检修前15工作日书面通知甲方暂停供气。检修结束，乙方应在用气前5个工作日书面通知甲方恢复供气。若发生突发性装置及设备故障和运行中发生的紧急停接气（非不可抗力原因），乙方应采取书面方式及时通知甲方。（3）、乙方在本合同有效期内除非甲方不能按时供应天然气外不得与其他天然气相关单位有类似合作。（4）、乙方在日常使用天然气设施设备的过程中，应合理使用、妥善保管天然气设施设备，非因甲方的原因造成天然气设施设备出现故障或损坏的，由乙方承担责任，由此给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任……第十三条天然气供应系统投资：1、甲方负责乙方所指定的终端客户LNG工业气化站内所有设备的投入，含天然气接收、气化、管理计量装置、储存和输配装置、调压撬、气化站锅炉房泄漏检测装置投资，并负责提供设计图纸并承担相关的设计费。2、乙方向甲方无偿提供气化站所用土地，乙方需确保气化站正常运行的电源接入站内以及其他甲方入场施工前所需的一切条件。3、由乙方负责办理气化站的相关手续、并取得压力容器、压力管道的使用许可证及备案等工作，甲方全力配合并提供必要的证明材料。合同还对其他事项进行了约定。2017年5月12日下午15：00的《会议纪要》载明：会议主题：关于气站合作的问题；地点:公司办公室；参会人员：甲方：施培、周舟；乙方：陈兵、姜国勇、刘会军；记录人员：郑艳。主要内容：会议主要涉及以下几个问题：1.关于万通气站上的问题。关于设备款的问题，之前广电已付95%的设备款，剩余款项付清的前提是：必须附有施工合同，设备清单，所有票据（含土建、设备等），且购买材料的金额应与清单一一对应。否则，不予付款。从5月12日起万通由广电做为陕西润满上游供货，陕西润满应给广电“先款后货”。2.关于泾阳怡科和秦安长城利润分配的问题。经与广电人员协商洽谈后，日常的利润分配为：广电占6成，陕西润满占4成；广电两年付给陕西润满6万元服务外包费（合同期5年），合同期满后另行商议。3.结算量：按每吨1450计算，每下月初送一车气，补齐量差。4.秦安长城与泾阳怡科:供货由广电给陕西润满预付款，广电与陕西润满应设专款账户，该账户仅限于与秦安长城、泾阳怡科液源采购，运费支付，利润提取。相关到会人员在会议纪要下方签字确认。2017年6月16日，原告广电公司作为甲方，被告润满公司作为乙方，签订《市场拓展委托代理协议》，主要内容为：乙方的代理区域为：陕西省和甘肃省全境，代理区域扩大或缩小，视具体项目地的变化可调整；代理内容包括但不限于天然气工业点供终端业务在内的燃气相关业务推广；双方的责任与义务：1、甲方的责任与义务：（1）甲方负责乙方提供项目的审议与投资决策；（2）甲方负责与乙方提供项目的用户终端签订供气协议，并组织投资与建设；（3）项目运营后，甲方向乙方公开甲方的气源采购成本；（4）如项目运营后产生投资收益（收益为经双方认定的进销差价），甲方按约定向乙方支付项目代理服务费。2、乙方的责任与义务：（1）乙方负责提供项目的信息源，并负责开展项目的前期联系工作……代理报酬：1、已签约项目：甲方按泾阳怡科项目、天水长城项目运营收益的40%向乙方支付代理服务报酬。其他项目，双方另行商议代理服务报酬。代理报酬按月支付，时间以甲方收到终端用户的用气款为准，乙方应向甲方开具含增值税的代理服务费发票。2、如气源价格发生变化导致项目运营亏损，泾阳怡科项目乙方承担亏损额的40%，天水长城项目亏损金额应在甲方单独承担每立方天然气五分钱的亏损额度后，乙方再承担亏损额的40%；合同有效期为5年，起始时间以泾阳怡科项目、天水长城项目运营周期为准，（如该两个项目续签合同或继续供气则本合同等期有效）……2017年8月9日，原告广电公司作为甲方，被告润满公司作为乙方，签订《服务外包协议》，主要内容为：本合同期限为5年，外包服务的内容：甲方指定的三座LNG场站（秦安长城果汁饮料有限公司场站、泾阳怡科食品有限公司场站、陕西有色万通建材有限公司场站）的日常使用、定时巡检、维护保养、场站安全、消防安全以及现场看护等涉及到场站现场管理的相关工作。如甲方在合同期内在指定场站内增加设备，也应归属于本合同范围。本协议年服务费用为：甲方每年每站支付给乙方人民币2万元服务外包费用，合计共人民币6万元整。