江苏省徐州市云龙区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）苏0303民初3700号 原告：徐州卓凡土石方工程有限公司，住所地江苏省徐州市泉山区淮海西路**西都国际A-1510。 法定代表人：田根生，该公司经理。 委托诉讼代理人：曹爱敏，徐州市泉山区泰山法律服务所法律工作者。 委托诉讼代理人：周云，徐州市泉山区泰山法律服务所法律工作者。 被告：锦宸集团有限公司，住，住所地江苏省姜堰市经济开发区通扬西路**/div> 法定代表人：李焕军，该公司董事长。 委托诉讼代理人：李德章，男，1964年10月18日生，汉族，住江苏省姜堰市，该公司员工。 委托诉讼代理人：李德军，江苏世纪青松律师事务所律师。 原告徐州卓凡土石方工程有限公司（以下简称卓凡土石方公司）与被告锦宸集团有限公司（以下简称锦宸公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年6月18日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告卓凡土石方公司的委托诉讼代理人周云，被告锦宸公司的委托诉讼代理人李德军、李德章到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告卓凡土石方公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告给付欠款162000元；2、案件受理费由被告承担。 事实和理由：被告承包徐州升辉现代（电子商务）涉及产业中心工程（郭庄路北），被告将该中心A区1-5#楼及地下室工程分包给原告施工。原被告双方于2017年3月1日签订了《土石方分包合同主要条款》。合同条款第二条合同范围约定：升辉现代（电子商务）设计产业中心A区土方外运、渣土外运、场内土方倒运及堆放、泥浆外运等。原告按合同条款约定履行了义务，工程总价格为1362000元，被告只给付了120万元，还欠162000元未付（包括增值税发票的94000元）。原告按合同约定给被告开具了增值税专用发票，2017年8月29日3张25万元，2017年10月23日3张20万元，2018年1月29日7张60万元，2018年10月18日3张24.4万元，计1294000元。被告欠原告工程款，原告多次找被告催要，被告以种种理由推诿、拒不给付，原告诉至法院，请求法院查明事实，依法判决。 被告锦宸公司辩称，1.原被告之间存在土石方施工合同是属实的，但是原告主张工程总价为1362000元与事实不符。根据合同约定工期为35天，原告存在延误工期的行为。原告在施工过程中，未按照规定的线路走，被徐州市渣土办罚款3万元，依据合同约定该费用应当由原告承担。总的来讲，不欠工程款。 本院经审理认定事实如下：2017年3月1日，原告卓凡土石方公司（乙方）与被告锦宸公司（甲方）签订《土方分包合同主要条款》一份，约定工程名称为升辉现代（电子商务）涉及产业中心A区1#、2#、3/4/5#楼及地下室工程，暂定合同金额60万元，最终按实际工程量结算。合同范围为升辉现代（电子商务）设计产业中心A区，土方外运、渣土外运、场内土方倒运及堆放、泥浆外运等，甲方有权根据乙方的施工组织情况、配给情况随时调整乙方的施工范围，乙方须无条件服从，部分土方运到西院，预留回填土方，必须好土质。总工期35天，甲方按乙方已完成并经监理验收合格的工程量及合同中的单价结算工程款，除此之外，甲方不再支付乙方其他任何费用。丁昌根（职务：工地负责人）为甲方工地指定代理人，在合同履行过程中，负责工程施工进度、质量、安全及协调工作。场地内需要修临时道路、城管协调、费用、道路清理，预留土的覆盖，由乙方承担。乙方每拖延一天扣除乙方5000元。合同单价为外运土方26.5元/㎥，东院运西院、西院运东院14.5元/㎥，本院内运12元/㎥。土方工程全部完工付完成工程款的60%，十月四号前付至80%，年底付清。 后，原告进行土方施工。原告提交付款申请表及零散机械费统计表，并据此主张施工工程款总计1362000元，扣除被告已付120万元后，被告尚欠工程款162000元。原告提交的付款申请表1（地下室（地下室土方开挖完成内倒土方开挖量20477㎥、外运土方开挖量25838㎥，进度检查情况为实际耽误工期6天；付款申请表2（升辉A区土方回填完成）载明：车库四周及车库顶板土方回填量11746㎥，北坡道土方开挖工程量（内倒四不像倒运）990㎥，进度检查情况正常；付款申请表3（升辉B区土方外运完成）载明：外运土方开挖量为4887㎥，进度检查情况为实际运土时间为8月7日开始，9月3日完成。上述付款申请表均有丁昌根及安全员、栋号负责人、技术负责人、项目经理签字确认。庭审中，被告认可上述三份申请表载明的土方数量，但认为“从A区到B区为20477立方，而实际回填的土方为11746立方，而从B区外运为4887立方，这之间存在3800多立方（20477立方-11746立方-4887立方）差距，对于价格计算方式，对申请表1、2单价均认可，对于申请表3的单价不认可，该部分价格应当按照12元/方（26.5元-14.5元）的价格进行计算。”