济南市槐荫区人民法院民 事 判 决 书（2020）鲁0104民初2342号原告：济南惠泽餐饮股份有限公司，住所地济南市。法定代表人：陈纯刚，董事长兼总经理。委托诉讼代理人：马文龙，山东博睿律师事务所律师。委托诉讼代理人：史全勇，山东博睿律师事务所律师。被告：山东缔嘉建筑装饰工程有限公司，住所地山东省济南市。法定代表人：李桂菊，执行董事兼总经理。被告：李桂菊，女，1955年3月20日出生，汉族，山东缔嘉建筑装饰工程有限公司执行董事兼总经理，住所地山东省济南市。两被告共同委托诉讼代理人：郑杜飞，山东睿扬律师事务所律师。两被告共同委托诉讼代理人：肖春美，山东睿扬律师事务所律师。原告济南惠泽餐饮股份有限公司（以下简称惠泽公司）与被告山东缔嘉建筑装饰工程有限公司（以下简称缔嘉公司）、李桂菊装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年4月20日立案后，依法适用简易程序，于2020年6月11日公开开庭进行了审理。原告惠泽公司的委托诉讼代理人马文龙、史全勇，被告缔嘉公司、李桂菊共同委托的诉讼代理人郑杜飞、肖春美到庭参加诉讼。根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，本案依法转入普通程序，由审判员李振花独任审理，于2020年9月2日公开开庭进行了审理。原告惠泽公司的委托诉讼代理人马文龙、史全勇，被告缔嘉公司、李桂菊共同委托的诉讼代理人肖春美到庭参加诉讼。本案现已审理终结。惠泽公司向本院提出诉讼请求：1.请求贵院依法确认解除惠泽公司与缔嘉公司签订的《与龙共舞名吃城惠泽店二层东区装修工程承包合同》；2.请求贵院依法判令缔嘉公司因逾期竣工向惠泽公司支付违约金615600元及赔偿给惠泽公司造成的损失643598.18元，共计1259198.18元(暂计至2020年1月23日，具体以实际损失为准)；3.请求贵院依法判令李桂菊对第二项诉讼请求承担连带责任；4.本案诉讼费、保全费等由缔嘉公司、李桂菊共同承担。事实和理由：2019年5月28日，惠泽公司与缔嘉公司签订《与龙共舞名吃城·惠泽店二层东区装修工程承包合同》，该承包合同对工程概况、承包范围、合同工期、合同质量、合同价款等进行了明确约定。其中合同工期为自开工之日起共计60个日历天，即开工日期为2019年5月28日、竣工日期为2019年7月27日。但缔嘉公司在合同履行过程中，严重违反合同约定、延误工期，截至2020年1月23日仍未完工，且施工质量无法达到要求且拒不整改。惠泽公司多次致函缔嘉公司要求履行合同约定，但缔嘉公司仍不履行合同义务。现惠泽公司依据承包合同第23.2条的规定要求缔嘉公司支付违约金且赔偿给惠泽公司造成的损失。李桂菊是缔嘉公司的唯一股东，因与缔嘉公司存在财产混同，根据《中华人民共和国公司法》第六十三条之规定，请求二者对上述违约金和损失承担连带责任。综上，缔嘉公司的行为侵犯了惠泽公司的合法权益，给惠泽公司造成了严重的经济损失，为维护惠泽公司的合法权益，特诉至贵院，望判如所请!缔嘉公司辩称，一、涉案工程不存在质量问题，惠泽公司从未就涉案工程的质量问题向缔嘉公司发函，更不存在所谓的出现质量问题拒不整改的情况。二、涉案工程截至2020年1月23日仍未完工的原因在惠泽公司，工期理应顺延。工程工期不存在延误，缔嘉公司不应承担工期延误的违约责任。造成涉案工程工期顺延的原因主要包括以下几个方面：1.惠泽公司逾期付款导致工期顺延。2.厨房工程设计变更，逾期提供资料，导致厨房设备安装、水电定位、瓷砖等施工迟迟无法进行，工期应当顺延。3.交叉施工影响涉案工程的施工，导致相关区域的工程无法施工，工期应当顺延。4.因屋顶漏水等多种导致涉案工程无法施工，非缔嘉公司原因导致，工期应当相应顺延。5.甲方逾期提供，影响工程施工。6.合同变更，施工内容增加，工期应当相应增加。综上，涉案工程因惠泽公司原因导致迟迟无法竣工，工期不存在延误，惠泽公司解除合同无事实和法律依据，贵院应当依法驳回惠泽公司的诉讼请求。