北京市海淀区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0108民初12721号原告：北京四维神州航空技术有限公司，住所地北京市朝阳区日坛北路19号楼9层（08）（朝外孵化器0847号）。法定代表人：袁城，执行董事。委托诉讼代理人：张祥元，北京市德润律师事务所律师。委托诉讼代理人：殷艺，北京市德润律师事务所律师。被告：中建电子信息技术有限公司，住所地北京市海淀区西三环北路87号15层3-1506。法定代表人：孙庆军，董事长。委托诉讼代理人：张紫竹，女，1996年7月3日出生，汉族，住北京市大兴区。委托诉讼代理人：李国园，男，1985年1月15日出生，汉族，住北京市朝阳区。原告北京四维神州航空技术有限公司（以下简称四维神州公司）与被告中建电子信息技术有限公司（以下简称中建电子公司）买卖合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告四维神州公司的委托诉讼代理张祥元、殷艺，被告中建电子公司的委托诉讼代理人张紫竹、李国园到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。四维神州公司向本院提出诉讼请求：请求判令中建电子公司1、支付货款1970809.11元（合同款7759582.8元-已付款5719220.8元-税率由17%降为13%产生的税差69552.89元，保证金387979.14元）及其利息损失（以482505.44元为基数，自2016年9月17日起至实际付清之日止，按中国人民银行同期同类贷款基准利率上浮50%计算；以1163937.42元为基数，自2016年9月20日起至实际付清之日止，按中国人民银行同期同类贷款基准利率上浮50%计算；以387979.14元为基数，自2019年9月20日起至实际付清之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率上浮50%计算。另，自2019年8月20日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率上浮50%计算）；2、承担本案诉讼费用。事实与理由：2016年4月8日，四维神州公司与中建电子公司签署了《敦煌丝绸之路国际会展中心项目工程会议系统、综合报警系统（材料/设备）国内采购合同》（以下简称采购合同），中建电子公司委托四维神州公司为其承包的甘肃省敦煌市敦煌丝绸之路国际会展中心项目工程的会议系统、综合报警系统材料/设备供货，签约时暂估总价为6945639元。2016年9月5日采购结束后，四维神州公司与中建电子公司签署了《变更订货合同》，将合同总金额变更为7759582.8元，同时对付款方式作出变更。合同签订后，四维神州公司全面履行了合同义务，但中建电子公司未按合同约定支付合同款，尚欠1652382.86元（未扣税差69552.89元）及质量保证金387979.14元。中建电子公司答辩称：不同意四维神州公司的全部诉讼请求。采购合同约定在安装调试之后支付结算金额的95%，但是四维神州公司没有履行安装调试义务，中建电子公司委托案外人进行的调试安装，根据弱电行业内部规则，安装费占总费用的比例为10%，调试费占总费用的比例为4%，即7759582.8元×14%=1086341.59元，故总费用中应扣除该部分费用。另外，四维神州公司存在延迟供货，项目的竣工时间应当是2016年8月18日，但验收单显示直到2016年9月16日四维神州公司仍在供货，到9月16日之前仍未安装，2016年9月18日应当正式使用。中建电子公司有权主张在合同款中直接扣除每天迟延履行的违约金11613937.22元（7759582.8元×0.5%/日×30日即2016年8月16日至2016年9月16日）；最后，四维神州公司尚有发票没有提供，发票税率由17%降低为13%，相应的税金减少，结算额也应减少。因四维神州公司违约行为在先，导致无法付款，故中建电子公司不应当支付逾期利息。当事人围绕诉讼请求提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审理确认的证据，本院认定事实如下：2016年4月8日，中建电子公司（承包商）与四维神州公司（供应商）签订合同编号***《敦煌丝绸之路国际会展中心项目工程会议系统、综合报警系统（材料/设备）国内采购合同特殊条件》与《敦煌丝绸之路国际会展中心项目工程会议系统、综合报警系统（材料/设备）国内采购合同通用条件》。