广西壮族自治区梧州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂04民终1526号 上诉人（原审被告）：贵港市东海房地产开发有限公司，住所地：贵港市金港大道南侧东海花园A座#商住楼，统一社会信用代码：91450800723067209T。 法定代表人：温小燕，总经理。 委托诉讼代理人：李华福，北京市浩天信和（南宁）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：刘一橦，北京市浩天信和（南宁）律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：粟丽明，女，1987年6月10日出生，汉族，广西藤县人，居民，住广西藤县。 被上诉人（原审原告）：卢亦鹏，男，1985年9月10日出生，汉族，广西藤县人，居民，住广西藤县。 委托诉讼代理人：粟丽明，基本信息同上， 上诉人贵港市东海房地产开发有限公司（以下简称东海公司）因与被上诉人卢亦鹏、粟丽明商品房销售合同纠纷一案，不服广西壮族自治区藤县人民法院（2020）桂0422民初648号民事判决，向本院提出上诉。本院于2020年12月1日受理后，依法组成合议庭进行审理，本案现已审理终结。 上诉人东海公司不服一审判决，上诉请求：1.请求撤销广西壮族自治区藤县人民法院（2020）桂0422民初648号民事判决第二项；2.依法改判驳回被上诉人卢亦鹏、粟丽明对上诉人逾期交房违约金的诉讼请求;3.本案一审、二审诉讼费用由被上诉人承担。事实和理由：一、上诉人依法享有顺延交房时间的法定和约定事由，不存在逾期交房违约行为，不应向被上诉人承担违约责任。一审法院认定上诉人存在违约行为，属于事实认定错误。(一)政府责令停工行为持续至2019年4月18日，上诉人在该期间无法组织正常施工，导致工期延误、逾期交房。这是上诉人无法事先预见和控制的因素，是不可归责于上诉人的事由。正如一审法院所认定，2015年1月27日至2016年12月31日上诉人非因自身原因不能进行施工，上诉人一直在配合政府的工作，该期间属于因政府行为而导致的停工期间，属于合同约定的可延迟交房的期间。但一审法院遗漏查明，在2017年后，上诉人仍然在配合政府工作，积极与相邻权人协商处理相邻权问题。但是因部分相邻权人无理诉求得不到满足，一直持续阻扰施工，无理上访、投诉，致使原施工单位广西建工集团第一建筑工程有限责任公司因长期停工而被迫解除合同退场。上诉人为保证涉案项目在建工程的安全，于2017年9月30日与广西粤凯建筑安装工程有限责任公司签订新的建设施工合同，让其进场进行项目管理，同时双方共同申报施工单位变更手续。但因仍受到相邻权人无理闹事的影响，迫使政府主管部门迟迟不敢重新下发《建筑工程施工许可证》，该情况一直持续至2019年4月18日。2019年4月18日，相邻权人不再闹访后，政府主管部门才正式下发《建筑工程施工许可证》，项目才于4月20日得以全面复工。(二)上诉人停工期间曾存在的小范围违规施工行为，不能作为割裂政府责令停工持续性的行为。在因相邻权人的无理闹事导致上诉人被政府责令停工直至2019年4月18日期间，虽然上诉人曾有短时间、小范围的冒险施工行为但这仅是上诉人作为开发商为尽早恢复施工、早日交房而作的最大努力，是积极履行合同义务的表现。但是，政府责令停工属于行政命令并非上诉人所能预见和控制的，该冒险施工行为本身就是违规行为，并非上诉人已经当然享有复工的权利。并且，政府责令停工这一行为本身就不可割裂，作为普通的房地产开发企业，上诉人已尽到自身最大的努力降低工程停工造成的影响，积极配合政府、积极补偿、配合更换施工单位、积极重新申请证照，但却无法控制和预见不属于自身原因而被相邻权人无理阻扰施工，也无法控制和预见政府及相关部门的行政行为，更无法合理预见停工时间持续直至2019年4月18日。因此，上诉人被政府责令停工是持续性的，是上诉人事先不可预见和控制的，属于合同约定和法律规定的上诉人顺延交房的事由。一审法院认定上诉人自2019年4月20日开始构成逾期交房，属于认定事实错误。(三)《商品房买卖合同》已明确约定上诉人可顺延交房的事由，但一审法院未认定该事由作为上诉人可以顺延交房的理由，是错误的。涉案房产的售楼部就在项目部，被上诉人与上诉人在售楼部签订涉案合同，是明确知晓项目施工状态的，因此双方协商将政府责令停工、重大节假日、连续停水停电、雨天等因素作为上诉人顺延交房的事由，并将条款在合同中做特别醒目标注，该条款对双方当事人皆产生约束力，双方均应遵照执行。