惠泽公司违反合同约定解除合同构成违约，缔嘉公司保留向惠泽公司追诉的权利。李桂菊辩称，李桂菊为缔嘉公司的唯一股东，但是李桂菊与山东缔嘉建筑装饰工程有限公司财产并未混同，李桂菊不应对缔嘉公司的债务承担连带责任。缔嘉公司有独立的经营场所，有独立完整的财务制度，相关的财务报表符合会计准则，未见缔嘉公司财产与股东个人财产混同的迹象，因此，缔嘉公司财产与李桂菊财产相分离，二者并未混同，法院应当依法驳回惠泽公司的相关诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对当事人有争议的证据，本院经审查予以认定。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：一、缔嘉公司成立于2017年8月8日，经营范围房屋建筑工程；建筑装饰装修工程；园林绿化工程；计算机图文设计；企业管理咨询；市场营销策划；国内广告业务；装饰材料、建筑材料、卫生洁具、陶瓷制品、针纺织品、工艺品、办公家具、日用品的批发、零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。缔嘉公司不具备建筑装修装饰工程专业承包资质。二、2019年5月28日，缔嘉公司作为建设单位、惠泽公司作为施工单位，双方签订《与龙共舞名吃城惠泽店二层东区装修工程承包合同》，载明：第一部分协议书发包人(全称)：济南惠泽餐饮股份有限公司承包人(全称)：山东缔嘉建筑装饰工程有限公司一、工程概况工程名称：与龙共舞名吃城惠泽店东区装饰工程工程地点：济南市槐荫区经二纬九路口时代广场资金来源：自筹二、工程承包范围承包范围：包括但不限于山东缔嘉建筑装饰工程有限公司设计提供的图纸范围内的与龙共舞惠泽店二层东区所有施工内容。三、合同工期自工程开工之日起共60个日历天开工日期：2019年5月28日竣工日期：2019年7月27日五、合同价款总价固定，一次性包死，专票含税总价为：人民币(大写：壹佰玖拾万元整)(小写：1900000元)。第二部分通用条款见国家标准合同文本第三部分专用条款六、合同价款与支付16.工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：16.1根据双方协议合同价款分五期支付。第一期：开工即日起十五天支付到合同总价款40%。第二期：水电路改造基本完工，主体框架基本完工，付至合同总价款80%；第三期：竣工验收合格后三日内，付至合同总价款97%；第四期：剩余合同总价款的3%作为质量保修金，工程竣工后，一年内支付剩余款项1.5%，第二年付清剩余款项。由发包人无息支付给承包人（保修期两年），如有质量问题，发包人有权拒付剩余质保金，待承包人将工程修缮完成并经发包人书面认可后，无息支付。发包人在工程出现需维修的问题，应24小时内通知承包人，承包人需在72小时内做出维修处理，如发包人不通知承包人自行修复，修复费用不得在质量保修金中扣除。如承包人没有按时进行修复，则发包人有权自行找人修复，且修复费用从质量保修金中扣除（修复费用以正规合法的发票为准），不足部分有权向承包人主张。八、工程变更18.1施工中承包人不得擅自对原设计进行变更，因承包人擅自变更设计产生的费用、由此导致发包人的所有损失，由承包人承担，工期不予顺延。因双方另行协商确定的合理变更导致合同价款的增加由发包人承担，工期相应顺延，承包人不成的违约责任。因承包人施工方案或设计方案不合理，导致的工程量变更增加施工费用的，增加的部分由承包人负担。18.2承包人在施工中提出的合理化建议涉及到设计图纸或施工组织设计的更改及材料设备的换用，须经发包人同意，未经同意擅自变更或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。十、违约、索赔和争议23.违约23.