（包括秦安长城果汁饮料有限公司、泾阳怡科食品有限公司、陕西有色万通建材有限公司3个公司的服务外包费用）本费用按单站的方式以年为单位进行支付，气化站建成投产运营，甲方收到乙方服务费发票后即付乙方服务外包费用……乙方的权利义务：1）乙方应至少向甲方的三个站点各委派一名驻站人员，该驻站人员应具备场站当地所在政府部门所要求的天然气相关设施设备的操作资质，并报甲方处备案，如因乙方委派的驻站人员不具备相关操作资质而导致甲方的设备损坏或供气异常，由乙方承担甲方的经济损失及赔偿责任……本合同三个项目的有效期分别为：万通有色金属为4年，泾阳怡科及天水长城项目各为5年，起始时间以泾阳怡科项目、天水长城项目、万通建材项目运营周期为准（如该三个项目续签合同或继续供气则乙方具有优先续约权）……2017年8月29日，原告广电公司作为甲方，被告润满公司作为乙方，签订《技术服务合同》，主要内容为：第一条技术服务内容:乙方为甲方办理泾阳怡科项目及秦安长城项目的环境影响评价、安全评价及消防验收报告。以上内容均需符合国家相关规定的服务成果，达到相关要求，取得政府相关部门验收合格批复。第二条甲方责任和权利：1.在甲方有能力提供乙方所要求材料的前提下，为乙方开展工作提供所需要的文件和相关技术资料并签字。如果甲方能够提供但未能及时提供的，由此产生的相关责任后果，由甲方负责；2.为乙方到甲方现场工作创造必要的条件，如安排熟悉现场的技术人员接待、提供办公场所等工作条件，以满足乙方顺利开展工作；3.监督乙方按合同要求工作；4.按时支付给乙方服务费。第三条乙方责任和权利：1.乙方为甲方提供的技能服务需在甲方现有场站的条件下开展，甲方现有的规划、设计、场站建设或工艺均不再改动或增项。如甲方场站现有规划、设计、建设或工艺等影响甲方项目验收取得相关技术服务内容所涉及的评价或验收报告的，则甲乙双方可协商整改意见，意见一致后由甲方实施整改；2.待甲方向乙方提交完相关资料后的180天内完成合同约定的技术服务工作，以文字资料形式交付成果（一式肆份），在180天内（即甲方委托乙方取得技术服务内容所涉及的评价或验收报告期间）乙方有责任保证甲方场站的正常运营；3.依照合同书的有关要求按时完成技术服务工作；4.及时向甲方反馈工作进展情况；5.未经甲方同意，不得公开甲方相关信息。第四条项目费用及支付方式：1.本合同每个项目合同金额为人民币：150000元；合同签订后甲方向乙方提供所需要的相关资料，双方确认资料无误后三日内支付50000元；项目完成交付技术服务成果后（即甲方收到相关的评价或报告后）并收到乙方全额发票后，付清余款100000元。第六条技术成果归属：在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新技术成果，归甲方所有。第七条违约责任：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任；若甲方向乙方提交完相关资料后的180天内，乙方未完成合同约定的技术服务工作，则每延迟1天，乙方需按照合同总金额的5‰向甲方支付违约金；如甲方向乙方提交相关资料后的180天内乙方仍没有完成合同约定的技术服务工作，乙方需全额退还甲方支付乙方的预付款（五万元整），因此事给甲方造成的损失，甲方保留追责权利。同时，乙方需确保在手续办理期间甲方场站运营正常，如若因手续办理造成终端客户停产或其他损失，所有损失由乙方承担，甲方可以保留追责权利。若乙方确认甲方提供资料无误后，甲方并未在合同规定期限内支付预付款，或乙方在合同期限内完成技术服务内容，甲方并未及时支付款项的，则每延迟1天，甲方需按照合同总金额的5‰向乙方支付违约金。甲方向乙方提交相关资料的日期，为乙方办理合同约定的技术服务工作的起始日期，以此作为180天内完成合同约定的技术服务工作的时间界定点。乙方确保会在180天内办理完环境影响评价、安全评价及消防验收报告，如以上三项服务内容其中任意一项无法取得相关的评价或报告，则视为乙方违约，乙方须全额退还甲方所有款项。第九条合同的生效、变更、解除：1.本合同在甲方支付乙方预付款后生效。甲乙双方的任何一方均不得擅自变更或解除合同，合同中如有未尽事宜，应由甲乙双方共同协商做出补充协议，补充条款具有与本合同同等法律效力；2.本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定：3.双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：①发生不可抗力；②双方协商解除的。合同还对其他事项进行了约定。另，2017年5月1日，广电公司作为乙方，泾阳怡科食品有限公司（以下简称泾阳怡科公司）作为甲方，签订《LNG终端供气合作协议》，主要内容为：第一条LNG工业气化站的建设及约定：1、乙方负责给甲方在甲方厂站内投资建设天然气自备用气化站一座，甲方在合同签订后的7个工作日内，一次性预付乙方20万元预付款作为保证金（即：人民币贰拾万元整）。当乙方收到甲方预付的20万元保证金后（即：人民币贰拾万元整），乙方可组织相关的厂站投资、建设等问题。预付款（人民币贰拾万元整）在建站完毕正常供气后继续作为甲方支付乙方的预付气款。2、LNG站的设计、土建、安装、调试等相关费用由乙方负责支付。