根据合同第八条的约定，上诉人可依据合同顺延交房时间的情形包括:1.2017年1月1日至2019年4月18日，如前所述，上诉人存在无法事先预见和控制的持续的政府责令停工事由，符合合同第八条第二款约定的可顺延交房的情形，应予以扣减。2.2017年10月22日至2019年6月26日，重大节假日共计58天(其中2018年共计32天，2019年共计22天)，高考期间共计4天，属于合同第八条第二款约定的可据实顺延交房的情形，应予以扣减。3.2017年10月22日至2019年6月26日，供水部门连续停水四小时以上共计4天，属于合同第八条第二款约定的可据实顺延交房的情形，应予以扣减。4.2017年10月22日至2019年6月26日，供电部门连续停电四小时以上共计3天，属于合同第八条第二款约定的可据实顺延交房的情形，应予以扣减。5.2017年10月22日至2019年6月26日，藤县日降水量达到中雨以上连续两天或两天以上共计46天，属于合同第八条第二款约定的可据实顺延交房的情形，应予以扣减。因此，扣除了合同约定的上诉人可据实顺延交房的时间，上诉人不存在逾期交房的情形。 被上诉人卢亦鹏、粟丽明辩称，一、一审法院认定事实清楚，证据充分，应予维持。一审法院认定上诉人自2018年3月28日开始构成逾期交房，并不存在对事实认定错误。上诉人与藤县藤州镇挂榜路179号私宅黄吉等户之间的纠纷已于2016年12月21日达成协议解决，这一时间在上诉人和被上诉人签订的商品房买卖合同时间（2017年2月21日）之前，不能以此作为延期交房的理由。纠纷解决之后，上诉人是否积极组织复工、是否变更施工方及是否在变更施工单位后及时重新申领施工许可证是上诉人自身经营行为，产生的后果属于其自身经营风险，不属于合同约定的可以顺延交房的事由。二、上诉人在上诉状中称“涉案房产的售楼部就在项目部，被上诉人与上诉人在售楼部签订涉案合同，是明确知晓项目工状态的”这一说法有误。涉案房产距离售楼部约有近百米距离，并处于围蔽状态，且施工现场是不允许进去的。上诉人在签订合同前和签订合同时并未告知被上诉人项目当前施工状态及存在的风险，而是与被上诉人签订了涉案合同，并明确对交房时间、违约金标准等进行了约定。三、一审法院对于合同履行过程中出现了停水、停电及雨水天气等签订合同时无法预见和控制客观原因可以顺延交房的天数认定无误。四、重大节假日是我国每年基本固定的假期，高考也是每年必然发生的事情，是上诉人在作出承诺（签订涉案合同）时可以预见到的，而且这两项并不必然导致工地不能施工，因此该两项事由不属于可以顺延交房的理由。 卢亦鹏、粟丽明向一审法院提出诉讼请求：1.判决被告继续履行与原告于2017年6月28日签订的《藤县商品房买卖合同》；2.判决被告立即为原告开具办理不动产登记金额为456000元的购房发票；3.判决被告支付逾期交房违约金42123.86元（自2019年3月1日起至实际交付房屋之日止，以570784元为基数，按日万分之二计算违约金，暂计至2020年3月3日为369天，金额为42123.86元，即570784×0.2‰×369天＝42123.86元）给原告；4.本案诉讼费用由被告承担。 一审法院认定事实：被告为讼争商品房东海花园建设工程的开发商，工程原施工单位为广西建工集团第一建筑工程有限责任公司（下称一建公司）。2014年2月24日，一建公司在施工过程中，因与相邻房屋所有权人发生纠纷被相关部门责令停工整改，但没有按要求全部停工，整个工程处于半停工状态。2017年6月28日，原告卢亦鹏、粟丽明与被告签订《藤县商品房买卖合同》，合同约定：原告卢亦鹏、粟丽明以总价款570784元购买被告位于藤县，双方对所购商品房的基本情况、计价方式与价款、面积确认及面积差异处理、付款方式及期限、房屋交付期限及交付条件、违约责任等均作了约定。其中第八条约定：“出卖人应当在2019年2月28日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第5种条件，并符合合同约定的商品房交付买受人使用：…5.该商品房经勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、建设单位共同验收合格。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1.遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起60日内告知买受人的；2.政府行为：…②影响工程进度但是出卖人无法事先预见和控制的客观原因（如交通管制、政府指令暂停施工的、重大疫情、重大节假日、重大自然灾害等）造成工期延迟。③供水、供电部门连续停水、停电4个小时以上或气象部门记录日降水量达到中雨以上连续两天或两天以上时，出卖人不承担相应责任，并可据实延期交房…”。第九条约定：“除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1种方式处理：1.按逾期时间，分别处理(不作累加)。（1）逾期不超过90日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金，合同继续履行。（2）逾期超过90日后，……买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付己交付房价款万分之二的违约金”。附件四《合同补充协议》第三条关于房产交付的补充约定：“1.买受人应在交房通知规定的期限内，到出卖人指定的地点与出卖人办理房屋交接手续，自双方办妥房屋交接手续之日起，该房屋的权利与风险及房屋交接以后所发生的费用均由买受人承担。如因买受人自身原因未能在通知书指定的期限和地点办理完毕房屋交接手续的，则自出卖人通知指定的期限届满之日即视为房屋交接日，并视为该房屋符合本合同约定的交付条件，出卖人已按照合同约定完全交付了房屋，且视为买受人验房合格，房屋风险及由此房屋产生的所有费用（包括水费、电费、物业管理费等）全部由买受人承担。……3.出卖人通知交房的方式可为以下任意一种：A在项目所在地的地方媒体报纸上刊登交房通知（买受人可在接近合同约定交房日期时，留意查看项目所在地的地方媒体报纸上刊登的交房通知）；B房开公司工作人员电话或短信通知；C邮寄或直接递交书面交房通知。若出卖人选择以上任意方式通知交房的，如因买受人所留地址及联系电话不详细或不真实或发生地址变更未及时书面通知出卖人致使出卖人无法将通知书送达买受人的，该房屋书面交付通知书上注明的交付日期届满之日即视为房屋交付之日。……”合同签订后，原告按合同约定交付首付购房款114784元给被告，被告于2017年9月4日开具了发票给原告。2018年5月18日，原告将公积金贷款320000元和商贷136000元合计456000元通过转账方式支付给被告。2020年3月13日，原告以被告未按合同约定时间交付讼争商品房为由诉至该院，要求被告继续履行合同、并向原告支付相应的逾期交房违约金和开具发票。另查明，2017年后，被告在没有办理相关复工手续的情况下，开始对东海花园建设工程进行复工。2017年8月10日，被告与一建公司解除施工合同，一建公司退出东海花园建设工程的施工。同年9月30日，被告与广西粤凯建筑安装工程有限责任公司（下称粤凯公司）签订《东海花园B、C区工程(7#至11#住宅)建设施工合同》，粤凯公司为东海花园建设工程的后续施工单位。2018年5月2日，藤县住房和城乡建设局(下称住建局)作出《建设行政处罚告知书》，以东海花园11#楼项目施工过程中施工单位发生变更，未重新申请领取施工许可证为由，拟对被告及粤凯公司进行行政罚款。同年5月12日，粤凯公司向被告及监理单位作出工程开工报告，计划于2018年5月15日开工，得到被告及监理公司的同意。2019年4月18日，被告取得了住建局重新颁发的藤县东海花园7-11号楼《建筑工程施工许可证》。2019年12月31日，藤县东海花园7-11号楼经五方责任主体建设、施工、监理、勘察、设计单位验收合格。2020年1月6日，被告在梧州日报刊登交房公告，告知东海花园的业主东海花园7＃、8＃、9＃、10＃、11＃号住宅楼已符合交房条件，定于2020年1月7日正式交房，交房周期为15个工作日。再查明，藤县县城降雨量达到中雨以上连续两天或两天以上的天气，其中：2017年6月28日至12月31日期间为10天；2018年1月1日至12月31日期间为29天；2019年1月1日至12月31日期间为17天；2020年1月1日至1月7日为0天，以上共计56天。藤县供水部门连续停水4个小时以上共8天，分别是2017年9月23日、10月14日、2018年8月4日、9月15日、11月11日、2019年5月18日、11月10日、12月25日。