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：（1）因承包人原因不能按合同约定的时间竣工，每拖延一天，承包人自愿按照未完成工程应付价款金额的日千分之三的标准向发包人支付违约金（不足一天的按一天计）；因承包人原因造成的工程拖期，除按以上承担违约责任外，承包人还要承担因拖期给发包人及其他相关单位造成的一切损失。因发包人故意不履行付款义务原因造成的工期拖延，发包方应向承包方支付未完成工程应付价款金额的日千分之三的违约金（不足一天的按一天计）；因发包人故意不履行付款义务原因造成的工程拖期，除按以上承担违约责任外，发包人还要承担因拖期给承包人及其他相关单位造成的一切损失。因设计变更导致的工程量增加而引起的工期增加除外。（2）非发包人原因工程验收达不到合同约定的质量标准，承包人应负责工程整改并使工程质量达到约定标准。双方约定的承包人其他违约责任：1.承包人严格按照济南市有关规定及发包人要求对工程施工进行安全文明施工管理。2.承包人出现以下情形，发包人有权更换承包人：（1）如果承包人破产或违反了合同条款规定或停止履行合同。（2）无视发包人代表书面警告，仍忽视履行合同责任。（3）承包人自身原因造成不履行合同义务或履行合同义务不符合约定。（4）承包人施工工程质量、进度等不能满足合同、设计、标准、规范等的有关规定，经发包人提出后仍不能按要求整改者。（5）本合同和有关法律法规规定发包人可以解约之约定。合同还约定其它事项。三、2019年5月29日，缔嘉公司进场施工，截至惠泽公司起诉状中陈述的时间节点2020年1月23日，缔嘉公司未完工。2020年3月17日，缔嘉公司向惠泽公司出具《关于〈解除合同通知函〉的回复》，载明：甲方提出由我方原因造成合同违约与事实及合同约定不符，根据合同条款，甲方多次拖延支付我方进度款，一期进度款应于2019年6月15日履行付款，事实甲方于2019年8月26日履行付款完成，二期进度款直至2020年1月17日才付款完成，且二层东区至2019年12月前夕仍未明确具体业态，致使我方多次暂停施工。关于解除合同的约定我方基本认同，但违约责任及造成损失我方拒不认同。关于甲方要求我方撤离现场的方式我方不认同。应将所施工合同根据合同及现场施工内容进行结算完毕。工程款支付完毕后我方三天内退出现场。将现场交由甲方。拒不结算支付工程款我方拒绝撤离现场。2020年1月20日左右，缔嘉公司停工，后未再进场施工。惠泽公司起诉本案后，涉案工程由惠泽公司交由第三方继续施工。四、惠泽公司主张缔嘉公司逾期竣工应承担违约责任，缔嘉公司辩称惠泽公司逾期付款导致工期顺延，且部分图纸设计变更、增项、烟道、消防布管等安装的严重滞后等原因导致工期顺延。合同约定开工日期为2019年5月28日，双方确认的缔嘉公司实际进场施工时间为2019年5月29日。2019年6月10日，缔嘉公司向惠泽公司发出《工程款支付申请单》，要求惠泽公司按合同支付开工起十五天应支付合同总款40%即760000元的工程款，惠泽公司于2019年6月13日出具审核意见，同意支付760000元。2019年6月14日，缔嘉公司向惠泽公司发出《工程延期单》，主张因工程款未按时支付无法保证按期竣工，要求原定工期相应顺延。建设单位惠泽公司该工程工作人员李克荣签名，记载情况属实。同日，缔嘉公司向惠泽公司发出《工程进度款催款函》，要求惠泽公司按合同约定支付工程进度款760000元。建设单位惠泽公司该工程工作人员李克荣签名，记载情况属实。2019年6月18日，缔嘉公司再次向惠泽公司发出《工程延期单》、《催款函》，表示因惠泽公司因迟迟不支付工程进度款760000元，致相应工期应顺延，要求七日内支付工程款。惠泽公司工作人员李克荣均签名，并记载情况属实。2019年7月19日，缔嘉公司向惠泽公司发出《工程款支付申请单》，载明：根据与龙共舞名吃城惠泽店二层东区装修工程承包合同专用条款（第五款合同价款与支付第十六条工程款（进度款）支付所定，第二期：水电路改造完成，主体框架基本完工甲方支付乙方合同总款80%的工程款。