3、合同期限内气化站备案以甲方名义办理，安监、环评、技术监督等由乙方负责，甲方应派专人积极协助办理，期间所发生的行政费用由乙方承担。4、合同期限为（五）年，合同到期后，乙方对甲方所投入的设备产权归乙方所有，乙方在同等条件下有优先供气权。乙方必须保证甲方正常生产用气。5、乙方气站建设必须采用目前气化站建设的最新设备和最新技术。6、本合同期内所建造LNG气化站所有设施设备均由乙方负责提供，所有权亦由乙方享有。第二条合同履行期及供气时间：1、本合同的供气时间约定为五年，自2017年5月1日至2022年5月1日，供气期满后，双方重新续签供气合同，乙方具有优先续约权和优先供气权。2、在合同履行期间甲方必须确保乙方为甲方唯一指定的上游天然气供应商地位，甲方不得以任何其他理由向乙方之外的其他供应商采购天然气……第四条交接点：1、交货地点为：甲方指定的厂站内。第五条供气质量：1、天然气质量符合中华人民共和国国家标准GB17820-2012《天然气》中所规定的Ⅱ类天然气……第六条天然气计量：供气量的计量，以乙方安装的流量计读数的计量为准，乙方应提供流量计合格证，按体积单位标准气态立方米计量。第七条天然气价格：1、根据甲方液化天然气价格组成，双方协商后，乙方给甲方供气的价格为2.4元/气态立方米（含税价）。2、价格调整：（1）根据甲方生产性质每个榨季生产前调整一次，（榨季时间当年8月31日至次年7月30日），首个榨季供气价格2.4元/气态立方米。（2）可每年对前一年的市场价格回顾一次，次年生产前一个月可按照（延长液厂、杨凌液厂以及泓澄液厂的平均价格+300元（运费）÷1400（气化率）乘以115%作为价格核定的标准。（核定价格时运费300元不乘以115%）。（3）如遇市场有较大（例如：交通管制、管网事故、国家调价等）的价格调整,经双方协商同意以后，可对价格进行调整。（4）乙方应在价格调整后的5个工作日内将调整后的天然气价格确认函发给甲方，甲方在5个工作日内依据合同约定进行确认，经双方确认调整价格生效。第八条天然气气款结算：1、采用预付气款形式，除本合同第一条第一款商定的甲方支付乙方的20万元保证金，在建站完毕正常供气后继续作为甲方支付乙方的预付气款外，甲方应确保在乙方处的用气账户余额不低于5天的预付款，双方每周二对上周用气量及账款进行核对，两个工作日内预付下周气款。2、乙方用现金转帐的方式进行结算气款。3、甲乙双方以上月25至当月24日为开票周期，每月24日双方书面对帐盖章确认，乙方给甲方开具增值税专用发票，税点13%（如遇国家调整税率标准则以新标准执行）。第九条双方的义务及责任：1、甲方的义务及责任：……（5）甲方每年用气量不得低于（120）万方……2、乙方的义务及责任：……（3）在合同期内，除不可抗力因素外（不包括恶劣天气、车辆拥堵、交通事故）乙方不得停止供应甲方天然气。如乙方单方随意停止向甲方供应天然气，由此造成甲方停产直接损失由乙方承担……第十二条天然气供应系统投资及备案：1、乙方负责在甲方所指定LNG工业气化站内所有设备的投入，含天然气接收、气化、管理计量装置、储存和输配装置、调压撬、气化站锅炉房泄漏检测装置投资，并负责提供设计图纸并承担相关的设计费。2、由乙方负责以甲方名义办理气化站的相关备案、甲方派专人办理并提供必要的证明材料及原始证照，但遇因政府部门对气化站手续不予办理期间，则由双方协商应对，但乙方应确保该气化站设计正规，设备出厂合格，建设资质齐全……合同还对其他事项进行了约定。2017年8月1日，原告广电公司作为乙方，秦安长城果汁饮料有限公司（以下简称秦安长城公司）作为甲方，签订《LNG终端供气合作协议》，主要内容为：第一条LNG工业气化站的建设及约定：1、乙方负责给甲方在甲方工厂内投资建设天然气自备用气化站（60M3）一座，甲方在合同签订后的7个工作日内，一次性预付乙方20万元预付款作为保证金（即：人民币贰拾万元整）。当乙方收到甲方预付的20万元保证金后（即：人民币贰拾万元整），乙方可组织相关的厂站投资、建设等问题。预付款（人民币贰拾万元整）在建站完毕正常供气后继续作为甲方支付乙方的预付气款。2、LNG站的设计、土建、安装、调试等相关费用由乙方负责支付。3、合同期限内气化站备案以甲方名义办理，安监、环评、技术监督等由乙方负责，甲方应派专人积极协助办理，期间所发生的行政费用由乙方承担。4、合同期限为（5）年，合同到期如不续签合同，乙方对甲方所投入的设备产权归乙方所有；如续签合同，在供气价格同等的条件下，乙方有优先供气权，并保障甲方的燃气供应。5、乙方气站建设必须采用目前气化站建设的最新设备和最新技术。同时，乙方需确保自合同签订后90天内完成工程建设。6、本合同期内所建造LNG气化站所有设施设备均由乙方负责提供，所有权亦由乙方享有。