藤县供电部门连续停电4个小时以上共4天，分别是2017年9月29日、2018年6月10日、8月11日、11月18日。 一审法院认为，综合双方当事人的诉辩主张，本案的争议焦点为：1.被告应否承担逾期交房的违约责任；2.被告应支付多少逾期违约金给原告；3.被告应否开具金额为456000元的可办理不动产权登记的购房发票给原告。1.关于被告应否承担逾期交房违约责任的问题。该院认为，原、被告签订的《商品房买卖合同》系双方当事人的真实意思表示，其内容未违反法律强制性规定，也不损害社会公共利益，应属合法有效的合同。原、被告双方应当按照合同约定本着诚实信用的原则行使权利、履行义务。根据《商品房买卖合同》第八条第一款的约定，被告应当在2019年2月28日前将经验收合格的房屋交付给原告，本案讼争房屋所在的8号楼于2019年12月31日经勘察、设计、施工、监理、建设五单位共同验收合格，故直到2019年12月31日，讼争房屋才达到交房条件。被告于2020年1月6日在梧州日报刊登交房公告，定于2020年1月7日正式交房，该院确认被告交房给原告的时间是2020年1月7日，因此被告存在逾期交房情形，应根据合同的约定承担相应的违约责任。根据合同第八条第二款的约定，“…2.政府行为：…②影响工程进度但是出卖人无法事先预见和控制的客观原因（如交通管制、政府指令暂停施工的、重大疫情、重大节假日、重大自然灾害等）造成工期延迟。③供水、供电部门连续停水、停电4个小时以上或气象部门记录日降水量达到中雨以上连续两天或两天以上时，出卖人不承担相应责任，并可据实延期交房…”。在合同履行过程中，因出现了上述合同约定的停水、停电、雨水天气等签订合同时无法预见和控制的客观原因，根据合同约定，被告可相应延期交房。根据被告提交的藤县气象局出具的降雨情况统计表，藤县县城降雨量达到中雨以上连续两天或两天以上的期间为：2017年6月28日至2018年12月31日期间共计39天，2019年1月1日至4月8日期间共计3天，2019年4月9日至4月11日期间共计0天，故被告可以顺延交房天数为42天，被告可顺延交房日至2019年4月11日。另根据藤县水利电业有限公司出具的2017年1月1日-2019年12月31日东海花园小区停电明细表显示，东海花园于2017年6月28日至2019年4月11日期间连续停电4个小时以上共4天，该期间与2017年6月28日至2019年4月11日因降雨天气迟延交房的天数没有重合，故被告可顺延交房日至2019年4月15日。再根据被告提交的停水短信列表显示，东海花园于2017年6月28日至2019年4月15日期间连续停水4个小时以上共5天，该期间与2017年6月28日至2019年4月15日因降雨天气迟延交房的天数也没有重合，故被告可顺延交房日至2019年4月20日。在2019年4月20日之后发生的中雨以上连续两天或两天以上的期间及停水、停电期间，因被告此后已构成违约，故此后的雨水天气期间及停水、停电期间不能再作为顺延交房依据。本案被告可以顺延至2019年4月20日交房。 关于被告提出因相邻权人无故投诉导致工程被有关部门责令停工属于政府行为，之后持续发生的停工是无法预见的、不能控制的，该期间属于合同约定的可延迟交房期间的意见。该院认为，2014年2月24日，被告因与相邻房屋所有权人发生纠纷被相关部门责令停工整改，2015年1月26日广西建筑工程质量检测中心作出《工程质量检测报告》，根据检测结果，不能将藤县藤州镇挂榜路179号私宅的损坏归责于被告的施工行为。之后，被告从2015年1月27日起一直与藤县藤州镇挂榜路179号私宅的业主进行协商赔偿。2017年后，被告开始复工。因此，2015年1月27日至2016年12月31日被告非因自身原因不能进行施工，被告一直在配合政府的工作，该期间属于因政府行为而导致的停工期间，属合同约定的可延迟交房期间。但本案原、被告于2017年6月28日才签订《商品房买卖合同》，而被告因被相邻权人投诉导致工程被责令停工是发生在2016年之前，2017年后被告已经开始复工，故被告提出2017年后还属于合同约定的可顺延交房期间，与该院查明的事实不符，该院不予采纳。关于被告提出的重大节假日和高考期间可以延期交房的意见。该院认为，重大节假日是我国每年基本固定的假期，被告在施工之前及签订合同之前，是能预知法定节假日对施工期间及交房时间的影响的，重大节假日并不必然导致工地不能施工。高考是每年必然发生的事由，被告在订立合同时即可预见得到，所以被告辩称该两项事由属于合同约定的无法事先预见和控制的客观原因的意见，该院不予采纳。