施工单位工程款支付申请说明：合同价款1900000元，支付比例：80%，第一期已支付：200000元，第二期申请支付工程款760000元，本次支付760000元，惠泽公司李克荣在建设单位审核意见处签名并记载一期款剩余560000元未支付情况属实！惠泽公司并加盖公章。2019年7月20日，缔嘉公司向惠泽公司出具《工程进度款催款函》，载明我公司于2019年5月28日签订《与龙共舞名吃城惠泽二层东区装修工程承包合同》按合同约定由我公司作为施工单位进行与龙共舞名吃城惠泽店装修工程。合同签订后我公司积极组织力量施工，工程与2019年5月29日开工。按合同专用条款第16.1条工程（进度款）支付约定，贵公司应于2019年7月20日前支付工程进度款1520000元。截止目前，建设单位应付进度款1520000元仅实际支付工程进度款200000元。拖欠的工程进度款经我公司多次催要，贵公司迟迟不予支付，贵公司不履行自己付款义务的行为，导致我公司拖欠大量劳务费及材料款，已严重影响我公司的正常生产经营。因此，希望贵公司接到我公司的致函后，七日内将所欠工程款支付我公司。否则，我公司按照合同约定的违约、索赔等相关条款执行，并保留通过法律途径解决，请贵公司慎重考虑，尽快解决工程欠款事宜。建设单位惠泽公司该工程工作人员李克荣签名，记载情况属实。同日，缔嘉公司向惠泽公司发出《工程延期单》，载明截止目前建设单位应付进度款1520000元仅实际支付工程进度款200000元造成我单位拖欠大量劳务费及材料费，我单位无法保证按合同约定按期竣工，原定工期相应顺延。顺延日期以建设单位按合同约定应付二期进度款起至实际足额支付二期进度款止，顺延日期以日历天为准。建设单位惠泽公司该工程工作人员李克荣签名，记载情况属实。2019年6月18日，缔嘉公司完成涉案工程轻钢龙骨隔墙框架，自检合格，要求惠泽公司验收，惠泽公司在验收意见处加盖公章。同日，双方验收轻钢龙骨隔墙隐蔽工程。2019年6月19日，双方验收涉案工程轻质砌体隔墙一般抹灰。2019年6月20日，双方验收涉案工程档口钢框架，验收钢框架隐蔽工程，并均在钢结构框架检验批质量验收记录表中由各自工作人员签名加盖公章。同日，双方在一般抹灰工程检验批质量验收记录中由各自工作人员签名加盖公章。2019年6月21日，双方对轻钢龙骨石膏板隔墙进行验收，并在轻钢龙骨隔墙质量控制检验批中由各自工作人员签名加盖公章。同日，双方在一般抹灰报审、报险表及一般抹灰隐蔽工程验收记录中由各自工作人员签名加盖公章。2019年6月25日，双方在轻钢龙骨石膏板吊顶报审、报险表及石膏板吊顶隐蔽工程验收记录中由各自工作人员签名加盖公章。同日，双方还在板块面层暗龙骨吊顶检验批质量验收记录中由各自工作人员签名加盖公章。2019年6月26日，双方在电线隐蔽、电气线路敷设安装、室内排水管道安装、档口给水管道安装、PPR给水管道的报审、报验表及相应的部分检验批质量验收记录表、隐蔽工程由各自工人签名加盖公章。2019年7月10日，双方在水泥混凝土地台报审、报验表及相应的检验批质量验收记录中由各自工人签名加盖公章。2019年7月17日，双方在档口木工板基础报审、报验表及相应的检验批质量验收记录中由各自工人签名加盖公章。2019年7月26日，惠泽公司作为发包人，山东广惠装饰工程有限公司（以下简称广惠公司）、缔嘉公司作为承包人签订《与龙共舞名吃城惠泽东区装修工程承包合同补充协议书》，载明：一、本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于2019年5月12日签订的《与龙共舞名吃城惠泽一层东区装修工程承包合同》、《与龙共舞名吃城惠泽二层东区装修工程承包合同》（下称“原合同”）中的定义相同。二、鉴于：发包人和承包人于2019年5月12日共同签署了《与龙共舞名吃城惠泽一层东区装修工程承包合同》，于2019年5月28日共同签署了《与龙共舞名吃城惠泽二层东区装修工程承包合同》双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就《原合同》特订立以下补充协议。合同内容补充部分：1.