第二条合同履行期及供气时间：1、本合同的供气时间约定为5年，自2017年8月1日至2022年7月31日，供气期满后，双方重新续签供气合同，乙方具有优先续约权和优先供气权。2、在合同履行期间甲方必须确保乙方为甲方唯一指定的上游天然气供应商地位，甲方不得以任何其他理由向乙方之外的其他供应商采购天然气。第三条供气量：1、甲方需在每月24日向乙方书面通知下月用气计划，乙方根据用气计划，安排车辆按时到达。2、每批次供应量由甲方传真、邮件通知乙方。供气量根据终端客户需要进行供给，如遇大型生产计划，甲方需提前七天通知乙方。第四条交接点：交货地点为：秦安长城果汁饮料有限公司院内。第五条供气质量：1、乙方供天然气质量符合中华人民共和国国家标准GB17820-2012《天然气》中所规定的Ⅱ类天然气……4、乙方供气来源厂必须取得国家相应的资质。第六条天然气计量：供气量的计量，以乙方安装的流量计读数的计量为准，乙方应提供流量计合格证，按体积单位标准气态立方米计量。第七条天然气价格：1、根据甲方液化天然气价格组成，双方协商后，乙方给甲方供气的价格为2.45元/气态立方米（含税价）。2、价格调整：（1）原则上供气价格每年定价一次（价格以天水当地发改委部门核准的当地管道气价格为准），调整时间为每年的八月份，当年不再变动。（2）在当年的实际供气过程中，如遇国家发改委部门进行硬性价格调整、且调整幅度大于0.10元/每气态立方米时，经双方确认后，可按天水市当地发改委部门核准的当地管道天然气（工业）价格对价格进行同步调整。（3）乙方应在价格调整后的5个工作日内将调整后的天然气价格确认函发给甲方，甲方在5个工作日内依据合同约定进行确认，经双方确认后，调整价格生效。第八条天然气气款结算：1、采用预付气款形式，除本合同第一条第一款商定的甲方支付乙方的20万元保证金、在建站完毕正常供气后继续作为甲方支付乙方的预付气款外，甲方应确保在乙方处的用气账户余额不低于5天的预付款，双方每周二对上周用气量及账款进行核对，两个工作日内预付下周气款。2、乙方用电汇转帐的方式进行结算气款。3、甲乙双方以上月25至当月24日为开票周期，每月24日双方书面对帐盖章确认，乙方给甲方开具增值税专用发票，税点13%（如遇国家调整税率标准则以新标准执行）。第九条双方的义务及责任：……2、乙方的义务及责任：……（3）在合同期内，除不可抗力因素及非乙方原因外，乙方不得停止供应甲方天然气，一旦因乙方原因引起的停止供应天然气致使甲方停产的，从甲方停产之日起按每日10000元人民币向甲方支付违约金，直至乙方恢复向甲方供应天然气为止……合同的其他事项约定与前述广电公司与泾阳怡科公司签订的合同一致。2017年10月18日，被告润满公司向原告广电公司发送《业务告知函》，载明：2017年9月底天然气价格不断上涨，贵公司与我公司双方在户县万通、泾阳怡科、秦安长城气化站项目有合作关系，贵司单方面决定，我公司直接签约的下游客户，断气进行协商洽谈涨价，而贵公司直接签约的下游客户则继续供气进行协商洽谈涨价，给我公司造成了巨大的经济损失。为了双方能长期更好的合作，现就业务方面存在的问题告知贵公司，望贵公司配合尽快解决。1、我公司2017年9月7日给贵司开具万通服务费发票，贵公司万通服务费至今未付给我公司，限贵公司22日前将服务费付与我公司，否则我公司将按服务费金额的5%/天向贵公司收取滞纳金。2、万通气化站投资项目数额及开票问题，我公司向贵公司多次催要气化站总价值书面确认函，贵公司至今未回复，导致我公司万通气化站发票至今未能开具，气化站剩余工程款拖欠至今。望贵公司20日前将万通总价值回复于我公司，我司会及时开票，望贵司于10月30日前将尾款付与我公司，反之我公司将从设备进厂之日起以尾款的5%/日收取滞纳金且贵公司前期预付设备及工程款视为违约金。3、2017年10月16日贵公司施总通知我公司代贵公司给万通供气一车，亏损部分贵公司承担；数量22.14吨，我公司成本价为4480元/吨，贵公司应补我公司差价23745.15元，请贵公司本月22日前付给我公司。4、从2017年9月20日起LNG市场价格居高临下，贵公司与泾阳怡科食品有限公司及秦安长城果汁饮料有限公司LNG调价函至今未签订，然贵公司未经我公司同意私自给泾阳怡科及秦安长城两个项目连续供气，因此，从2017年9月30日起直至调价合同（需我公司书面同意调价额度）签订之日，由于贵公司单方面原因造成泾阳怡科、秦安长城运营亏损，我公司将不予承担。5、在泾阳怡科及秦安长城项目上，因贵公司设计不合理，设备不达标，配套设施不到位，致使甲方在运营中断气停产、发生不安全事故、造成的直接间接经济等一切损失由贵公司承担并负责赔偿。