关于被告提出更换施工单位影响工程进度可以顺延交房的意见。根据本案查明的事实，2017年后，被告在没有办理相关复工手续的情况下进行复工。2017年9月30日被告更换施工单位为粤凯公司，按照规定，被告应当向有关行政部门申领新的建筑施工许可证，但被告没有申领导致被住建局进行行政处罚。从2017年9月30日起至2019年4月18日止，是因为被告更换施工单位不按规定申领新的建筑施工许可证导致的不能施工的期间，更换施工单位不属于双方合同约定可以迟延交房的情形，被告更换施工单位是基于其本身的经营需要，属于其经营风险。因此，被告更换施工单位造成的迟延交房，是被告自身原因造成的，不属于合同约定的可顺延交房的事由。2.关于被告应支付多少逾期违约金给原告。依前所述，被告可据实延期交房日期为2019年4月20日，而被告实际交房日期为2020年1月7日，被告实际逾期交房的天数是262天，根据讼争商品房合同约定，被告逾期交房，应从顺延交房期限的第二日即2019年4月21日起至实际交房日止，以原告已交付的房价款570784元为基数，按日万分之二(即0.2‰)支付原告逾期交房违约金。计至2020年1月7日，被告应支付原告逾期交房违约金为29909.08元（570784元×0.2‰×262天），对原告请求被告支付违约金的诉讼请求，该院予以支持。3.关于被告是否应开具金额为456000元的可办理不动产权登记的购房发票给原告。根据该院查明的事实，原告已依约向被告支付了全部购房款570784元，但被告尚欠456000元购房发票未开具，因此，被告应开具金额为456000元的购房发票给原告。综上所述，讼争商品房合同合法有效，被告没有按合同约定交房已构成违约，原告要求被告继续履行讼争商品房合同，并按合同约定支付原告逾期交房违约金的诉讼请求，符合合同约定，亦于法有据，该院予以支持。逾期交房违约金应从顺延期后交房期限的第二日即2019年4月21日开始计算，原告要求按合同约定交房期限的第二日即2019年3月1日计算逾期交房违约金的主张，不符合讼争商品房合同的约定，亦与该院查明的事实不符，该院不予采纳。被告辩称因配合高考停工、重大节假日放假停工、相邻权人无故投诉导致工程被责令停工等因素是属于合同约定的被告无法事先预见和控制的客观原因应予顺延扣减的主张，与该院查明的事实不符，该院不予采纳。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条之规定，本案并经该院审判委员会讨论决定，判决：一、被告贵港市东海房地产开发有限公司继续履行与原告卢亦鹏、粟丽明于2017年6月28日签订的《藤县商品房买卖合同》；二、被告贵港市东海房地产开发有限公司应支付逾期交房违约金29909.08元给原告卢亦鹏、粟丽明；三、被告贵港市东海房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内为原告卢亦鹏、粟丽明开具金额为456000元的购房发票。案件受理费1054元（原告已预交），由原告卢亦鹏、粟丽明负担248元，被告贵港市东海房地产开发有限公司负担806元。 二审期间各方当事人没有向本院提供新的证据材料。 一审法院查明的事实清楚，证据充分，本院予以确认。 本院认为，本案的争议焦点为：上诉人应支付多少逾期违约金给被上诉人。 关于2017年1月1日至2019年4月18日政府责令停工事由能否顺延交房的问题。本案上诉人与被上诉人于2017年6月28日才签订《商品房买卖合同》，而上诉人因被他人投诉导致工程被责令停工是发生在2016年之前，2017年后上诉人已经开始复工，故上诉人提出2017年后因政府责令停工至2019年4月18日还属于合同约定的可顺延交房期间的主张，与本案一审查明的事实不符，本院不予支持。 关于更换施工单位能否顺延交房的问题。2017年后，上诉人在没有办理相关复工手续的情况下进行复工。2017年9月30日上诉人更换施工单位为广西粤凯建筑安装工程有限责任公司，但上诉人没有申领新的建筑施工许可证导致被藤县住房和城乡建设局进行行政处罚。从2017年9月30日至2019年4月18日止，是因为上诉人更换施工单位不按规定申领新的建筑施工许可证导致的不能施工的期间，更换施工单位不属于双方合同约定可以迟延交房的情形，上诉人更换施工单位是基于其本身的经营需要，属于其经营风险。