河南省郑州市金水区人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0105民初24493号原告钱凯洋，男，汉族，1993年8月22日出生，住河南省新密市。委托诉讼代理人高银府，河南博风律师事务所律师。被告河南易网实业有限公司，住所地郑州市郑东新区商都路**商都世贸中心******，统一社会信用代码914101003301869792。法定代表人张永超，职务总经理。委托诉讼代理人王玉，河南绿城律师事务所律师。委托诉讼代理人李洋，河南绿城律师事务所实习律师。原告钱凯洋诉被告河南易网实业有限公司承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告钱凯洋及其委托诉讼代理人高银府、被告河南易网实业有限公司法定代表人张永超及其委托诉讼代理人王玉、李洋（实习）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称：2019年1月9日，原告因经营需要，同被告签订了《平台项目合同》，约定由被告按照原告的要求开发一套经营所需的系统。合同订立后，原告向被告全额支付了95000元，但被告收到钱款后，未按约定时间提供初测版本，在原告的催促下，被告逾期提交了初测版本，该初测版本不符合约定，无法正常使用，原告要求被告整改，但被告拖延至今没有完成，被告的以上违约行为致使合同目的无法实现，已构成根本违约，原告要求依法解除双方签订的《平台项目合同》，因被告的违约行为，给原告造成支出4000元技术人员工资与1020元的服务器租赁费的损失，应当由被告承担。为维护自身的合法权益，原告向本院提起诉讼，请求判令：一、解除原、被告于2019年1月9日签订的《平台项目合同》；二、被告返还原告已经支付的合同价款95000元并按照人民银行同期贷款利率支付自2019年1月10日起至实际还款之日止的资金占用利息；三、被告赔偿原告因违约给原告造成的损失5020元；（以上合计100200元）四、诉讼费由被告承担。被告辩称：被答辩人的起诉与事实严重不符，答辩人在合同履行过程中不存在任何违约行为，在本案中，答辩人已全面履行了《平台项目合同》项下应尽的合同义务，答辩人并无对被答辩人的违约行为，理由如下：1、双方签署的《平台项目合同》并未对系统开发的期限作出明确约定，因此也就没有答辩人“逾期交付”一说；2、合同履行过程中，被答辩人不断对开发事项进行变更，并不断增加新的开发需求，对此，答辩人均在第一时间积极予以回应和配合，答辩人并无违约的行为；3、答辩人于2019年4月15日向被答辩人交付了《平台项目合同》项下的开发成果，被答辩人于当日在《程序代码移交协议》上签字予以确认，并在当日向答辩人支付了最后一笔合同价款，这些事实均能充分说明，被答辩人对答辩人交付的工作成果是不持异议并且是满意的；4、被答辩人于2019年4月28日向答辩人反映了使用中存在的问题，并提出了新的开发需求，答辩人在第一时间予以积极回应和处理，并在2019年4月29日得到被答辩人的高度认可，这更加表明，答辩人已经全面履行了《平台项目合同》中约定的义务，根本不存在任何违约行为。二、被答辩人要求解除双方签订的《平台项目合同》于法无据。首先，在双方合同履行过程中，并未出现合同解除的任何一种法定情形，且被答辩人在提起本案诉讼之前也从未向答辩人通知过解除合同或有过解除合同的意思表示，因此，被答辩人主张解除双方签订的《平台项目合同》，没有法律依据。综上，被答辩人以答辩人根本违约为由，要求解除双方签订的《平台项目合同》并赔偿被答辩人相关损失，缺乏事实及法律依据，请贵院依法驳回被答辩人全部诉讼请求，以维护法律尊严及答辩人的合法权益。经审理查明：一、原、被告于2019年1月9日签订《平台项目合同》一份，主要约定，原告有权要求被告按照双方的商定完成合同中规定的内容，在项目平台制作的过程中应给予被告积极配合，在双方商定的时间内拿出全面确定的修改意见，按照双方的约定，被告就原告提供的材料完成平台建设项目，在合同范围内对原告在制作过程中提出的合理修改要求尽力配合，并交原告验收通过，完成平台建设后，及时向原告提供工作成果供原告使用。