《与龙共舞名吃城惠泽一层东区装修工程承包合同》合同竣工日期由2019年7月26日变更为2019年8月31日。2.自2019年8月1日起，发包人每周向承包人支付工程款人民币200000元，直至付完至《与龙共舞名吃城惠泽一层东区装修工程承包合同》、《与龙共舞名吃城惠泽二层东区装修工程承包合同》工程总价款为止（即合同总价款97%，3%质保金除外）如有增加项目款项经甲乙双方书面确认后，与合同总价款一起支付。三、本协议生效后，即成为《原合同》不可分割的组成部分，与《原合同》具有同等的法律效力。三公司均加盖公章。2019年8月26日，缔嘉公司向惠泽公司出具《工作联系单》，载明：关于一、二层东区装饰装修工程进度款支付问题内容：我单位本着友好合作态度积极与甲方协调沟通达成每周支付我单位200000元进度款的补充协议。2019年8月11日至2019年8月17日支付我方工程进度款150000元，郝湖村工程款50000元。一、二层东区工程款逾期未支付50000元，设计款20000元。一、二层东区工程进度款200000元迟迟未支付。2019年8月26日逾期未支付我方工程进度款累计250000元。现阶段工程资金需求量很大，进度款逾期支付问题已严重影响我方施工进度。在甲方不能按补充协议积极付款的情况下我单位不能保证工程按期完成。望甲方知晓。请甲方确认。惠泽公司工作人员李克荣签字，并记载情况属实。2019年10月18日，缔嘉公司向惠泽公司发出《工作联系单》，载明缔嘉公司已基本完成主体结构部分及公共区域部分饰面工程，现因消防排烟、厨房排烟安装单位施工进度严重滞后及厨房水电定位问题甲方迟迟不予确认导致缔嘉公司施工进度缓慢，请甲方积极协调各单位抓紧施工为缔嘉公司提供施工作业面。惠泽公司工作人员李克荣签名，并记载情况属实。2019年12月16日，惠泽公司（发包人）与缔嘉公司（承包人）签订《与龙共舞美食城惠泽店二楼东区装修工程合同补充协议书》，载明2019年5月28日签订的《与龙共舞美食城惠泽店二楼东区装修工程合同》为原合同，《原合同》报价不包含甄鲜鲜鱼汤米线店、萌串串，现新增两门店装修工程，增加装修总价为114450元，工期：2019年12月8日至2020年1月9日。自开工日起，发包人向承包人支付至协议总价款40%；水电路改造基本完工，主体框架基本完工，付至协议总价款80%；竣工验收合格后三日内付至协议总价款97%；剩余合同总价款的3%作为质量保修金，一年内支付剩余款项1.5%；第二年付清剩余款项。对于惠泽公司付款情况，双方均认可：惠泽公司于2019年7月10日向缔嘉公司支付工程款200000元，于2019年7月26日支付50000元，于2019年8月1日向缔嘉公司支付100000元，于2019年8月2日支付98000元，2019于8月9日支付100000元，于2019年8月10日支付50000元，于2019年8月16日支付50000元，于2019年8月22日支付50000元，于2019年8月26日支付50000元，于2019年8月27日支付50000元，于2019年8月29日支付50000元，于2019年8月30日支付10000元，于2019年9月24日支付100000元，于2019年9月29日支付50000元，于2019年10月1日支付50000元，于2019年10月8日支付50000元，于2019年10月9日支付40000元，于2019年10月12日支付50000元，于2019年10月16日支付80000元，于2019年12月18日支付2000元，于2019年12月19日支付10000元，于2019年12月21日支付10000元，于2019年12月30日支付50000元，于2020年1月2日支付50000元，于2020年1月3日支付20000元，于2020年1月4日支付30000元，于2020年1月7日支付10000元，于2020年1月8日支付10000元，于2020年1月17日支付100000元，于2020年1月18日支付100000元。