原告还提交零散机械费统计表（回填修路11610元、大挖机24840元、临时道路四不像14400元、小挖机8450元、炮头破桩3860元、升辉石材厂原堆土点影响勘探施工翻土5520元），原告提交的统计表均有丁昌根签字确认。被告对上述统计表涉及费用除回填修路11610元不认可外，其他均认可，认为上述11610元应扣除8580元，该费用为原告修路方便施工的费用。原被告有异议的费用对应统计表载明：1.因下雨3#、4#、5#楼现场道路无法行走用建筑垃圾修路进行土方回填，2017年10月8日夜共计回填33车（项目部认23车），23×300=6900元，2017年10月8日夜用大挖机修路计7小时，7小时×240元/时=1680元，合计8580元。该统计表还载明扣除购买绿网覆盖渣土费500元后为11110元，原告同意扣除上述500元。 2017年7月3日，被告在经一路升辉电子商务项目工地未安装自动洗轮机被徐州市城市管理行政执法局处罚3万元。对于上述罚款，被告陈述：“因原告在工期末期，为了自己的方便，强行打开了工地封闭的北门，因北门不需要安装自动洗轮机，导致被渣土部门处罚。”原告陈述：“是从北门走的，北门确实没有安装自动洗轮机，但是安装洗轮机的义务是被告的义务，无论从哪个门走都应当由被告安装洗轮机，我方认可罚款是因为从北门走被罚款。”对于原告是否明知不经过自动洗轮机处理有被处罚的风险，原告陈述“应当清楚的”。 庭审中，被告提交验收记录表原件一份，据此抗辩称，案涉工程的开工时间为2017年04月26日，最后施工完成验收的时间为2017年7月11日，验收时间为2017年07月13日，我们按照有利于原告的计算方法，其误工时间为40天。该验收记录表载明验收时间为2017年7月13日。原告对此不予认可，仅认可付款申请表1载明的延期6天，并同意扣除3万元。 本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。本案中原被告签订的《土方分包合同主要条款》系双方当事人真实意思表示，亦不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按照合同约定全面履行各自的义务。原告进行施工后，被告应支付相应工程款。按照原告提交的付款申请表及零散机械费统计表计算总工程款为1362000元，被告已经支付120万元，尚余162000元。但双方对付款申请表3载明的4887㎥土方单价、零散机械费统计表涉及11610元、延误工期费用、行政罚款存在异议。本院认为，第一，对于付款申请表3载明的4887㎥土方的计算单价问题，被告辩称从A区到B区为20477立方，而实际回填的土方为11746立方，而从B区外运为4887立方，这之间存在3800多立方差距，对于价格计算方式，该部分（4887立方）价格应当按照12元/方（26.5元-14.5元）的价格进行计算…原告对工程预留回填土数量应有预估。结合双方关于“甲方有权根据乙方的施工组织情况、配给情况随时调整乙方的施工范围，乙方须无条件服从，部分土方运到西院，预留回填土方，必须好土质”的合同约定及涉案开挖土方数量（包括内倒及外运）等因素，本院认为该内倒及外运土方数量的配给应由甲方确定并随时调整，原告提交的涉案4887立方米付款申请表3有丁昌根及安全员、栋号负责人、技术负责人、项目经理签字确认，系被告公司现场负责人员对工程量的确认，故本院对被告上述辩称不予采信；第二，对于零散机械费统计表涉及11610元，首先扣除原告认可的500元，其次，结合合同“场地内需要修临时道路、城管协调、费用、道路清理，预留土的覆盖，由乙方承担”的约定，上述修路费用8580元应由原告负担，该费用亦应扣除；第三，关于延期费用，原告提交的三份付款申请表中均有被告相应工地负责人签字确认，仅申请表1进度检查载明延期6天，被告抗辩原告延期40天证据并不充分，故该部分费用本院扣除3万元；第四，关于行政罚款3万元，结合原被告陈述、罚款产生的时间、案涉工程通行惯例等因素，原告作为专业施工单位施工时应从被告所设立的已安装洗轮机的通道通行，而不应从并未安装洗轮机通道通行，且原告对于原告是否明知不经过自动洗轮机处理有被处罚的风险是“应当清楚的”的相关陈述，该部分费用亦应扣除。综上，被告还应支付原告92920元（162000元-500元-8580元-3万元-3万元）。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条第一款、第六十条之规定，判决如下： 一、本判决生效之日起十日内，被告锦宸集团有限公司给付原告徐州卓凡土石方工程有限公司工程款92920元。 二、驳回原告徐州卓凡土石方工程有限公司的其他诉讼请求。 案件受理费3540元，减半收取为1770元，由被告锦宸集团有限公司负担。 如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省徐州市中级人民法院。 审判员  刘宇 二〇一九年九月十二日 书记员  魏萌