2018年3月1日，原告广电公司向被告润满公司发送《关于泾阳怡科、天水长城站点亏损承担的情况说明》，载明：泾阳怡科食品有限公司（以下简称“泾阳怡科”）、天水长城果汁饮料有限公司（以下简称“天水长城”）两个点供站自用气以来盈亏情况如下：泾阳怡科站点：流量计初始读数38立方米（以下简称“方”），2018年1月7日上午8点抄表读数1901125方，泾阳怡科自行采购用气量94427方（1767359-1672932），累计用气1806660方（1901125-38-94427），泾阳怡科站点累计销售金额为人民币4335984元（1806660方×每方人民币2.4元），经我司与泾阳怡科协商，泾阳怡科愿意承担亏损人民币626350.3元，我司自愿承担亏损人民币6万元。我司采购金额为人民币5688653.3元。气化率测算如下：累计用气1806660方，至2018年1月7日抄表时，实际卸车累计1211.11吨，气化率应为1491.73（1806660方÷1211.11吨）。泾阳怡科站点自供气起至2017年9月26日，均有利润，该部分计提折旧费用如下：期间实际卸车累计255.23吨，按照1491.73气化率计算，累计用气380734.25方（255.23×1491.73），折旧费用为每方人民币0.13元，折旧费用总计为人民币49495.45元（380734.25方×每方人民币0.13元）。截至2018年1月7日，泾阳怡科站点亏损金额=销售金额-采购金额-折旧费用+我司单独承担的6万元亏损+泾阳怡科承担亏损＝4335984-5688653.3-49495.45+60000+626350.3=-715814.45元。天水长城站点：流量计初始读数89立方米（以下简称“方”），2017年12月29日上午10点抄表读数2331537方，累计用气2331448方（2331537-89），天水长城站点累计销售金额为人民币5712047.6元（2331448方×每方人民币2.45元），经我司与天水长城协商，天水长坡愿意承担亏损人民币1971940.4元。我司采购金额为人民币8118024.8元。气化率测算如下：累计用气2331448方，至2017年12月29日抄表时，实际卸车累计1564.16吨，抄表时罐内余液5.881吨，气化率应为1496.17[2331448方÷（1564.16吨-5.881吨）]。天水长城站点自供气起至2017年9月27日均有利润，该部分计提折旧费用如下：期间实际卸车累计168.32吨，按照1496.17气化率计算，累计用气251835.33方，折旧费用为每方人民币0.13元，折旧费用累计为人民币32738.59元（251835.33方×每方人民币0.13元）。我司单独承担每方五分钱的亏损金额为人民币116572.4元（2331537方×每方人民币0.05元）。截至2017年12月29日，天水长城站点亏损金额＝销售金额-采购金额-折旧费用+我司承担的每方五分钱的亏损金额+天水长城承担亏损=5712047.6-8118024.8-32738.59+116572.4+1971940.4=-350202.99元。我司与贵司于2017年6月16日签订的《市场拓展委托代理协议》第四条第二款约定：“如气源价格发生变化导致项目运营亏损，泾阳怡科项目乙方（贵方）承担亏损额的40%；天水长城项目亏损金额应在甲方（我方）单独承担每立方天然气五分钱的亏损额度后，乙方再承担亏损额的40%（贵方）”。据此，贵司需承担泾阳怡科站点的亏损金额为人民币286325.78元（715814.45元×40%），贵司需承担天水长城站点的亏损金额为人民币140081.2元（350202.99元×40%）。请贵司于2018年3月15日前将贵司应承担的两个站点的亏损金额合计人民币426406.98元（大写：肆拾贰万陆仟肆佰零陆元玖角捌分）汇至我司账户。2018年3月4日，被告润满公司向原告广电公司发送《关于贵司二零一八年三月一日泾阳怡科天水长城站点亏损承担的情况说明函的回复》，载明：贵司2018年3月1日来函我司已收悉，就贵司来函我司做出郑重回复：1、就泾阳怡科、天水长城计提折旧费用，不符合贵司与我司签订的“市场拓展委托代理协议”第三条第四款关于亏盈范围的约定，所以我司不予认可；2、贵司提出的亏盈并无相关证据证明，只是在2017年10月，贵司施总、周总、毕总与我司姜总、刘总、胡总、薛总于西安市高陵区梧桐树酒店业务对接通知我司：万通停止供气谈判涨价，泾阳怡科、天水长城继续供气谈判涨价，之后至今贵司并无人员与我司进行过任何业务沟通和对接，所以我司对泾阳怡科、天水长城亏盈及相关业务对接及价格变化毫不知情，因此请贵司提供相关审计报告及上游、下游价格证明，及上游、下游价格调整证明，下游以后确定的价格机制协议等证明；3、我司2017年10月18日发与“业务告知函”请贵司尽快给与回复。