对于双方有争议的付款情况，惠泽公司还表示于2019年5月28日向缔嘉公司支付69000元，于2019年8月10日支付50000元，于2019年8月17日支付40000元，于2019年9月3日支付50000元，于2019年9月16日支付50000元，于2019年9月27日支付50000元，于2020年1月16日支付20000元。惠泽公司另陈述于2019年8月17日向广惠公司支付10000元，于2019年8月20日向广惠公司支付50000元，于2019年8月23日向广惠公司支付50000元，于2019年8月30日向广惠公司支付39999.6元，于2019年8月30日向广惠公司支付50000元。缔嘉公司辩称与惠泽公司还有其他装饰装修工程，惠泽公司将其他工程款付款情况混入本案涉案工程。惠泽公司认可双方还有其他装饰装修工程，其在诉讼中认可未按双方合同约定进度支付工程款，在本院要求其陈述是否按补充协议书约定向缔嘉公司、广惠公司每周支付工程款后提供的付款明细中显示亦未按每周200000元付款。综上，结合当事人陈述和上述证据，惠泽公司未按合同、补充协议书约定的进度按期、足额支付工程款。本院认为，本案系装饰装修合同纠纷。根据《中华人民人和国合同法》第五十二条规定：“有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。”《中华人民共和国建筑法》第十二条规定“从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备下列条件：（一）有符合国家规定的注册资本；（二）有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；（三）有从事相关建筑活动所应有的技术装备；（四）法律、行政法规规定的其他条件。”第十三条规定：“从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。”参照《住宅室内装饰装修管理办法》第二十二条规定：“承接住宅室内装饰装修工程的装饰装修企业，必须经建设行政主管部门资质审查，取得相应的建筑业企业资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。”第二十三条规定：“装修人委托企业承接其装饰装修工程的，应当选择具有相应资质等级的装饰装修企业。”第四十四条规定：“工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下，可以不申请办理施工许可证的非住宅装饰装修活动参照本办法执行。”惠泽公司与缔嘉公司签订的《建筑装饰装修工程设计合同》及相应的补充协议虽系双方真实意思表示，但因缔嘉公司不具装饰装修专业承包资质，且涉案装饰装修工程合同价款1900000元，故该双方签订的上述合同应属无效合同。惠泽公司主张缔嘉公司、李桂菊支付逾期竣工违约金615600元，计算方式为从2019年7月27日起计算至2020年1月23日共计180天，按每日3‰计算，因惠泽公司与缔嘉公司签订的涉案合同无效，故惠泽公司主张按合同约定的违约金条款计算违约损失于法无据，本院不予支持。惠泽公司主张缔嘉公司、李桂菊赔偿因逾期竣工造成惠泽公司退还履约金损失210000元、房租损失413598.18元、律师费20000元，共计643598.18元。缔嘉公司辩称惠泽公司未按约定支付工程进度款及增项等原因造成工程进度逾期。本院认为，对于惠泽公司主张缔嘉公司承担逾期竣工的责任，首先确定缔嘉公司是否逾期竣工，再确定逾期竣工的原因。关于缔嘉公司是否逾期竣工问题，双方在《与龙共舞名吃城惠泽店二层东区装修工程承包合同》中约定了缔嘉公司施工的工期，即开工日为2019年5月28日，竣工日期为2019年7月27日，惠泽公司陈述至2020年3月缔嘉公司仍未竣工，缔嘉公司对未按约定竣工日期竣工无异议，故缔嘉公司确存在逾期竣工情形。关于逾期竣工原因，一、约定开工日期为2019年5月28日，双方确认的开工日期为2019年5月29日，双方未明确开工日期延期原因，但认可开工日期延期，故开工时间的延迟导致竣工日期延迟。