湖南省衡阳市珠晖区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)湘0405民初2080号 原告（反诉被告）：遵义佰事德劳务工程有限公司，住所地贵州省遵义市新蒲新区。 法定代表人：林百通，该公司经理。 委托诉讼代理人：龚瑜，广东律点律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张娇，广东律点律师事务所实习律师。 被告（反诉原告）：衡阳宇天娱乐有限公司，住所地湖南省衡阳市珠晖区。 法定代表人：杨飞鸿，该公司总经理。 被告：杨飞鸿，男，1984年3月13日出生，汉族，衡阳宇天娱乐有限公司股东兼法定代表人，住广东省廉江市。 被告：谢建聪，男，1984年6月22日出生，汉族，衡阳宇天娱乐有限公司股东，住广东省廉江市。 被告（反诉原告）衡阳宇天娱乐有限公司及被告杨飞鸿、谢建聪共同委托诉讼代理人：周伟军，广东鸿园律师事务所律师。 原告（反诉被告）遵义佰事德劳务工程有限公司（以下简称佰事德公司）与被告（反诉原告）衡阳宇天娱乐有限公司（以下简称宇天公司）、被告杨飞鸿、谢建聪装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年7月8日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）佰事德公司诉讼代理人龚瑜，被告（反诉原告）宇天公司及被告杨飞鸿、被告谢建聪共同委托诉讼代理人周伟军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告佰事德公司向本院提出诉讼请求：1.被告宇天公司立即支付原告工程款项247万元；2.被告宇天公司立即支付原告逾期付款违约金，以247万元为基准，按中国人民银行同期贷款利率计算，从起诉之日起计至实际付清之日止；3.被告杨飞鸿、谢建聪对第1、2项诉讼请求承担连带清偿责任；4.被告宇天公司、杨飞鸿、谢建聪共同承担本案的诉讼费。事实与理由：原告为被告宇天公司位于衡阳市珠晖区“丽波夜总会”提供装修涉及工程服务，双方约定工程总价款暂计为600万元，按照2950元/平方米包干价及施工建筑面积计算工程款。被告宇天公司尚欠原告工程款247万元。被告杨飞鸿、谢建聪系宇天公司股东，应就未出资部分承担连带清偿责任。 被告宇天公司、杨飞鸿、谢建聪共同答辩称：原告没有装修资质，原、被告签订的《装饰工程设计安装施工合同书》是无效合同。原、被告之间没有进行结算，原告不能证明其具体的施工面积。被告宇天公司已经支付原告工程款403万元，但原告一直没有开具发票给被告，被告有权停止支付剩余工程价款。被告杨飞鸿、谢建聪系宇天公司的自然人股东，但已经履行了出资义务，不应当承担连带清偿责任。 被告（反诉原告）宇天公司向本院提出反诉请求：1.反诉被告向反诉原告开具金额为403万元的装修工程款专用发票，且在其未开具发票之前，反诉原告有权中止支付剩余装修工程款；2.反诉被告赔偿因逾期完工而给反诉原告造成的的经济损失225633元；3.本案反诉费用由反诉被告负担。事实与理由：反诉原、被告签订的《装饰工程设计安装施工合同书》约定工期为70天，自2018年7月15日至2018年9月25日，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，相应损失由反诉被告承担，但反诉被告于2018年11月30日才完工，且反诉被告未对反诉原告已经支付的403万元装修款开具相应的专用发票，反诉被告的行为构成违约，应对反诉原告承担违约责任，赔偿反诉原告因逾期完工增加的场地租赁费10万元及职工工资费用125633元。 原告（反诉被告）佰事德公司就反诉答辩称：发票问题不能成为反诉原告不支付工程款的抗辩理由，工程逾期的原因是反诉原告没有按时支付工程价款所致。请求驳回反诉原告的反诉请求。 本院经审理认定事实如下：2018年5月20日，杨飞鸿、谢建聪作为乙方与甲方湖南丽波国际投资有限公司签订了一份《房屋租赁合同》，合同约定乙方承租甲方位于衡阳市珠晖区衡州大道1号丽波国际酒店3号楼建筑面积6820平方米的房屋作为经营、办公使用。租赁期自2018年5月1日至2023年5月1日，租金每月为5万元。 2018年7月11日，佰事德公司作为乙方与甲方宇天公司签订了一份《装饰工程设计安装施工合同书》，合同约定：甲方委托乙方对坐落于衡阳市珠晖区“丽波夜总会”承担施工、安装任务，该工程由甲方设计。工程施工、安装内容及施工费用，以该工程设计图纸及报价为准。增加项目经甲、乙双方协商同意后，签字生效，另行计费。工程工期为70天，自2018年7月15日至2018年9月25日。工程内容：包工、包料、包软装，包干价形式。工程款暂定600万元，按2950元/平方包干价，按施工建筑面积计算。合同签订后，入场前预付工程款10%，地砖主材到现场支付工程款20%，施工完成工程量80%支付工程款30%，施工完成清洁时支付工程款10%，剩下30%验收一个月后，按比例支付，支付比例甲乙双方协议。甲方责任有：因甲方原因影响工期，损失由甲方承担，工期相应顺延，其中包括不能按期付款。乙方责任有：不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方承担。