审理中，原告广电公司提交了四份付款凭证，分别是：2017年3月22日原告向被告付款30万元，备注为货款；2017年4月5日原告向被告付款325000元，备注为货款；2017年9月4日原告向被告付款2万元，摘要为服务费；2017年9月25日原告向被告付款12万元，备注为货款，合计付款765000元。被告润满公司对于收到625000元没有异议，但认为该部分款项系原告支付的设备款，原告享有气化站的所有权，原告支付的款项系其按照合同约定支付的，无返还必要；2017年9月4日支付的2万元及2017年9月25日支付的12万元其中2万元系支付的泾阳怡科、秦安长城两个站的服务费4万元；2017年9月25日支付的另10万元系办证费，其中5万元办理了泾阳怡科的环评，5万元为秦安长城的办证费用；被告给泾阳怡科办理安评着手办理至专家评审阶段，因设备原因无法进行安评验收，但该笔费用10万元是应当支付给被告的。审理中，原告广电公司为证明其主张的损失，提交了：1、向陕西有色公司供应液化天然气的对账单，证明原告与陕西有色公司自2017年4月9日-2017年8月16日之间的几笔往来，总重量为237.12吨，会议纪要第三条提到了结算量，即三个项目的计算都是按这个来的。1450为气化率,用吨×1450得出立方米，即343824立方米，双方约定要160万立方米，差距巨大。2、原告经办人员与被告姓胡的工作人员微信聊天记录，证明原告根据被告的要求提交了给泾阳怡科公司与秦安长城公司办理相关手续的资料，到2017年9月11日，被告工作人员称收到，原告于2013年9月25日付款10万元，资料已交齐。3、原告经办人员（sad冰封）与被告工作人员（润满刘）QQ聊天记录，证明原告向被告发送关于泾阳与秦安两个项目的用气数据。4、证明及微信发来的复函，证明被告拒绝承担亏损的事实。5、2018年4月25日拍摄的照片一组，证明该站设备简陋，不存在土建工程，将泥土地做成水泥地，致使该站点无法办到证照。被告润满公司经质证认为：对账单系打印件，原告应提交原件，原告用4月9日-8月16日的供气量，证明不符合承诺的终端客户年用气量不得低于160万立方米的约定，证据不足，应调取终端用户的用气量，这个是LNG气站上有表示，故该证据不能证明原告的证明目的。对微信聊天记录，关于被告姓胡的工作人员无相关身份证明，无法确认该电子证据的真伪，该证据同样不能证明原告方已按照技术服务合同的约定向被告递交了相关的资料，仅可以看出是胡闯安向手机机主发送了办证所需的相关资料，如果该手机机主是原告的工作人员，该微信记录能够证明原告代理人关于陕西有色公司合同履行的陈述是不符合实际的，手机机主向胡闯安发送了设备清单、布置图、工艺布置图等，并无法证明被告有义务向原告返还款项，原告的证明对象及证明目的均未实现，且原告递交的微信记录不符合民诉法关于电子数据相关要求，手机是谁，什么时间，相应的证据规则均有要求。对QQ聊天记录的真实性有异议，不清楚是谁与谁的聊天，相关发送的项目表格我方也不清楚是否与本案有关联，对该证据的真实性、合法性、关联性、证明目的、证明对象均有异议。对证明及微信发来的复函的真实性、合法性及关联性无异议，对证明目的及证明对象均有异议，该情况说明是原告给被告对于亏损的说明，系单方数据，该数据未能说明这个损失或亏损是因天然气价格变化导致项目亏损的损失，相关数据均没有依据，相关的价格每吨2.4是什么价格，被告不清楚从何而来，此说明中记载泾阳怡科公司及秦安长城公司愿意承担一部分损失，这个损失比例是多少，这个亏损中也未说明。计算采购的价格在该说明中也未出现，故该情况说明并没有按照委托代理合同第四项的约定，作出一个亏损或损失承担函件，不构成原告在履行合同过程中要求被告承担损失的主张，也当然不构成被告拒绝承担损失的客观事实证明。该证据明确要求原告按照合同约定说明损失的具体计算方式及金额，同时能够证实关于泾阳及秦安两项目履行方式与合同约定的履行方式已发生了变化，告知函第四项第二段也有相关说明。对照片的真实性、合法性、关联性均有异议，不能证明设备简陋，照片与证明目的无关联性。审理中，被告润满公司提交了：西安市质量技术监督局颁发的资质证书三份，证明被告派驻的驻站人员胡攀、薛强、赵依学均有特种设备操作资质证书，原告陈述的未派出有资质人员驻站与事实不符。原告广电公司对被告陈述的派驻上述人员不认可，认为被告是在撒谎，与被告签订过会议纪要后没有再管万通的事，会议纪要修改了LNG供气协议的很多内容，已经变成原告向润满公司供气，由润满公司向万通供气，结算对象从万通变更成润满公司，但原告了解泾阳怡科和秦安长城的驻站人员，泾阳怡科驻站人员是姜杰，秦安长城驻站人员是张天贵，并提交这两个工作人员签收的单据。被告未提交其与胡攀、薛强、赵依学三人签订的劳动合同和为三人缴纳社会保险的证据，也未提交三人进驻陕西有色公司、泾阳怡科公司、秦安长城公司的证据，故无法证明三人系被告的员工及进驻三家公司的事实。