二、缔嘉公司辩称惠泽公司未按约定支付工程进度款致缔嘉公司施工缺少资金导致无法进行施工。工程进度为缔嘉公司合同义务，工程进度款的支付系惠泽公司义务，在惠泽公司未按约定支付合同工程进度款时，缔嘉公司有工程竣工延期的抗辩权，在双方合同违约责任中亦有因发包方不履行付款义务造成工期拖延应向承包方支付违约金的约定。双方合同第三部分专用条款第六条合同价款与支付中16.1根据双方协议合同价款分五期支付，第一期即开工日起十五天支付至合同价款40%，按该约定在2019年6月13日惠泽公司应支付760000元，根据缔嘉公司提交的2019年6月14日、6月18日《工程进度款催款函》《工程延期单》要求惠泽公司依约付款并表示因惠泽公司未依约付款导致工程延期，要求相应顺延工期，惠泽公司工作人员记载情况属实，对未按约定支付合同价款认可，此后，缔嘉公司又于2019年7月19日、7月20日向惠泽公司出具《工程进度款催款函》《工程延期单》，表示工程已经完成第二期水电路改造基本完工，主体框架基本完工，要求惠泽公司按约定支付总合同价款80%的进度款，并要求工期延长，惠泽公司工作人员记载情况属实，对未按约定支付合同价款认可。结合当事人提交的证据及陈述，惠泽公司未按合同约定的进度按期、足额支付工程款，系缔嘉公司未能在双方约定竣工日2019年7月27日竣工的主要原因，且惠泽公司拖欠工程进度款数额巨大。三、在双方约定竣工日前一日，即2019年7月26日，惠泽公司作为发包人与承包人缔嘉公司及另一承包人广惠公司又签订《与龙共舞名吃城惠泽东区装修工程承包合同补充协议书》，约定惠泽公司向两承包人自2019年8月1日起每周支付200000元工程款，直至付完至《与龙共舞名吃城惠泽一层东区装修工程承包合同》《与龙共舞名吃城惠泽二层东区装修工程承包合同》工程总价款为止（即合同总价款97%，3%质保金除外）。该补充协议书约定了惠泽公司的付款责任，在原、被告已明知涉案工程进度情况下，亦未在该补充协议书明确追究缔嘉公司未能依约竣工的责任，亦可证实逾期竣工主要责任在惠泽公司未能依约支付工程进度款，且惠泽公司亦未按补充协议书约定足额、按期向缔嘉公司、广惠公司每周支付200000元工程款。四、根据缔嘉公司2019年10月18日向惠泽公司发出的《工作联系单》显示缔嘉公司因消防排烟、厨房排烟安装单位施工进度严重滞后及厨房水电定位问题惠泽公司迟迟不予确认导致施工进度缓慢，缔嘉公司要求惠泽公司积极协调，该《工作联系单》有惠泽公司工作人员确认，惠泽公司未提交证据证实已积极协调相关施工单位达到缔嘉公司继续施工的条件，故因惠泽公司未提供足以缔嘉公司后续施工的条件亦导致涉案工程的工期拖延。五、2020年1月，因新冠疫情爆发，缔嘉公司在春节假期后未能依约进场开工，至2020年3月，惠泽公司要求解除合同。该期间存在新冠疫情爆发原因。亦导致涉案工程的工期拖延。综上所述，从上述缔嘉公司向惠泽公司出具的《工作联系单》《工程延期单》等证据看，缔嘉公司基本完成涉案工程主体结构部分及公共区域部分饰面工程，而导致工期拖延的原因，主要是惠泽公司迟延付款数额较大、拖延时间较长，且涉案工程存在增项、施工条件不具备等情况，此外，春节假期后亦存在全国新冠肺炎爆发的情况亦导致工期的迟延，故惠泽公司主张缔嘉公司及其股东李桂菊承担涉案工程的违约责任，于法无据，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、《中华人民共和国建筑法》第十二条、第十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：驳回济南惠泽餐饮股份有限公司的诉讼请求。案件受理费21900元，诉前保全费3598元，由济南惠泽餐饮股份有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。审判员  李振花二〇二〇年十二月十一日书记员  董 恺