协议签订后，佰事德公司按协商约定的开工时间入场装饰装修，并于2018年11月底将完成装饰装修工程后的“丽波夜总会”交付给了宇天公司。宇天公司已支付佰事德公司工程款403万元。2019年2月，佰事德公司就该装饰装修工程制作了结算表，确认工程总价款650万元，请求宇天公司支付剩余工程价款，但宇天公司至今未予支付。“丽波夜总会”施工设计图载明的施工建筑面积达到2800平方米。 另查明，佰事德公司没有取得建筑装饰装修工程施工资质。宇天公司于2018年6月6日登记成立，公司注册资本666万元，股东为杨飞鸿、谢建聪。其中杨飞鸿认缴出资额为339.66万元，出资比例为51%；谢建聪认缴出资额为326.34万元，出资比例为49%，出资时间均为2038年12月31日前。 本院认为：《中华人民共和国建筑法》并未要求从事室内装修装饰施工，必须具备相应的施工资质，故本案原告佰事德公司未取得装饰装修工程施工资质，不属于适用《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，应当认定为合同无效的情形。国家住建部颁发的《建筑装饰装修工程设计与施工资质标准》虽然规定了核定从事建筑装饰装修工程设计与施工活动企业资质等级的依据，但并未明确规定未取得资质企业不得进行装饰装修工程施工，且该规定系部门规章，不能作为认定民事合同无效的法律依据。故佰事德公司与宇天公司签订的《装饰工程设计安装施工合同书》不违反法律、行政法规的强制性规定，具有法律效力，双方应当按照合同的约定享有自己的权利、履行自己的义务。宇天公司关于该合同系无效合同的主张，本院不予采纳。合同约定施工安装费用以工程设计图纸及报价为准，宇天公司在没有证据证明实际施工的建筑面积少于设计图纸载明的施工建筑面积的情况下，请求对工程实际施工面积进行鉴定的意见，本院不予采纳。工程设计图纸载明的施工建筑面积达到2800平方米，若以合同约定的2950元/平方米计，工程款已达到826万元，佰事德公司自愿按650万元计算全部工程价款，请求宇天公司支付剩余工程价款247万元，系佰事德公司对自身民事权利的自主处分，本院予以支持。被告杨飞鸿、谢建聪作为宇天公司股东，认缴出资期限并未到期，佰事德公司请求杨飞鸿、谢建聪在未出资范围内对宇天公司债务承担连带清偿责任，没有法律依据，本院不予支持。佰事德公司、宇天公司对剩余工程价款的支付期限约定不明，且未能达成协议，佰事德公司请求自本案起诉之日起，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计付利息，本院予以支持。税务机关是发票的主管机关，开具发票属于行政法律关系，不是民事法律关系，宇天公司反诉请求佰事德公司开具发票，不属于人民法院受理民事诉讼的范围，本院不予处理。宇天公司关于佰事德公司未开具发票之前，有权中止支付工程余款的请求，没有事实及法律依据，本院不予支持。宇天公司不能证明本案装饰装修工程逾期完工系佰事德公司违约所致，其关于佰事德公司应赔偿其经济损失的请求，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十二条第四项、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下： 一、被告（反诉原告）衡阳宇天娱乐有限公司于本判决生效后10日内给付原告（反诉被告）遵义佰事德劳务工程有限公司工程款247万元及利息，利息按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算，自2019年7月8日起计至全部款项付清之日止； 二、驳回原告（反诉被告）遵义佰事德劳务工程有限公司对被告杨飞鸿、谢建聪的诉讼请求； 三、驳回被告（反诉原告）衡阳宇天娱乐有限公司的反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件本诉受理费13280元、反诉受理费2342元，合计15622元，由被告（反诉原告）衡阳宇天娱乐有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省衡阳市中级人民法院。 审 判 员  屈建国 二〇一九年九月三十日 法官 助理  洪 彪 代理书记员  廖金沙 附相关法律条款： 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第六十二条当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定： （一）质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。 （二）价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。 （三）履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。 （四）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。 （五）履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。 （六）履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。