被告润满公司认为从单据上无法看出驻站人员是谁，不能证明驻站人员的姓名，不能证实原告所述的被告撒谎。审理中，原告广电公司陈述主张解除双方签订的合同的依据是：合同目的不能实现，LNG终端供气合作协议约定要办理的手续被告都未办成，且被告在另一案件中提交的证据正好证明了其无法办理，且进行了隐瞒。万通站明确说不能办，泾阳怡科站也未办成，在原告起诉后三个月办了一个秦安的证件。LNG终端供气合作协议中第一条第三款，气化站的备案材料要由被告提供，原告提交的案外人办理的材料都有，比如环评、安监、消防，而本案被告三个站的手续材料都没有。且LNG终端供气合作协议中约定万通要达到每年160万方的用气量，而被告也远远未达成。被告润满公司不同意解除案涉合同，认可合同目的确实不能实现，但认为不能实现的原因是原告造成的。LNG气化站是终端客户端的小车间，必须依托于原项目厂子办理的安评、环评和消防验收报告，而原告到目前为止未提交这些报告，这是办理LNG终端的前提。而且合同第二条也有约定，如果总厂本身没有这些资料，小车间是无法办到的。原告广电公司认为其提交的微信记录中都证明原告已经将这些资料发送给被告，但没有证据证明胡闯安是被告的员工。被告润满公司称原告未交付相应的资料导致无法办理相关手续，且通过电话向原告催要过这些资料，原告广电公司对此予以否认。同时，被告润满公司陈述第一份《LNG终端供气合作协议》履行到2017年8月4日。原告广电公司认可这个时间，但认为不是原告不供气，是因为被告没有向原告要。就LNG合作协议，后面的会议纪要改变了结算方式，会议纪要中称本来供气协议中约定原告直接向万通供气，但会议纪要中变更成原告向被告供气，被告向万通供气，被告不向原告要气，原告就不会向其供气。原告不再直接向万通供气，这个价格不受合同约定。当初在签订协议时无法预料价格涨了很多，所以这是原告要求泾阳、秦安涨价和要求被告承担亏损的原因。市场拓展委托代理协议第四条第一项约定，原告要按照40%支付代理报酬，按约支付是以终端收到供气为准。原告起诉是2018年5月，支付服务费的协议是2017年8月签订的，起诉不到一年，不能要求原告支付两年的服务费，原告没有给万通服务费是因为他们有很多问题未解决，要给的资料也没有给原告。被告在起诉原告的案件中提交的证据是因为这些合同证明被告没有能力办这些事，而且2017年被告就知道万通的手续无法办理，但并未告知原告。LNG供气协议的履行，是原告要签订这个协议时，这个气站已经建成并可以使用了，所以这个合同是在原来被告格式合同的基础上修改的，但修改的不彻底。实际上是被告将气站建好，原告才投入的款项。另查，2018年11月26日，润满公司向本院提起诉讼，请求判令：1、广电公司继续履行双方之间签订的《LNG终端供气合作协议》、《市场拓展委托代理协议》、《会议纪要》、《技术服务合同》；2、广电公司返还润满公司垫付的建设费用368618.3元并承担自2017年4月3日至实际给付之日按照月利率千分之18计算；3、广电公司向润满公司支付拖欠的服务费130000元；4、判令广电公司向润满公司赔偿损失559768.9元；5、诉讼费用、保全费及财产保全责任险费由广电公司承担。目前该案已中止审理。上述事实，有原、被告陈述，《LNG终端供气合作协议》，《会议纪要》，《市场拓展委托代理协议》，《技术服务合同》，《服务外包协议》，原、被告举证的其他证据以及本院庭审笔录等予以证明。本院认为，原、被告签订的《LNG终端供气合作协议》、《市场委托代理协议》、《会议纪要》、《服务外包协议》、《技术服务合同》系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，属合法有效的合同。合同依法成立后，便具有法律约束力，但是在合同履行过程中，经当事人协议一致，或者当具备了当事人约定或法律规定的解除条件时，当事人可行使解除权予以解除合同。《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国合同法＞若干问题的解释（二）》第二十六条规定：“合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的，当事人请求人民法院变更或者解除合同的，人民法院应当根据公平原则，并结合案件的实际情况确定是否变更或者解除。”原告广电公司与被告润满公司签订合同，原告的目的是在被告指定的陕西有色公司厂站内投资建设天然气气化站，向被告供应天然气从而获取经济利益，被告向原告承诺终端客户陕西有色公司的年用气量在原告成本投资回收期内不得低于160万方/年，但是双方签订合同并且安装完毕气体站设备后，因未能办理准许使用该气体站的相关手续，导致该气体站运行几个月后现闲置未使用，且双方均未采取相应的措施来促进合同的继续履行，因此原、被告签订合同的目的已无法实现，如不解除合同而将上述设备继续长期放置，会扩大原、被告的损失，因此合同的解除符合双方当事人的利益，故对原告广电公司提出的要求解除案涉《LNG终端供气合作协议》的诉讼请求，本院予以支持。