原告对平台验收通过后，通过指定电子邮箱向被告发送《项目平台建设验收确认书》，本合同约定被告将为原告提供平台技术协助与支持。合同履行期限按照合同中工作进度决定。如遇特殊情况，经双方协议一致，可以延长该期限。原告需要就平台功能与被告进行充分沟通，双方根据讨论结果将功能需求记录，被告在平台的功能制作过程中根据原告的需求就行制作，如有不符之处，应该进行修改。原告如果需要增加原合同中不包含的功能没款，应需向被告支付相应的制作费用。在平台设计制作过程中，原告需要对被告的工作逐步确认，确认内容和方式如下：A、子页设计确认：子页[栏目页及内容页]设计最终定稿后，原告需要对子页设计成果做出确认；B、平台整体确认：平台建设整体工作全部完成后，原告需要对最终劳动成果做出确认。项目费用合计总费用95000元，大写：玖万伍仟元整。备注：系统开发一套，包含电脑PC端，手机APP端（安卓、苹果）支付宝支付接口，微信支付接口，短信系统等，项目开发分三期付款，首期70%，二期20%，三期10%。原告钱凯洋签字，被告河南易网实业有限公司盖章，法定代表人张永超签字，日期2019年1月9日。2019年1月9日，原告向被告公司法定代表人张永超转账50000元，2019年1月10日，原告向被告公司法定代表人张永超转账7000元，2019年4月2日，原告向被告公司法定代表人张永超转账28500元，2019年4月15日，原告向被告公司法定代表人张永超转账9500元。二、2019年4月15日，原告在被告出具的《程序代码移交协议》上签字，协议内容显示：定制项目用户项目名称为花团网平台，被告依据相关合约规定，应用户要求提供网站程序代码（或网站空间FTP管理权限），条款如下：1、根据《中华人民共和国著作权法》相关规定，被告依法享有对为原告开发的网站程序（代码）的著作权保护。用户则享有使用权，未经作者书面同意，严禁将本项目（代码）全部或者部分内容，转让、销售、租赁给第三方。2、用户默认享有本项目内容、程序、技术支持（合同规定期限），网站程序（代码）免费维护服务（合同规定期限），信息安全维护（包含但不限于：黑客攻击修复、病毒修复等）。基于信息安全需要，被告默认将本项目实行保密隔离措施，任何机构和个人无法对网站源代码进行修改。特别说明：根据国家相关规定，用户如不再继续使用被告的服务器产品（即：不再使用被告的网络接入产品）。依据《工业和信息化部TCP/IP网站备案管理办法》的相关规定，通信管理部门将依法注销该网站的备案信息，用户需前往新的接入单位重新备案。本院认为，原、被告双方签订的《平台项目合同》系双方当事人真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，双方当事人均应按照约定履行各自的义务。原告认为合同约定平台项目功能没有实现，其无法使用被告提供的建设系统平台，并且被告没有按照约定时间交付工作成果，构成根本违约，但原、被告双方在合同中没有对履行期限进行明确具体的约定，且原告已在被告出具的《程序代码移交协议》上签字并将项目费用支付于被告，原告提供的证据不能证明被告构成根本违约，故原告要求解除其与被告之间签订的《平台项目合同》，依据不足，本院不予支持；原告要求被告返还其已支付的合同价款95000元并按照人民银行同期贷款利率支付自2019年1月10日起至实际还款之日止的资金占用利息，于法无据，本院不予支持。原告要求被告赔偿原告因违约造成的损失5020元，于法无据，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：驳回原告钱凯洋的诉讼请求。案件受理费减半收取1152元，由原告钱凯洋负担。如不服本判决，可在收到判决书之日起十五日内向本院递交上诉状及副本一式十份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费，并将交费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。审判员  田晓丽二〇一九年九月二十三日书记员  赵永莉