因此，上诉人更换施工单位造成的迟延交房，是上诉人自身原因造成的，不属于合同约定的可顺延交房的事由。而且，涉案合同签订于2017年6月，当时工程已经复工，上诉人对合同约定交房时间能否顺利交付标的房屋应有充分认识和预判，故上诉人在逾期交付房屋后以被政府责令停工和更换施工单位为理由理由要求顺延交房的主张，本院不予采纳。 关于上诉人认为重大节假日与高考期间可以延期交房的问题。重大节假日是我国每年基本固定的假期，上诉人在施工之前及签订商品房买卖合同之前，是能预知法定节假日对施工期间及交房时间的影响的，重大节假日并不必然导致工地不能施工，上诉人认为重大节假日可以顺延交房时间，缺乏依据，本院不予支持。同理，对于高考期间也是可以预见的期间，且根据历年政府出具的文件显示，高考期间需要停工的时间为一天中的某个时间段，政府并没有勒令要求施工单位在高考期间全面停工，只是通知施工单位在高考期间不准产生噪声污染，上诉人仍可安排工地进行不产生噪声污染的其他施工活动，故上诉人认为高考期间可顺延交房的主张，缺乏依据，本院不予支持。 关于降雨量达到中雨以上连续两天或两天以上可顺延交房天数的问题。根据上诉人提交的藤县气象局出具的降雨情况统计表，藤县县城降雨量达到中雨以上连续两天或两天以上的期间为：2017年6月28日至2018年12月31日期间共计39天，2019年1月1日至4月8日期间共计3天，2019年4月9日至4月11日期间共计0天，故上诉人可以顺延交房天数为42天，上诉人可顺延交房日至2019年4月11日。关于停电可顺延交房天数的问题。根据藤县水利电业有限公司出具的2017年1月1日-2019年12月31日东海花园小区停电明细表显示，东海花园于2017年6月28日至2019年4月11日期间连续停电4个小时以上共4天，该期间与2017年6月28日至2019年4月11日因降雨天气迟延交房的天数没有重合，故上诉人可顺延交房日至2019年4月15日。关于停水可顺延交房天数的问题。根据上诉人提交的停水短信列表显示，东海花园于2017年6月28日至2019年4月15日期间连续停水4个小时以上共5天，该期间与2017年6月28日至2019年4月15日因降雨天气迟延交房的天数也没有重合，故上诉人可顺延交房日至2019年4月20日。在2019年4月20日之后发生的中雨以上连续两天或两天以上的期间及停水、停电期间，因上诉人此后已构成违约，故此后的雨水天气期间及停水、停电期间不能再作为顺延交房依据。综上，一审判决认定上诉人可顺延交房日至2019年4月20日正确，本院予以确认。 关于上诉人逾期交房天数及违约金问题。上诉人可据实延期交房日期为2019年4月20日，而上诉人实际交房日期为2020年1月7日，上诉人实际逾期交房的天数是262天，根据讼争商品房合同约定，上诉人逾期交房，应从顺延交房期限的第二日即2019年4月21日起至实际交房日止，以被上诉人已交付的房价款570784元为基数，按日万分之二(即0.2‰)支付被上诉人逾期交房违约金。计至2020年1月7日，上诉人应支付被上诉人逾期交房违约金为29909.08元（570784元×0.2‰×262天）。一审判决认定上诉人应支付的违约金计算正确，数额准确，本院予以确认。 综上所述，上诉人贵港市东海房地产开发有限公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费548元（上诉人贵港市东海房地产开发有限公司已预交），由上诉人贵港市东海房地产开发有限公司负担。 本判决为终审判决。 审 判 长 朱卓慧 审 判 员 李庆春 审 判 员 莫 芮 二〇二〇年十二月二十三日 法官助理 韦钦仁 书 记 员 陈志恒 附法律条文如下： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： （一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定； （二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更； （三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判； （四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。 原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。