同时，《LNG终端供气合作协议》解除后，原、被告为履行《LNG终端供气合作协议》而签订的《会议纪要》、《市场拓展委托代理协议》、《技术服务合同》、《服务外包协议》亦无法继续履行，故同样应予以解除。因《LNG终端供气合作协议》中约定“合同期内气化站备案（含消防、安监、环评、技术监督）等现场问题由润满公司负责办理，期间所发生的费用由广电公司承担”以及“由润满公司负责办理气化站的相关手续、并取得压力容器、压力管道的使用许可证及备案等工作，广电公司全力配合并提供必要的证明材料”，可见办理相关手续是被告的义务，原告应当给予配合，结合双方的陈述及举证，原、被告对于合同不能履行均存在过错，因此合同解除后，原、被告应各自承担己方的损失。关于广电公司主张润满公司返还已支付的76.5万元款项的问题。根据广电公司的诉讼意见，其主张的76.5万元主要包括：62.5万元设备款，关于泾阳怡科项目的2万元服务费，关于秦安长城项目的2万元服务费，技术服务合同中约定的两个项目各5万元服务费。首先，62.5万元设备款的问题，根据案涉《LNG终端供气合作协议》的约定，LNG站的设计、土建、安装、调试等相关费用由广电公司负责支付，本合同期内所建造LNG气化站所有设施设备均由广电公司负责提供，所有权亦由广电公司享有，气化站建成投入使用供气满四年，双方自愿将气化站的产权以一元人民币转让给润满公司，可见双方签订协议的最终目的是广电公司通过供气获取收益，收回投资成本后将气化站转让给润满公司由润满公司使用，即免除了设备拆除、搬迁的资源浪费，同时又避免了双方之间出现更大的经济损失，现因合同不能继续履行，原告的投资成本已无法收回，广电公司明确表示解除合同被告返还设备款后案涉气化站内设备归润满公司所有，综合合同履行情况、合同性质、当事人的过错程度进行考虑，对广电公司主张返还的62.5万元设备款，本院予以支持70%，即437500元，润满公司应当予以返还。其次，关于服务费的问题，结合案涉《服务外包协议》、《技术服务合同》的约定及履行情况，本院酌情认定润满公司返还广电公司7万元，润满公司合计应返还507500元。关于广电公司主张润满公司承担亏损426406.98元的问题。本案中，广电公司主张根据《市场委托代理协议》约定的“如气源价格发生变化导致项目运营亏损，泾阳怡科项目润满公司承担亏损额的40%，天水长城项目亏损金额应在广电公司单独承担每立方天然气五分钱的亏损额度后，润满公司再承担亏损额的40%”，并提交了相应的对账单、计量结算单等证据，润满公司虽对证据不予认可，但并未能提供相反证据予以推翻，故本院对广电公司的主张予以确认，但润满公司提出的广电公司有扩大损失的意见，有合理之处，故本院对广电公司主张的该部分亏损，酌定由润满公司承担80%即341125.58元。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十二条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国合同法＞若干问题的解释（二）》第二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第三十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、解除原告南京广电文化产业投资有限责任公司与被告陕西润满新能源有限公司签订的《LNG终端供气合作协议》、《市场委托代理协议》、《会议纪要》、《服务外包协议》、《技术服务合同》；二、被告陕西润满新能源有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告南京广电文化产业投资有限责任公司507500元；三、被告陕西润满新能源有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告南京广电文化产业投资有限责任公司341125.58元；四、驳回原告南京广电文化产业投资有限责任公司的其他诉讼请求。案件受理费15523元，保全费5000元，合计20523元，由原告南京广电文化产业投资有限责任公司负担3237元，被告陕西润满新能源有限公司负担17286元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于江苏省南京市中级人民法院。审 判 长  徐小菲审 判 员  李 蕊人民陪审员  胡金海二〇一九年九月六日书 记 员  丁 洁