特殊条件合同约定：承包商兹委托供应商承担由承包商施工的敦煌丝绸之路国际会展中心项目工程中的会议系统、综合报警系统材料/设备的供货工作。就通用条件中未尽事宜达成如下特殊合同条件。业主：甘肃会展中心有限责任公司。（暂估）货物数量见附件16.1合同清单，货物数量是暂估数量，是根据工程图纸和业主书面指令要求计算的材料需用量。如货物数量和运抵现场数量超过承包商书面通知的供货数量，则由承包商退还给供应商，并以最终实际收货数量结算。本合同项下货物的质量保证期为工程竣工验收合格后的3年。质量保证期自业主竣工验收合格之日（以业主颁发竣工证书所载日期为准）起计算。本合同暂估总价是本工程施工现场指定地点交货价（含码放），即合同价款包括供应商履行全部合同规定义务的价款和酬金，包括但不限于货价、税金、包装费、运输费用、装卸费、码放费、保险费用及其他所有相关服务费用。本合同货物单价固定，合同各子目单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，直到本合同完结为止。具体单价细目详见合同附件1：合同清单。本合同暂估总价为6945639元。该暂估总价是依据承包商提供的暂估数量清单计算得出的。货物运至工地现场经承包商会同有关方（业主、监理、总包）验收合格且签字确认后，承包商向供应商支付运达货物价款的80%。安装调试完成验收合格后支付到结算金额的95%。所供全部货物价款的5%作为质量保证金，在本合同质量保证期终止后无息支付。供应商应分期分批将本合同规定之货物运至承包商指定地点，供货时间以承包商进场计划确定时间为准，本合同项下材料/设备的备货周期为20日历天。上款规定之进场时间为拟定供货时间，供应商同意承包商在施工期间根据施工实际进展及现场情况提出“进场计划”确定准确进场时间。承包商指定刘爽为其现场负责收货及验货代表。供应商须将货物运至工地，交承包商现场代表，双方对到货数量、规格等无异议后，供应商与承包商均签字确认后方为有效。供应商指定安风泉为其供应货物及办理有关验货、支付事项的代表。如果供应商所供货物未按本合同特殊条件约定的供货时间，每延迟一天交货，违约金为合同总价的0.5%，承包商有权从应当支付给供应商的货款中直接扣除，并保留进一步追索的权利。供应商承诺施工期间技术人员可驻场，指导安装调试。本合同通用条件是本合同的组成部分。在合同特殊条件与通用条件相冲突时，以特殊条件为准。通用条件主要约定：服务系指合同规定的供应商须承担的现场施工指导、维护、技术培训、设计、安装、调试、售后服务、保修等相关合同附随义务。根据本工程施工进度计划及现场存放要求，供货时间可能在工程进行中适当修订，承包商应在计划修订后3日内书面通知供应商。供应商须在该等修订后之计划的时间内，以承包商说明的次序方式及不致令全部工程竣工有所延期之情况下供应货物，但承包商应给予供应商合理的供货准备时间。安装结束后，供应商须派技术人员配合承包商工作人员进行调试工作。合同附件为会议系统、入侵报警系统的产品清单。2016年9月5日，中建电子公司（买方）与四维神州公司（卖方）签订合同编号***《敦煌丝绸之路国际会展中心项目工程会议系统、综合报警系统变更订货合同》。合同约定以下主要内容：经合同双方友好协商，对2016年4月签订之敦煌丝绸之路国际会展中心项目工程会议系统、综合报警系统采购订单做如下设备变更订货。本变更合同作为原“采购合同”的组成部分之一，具有同等的法律效力，并具有优先解释权。变更后的货物描述及价格详见附件1。变更后的合同金额为7759582.8元，买方敦煌丝绸之路国际会展中心项目工程工地交货价。货物运至工地现场经承包商会同有关方（业主、监理、总包）验收合格且签字确认后，承包商向供应商支付运达货物价款的80%，安装调试完成验收合格后支付到结算金额的95%，所供全部货物价款的5%作为质量保证金，在本合同质量保证期终止后无息支付。支付上述款项的前提条件，供应商须向承包商提交等额、合法的、完税的、符合承包商要求的（增值税专用发票）请款书（签字并加盖公章），供应商须在完成进场计划要求的各阶段供货任务后提交承包商现场负责人签收的“送货单”（或物资发运清单）供承包商审核确认，以便双方确认最终结算价款。发货方式、交货时间、交货地点、质量保证、违约责任均执行原合同相关规定。2016年5月18日至2016年9月16日期间，四维神州公司分11批供齐全部货物。中建电子公司签署了11张《到货签收单》予以确认,其中最后一份到货签收单上载明的货物不包含在2016年4月8日采购合同项下的货物清单内，属于2016年9月5日变更订货合同项下的货物。敦煌丝绸之路国际会展中心改扩建工程的建设单位敦煌文化产业示范园区管理委员会于2016年8月18日出具建设工程竣工验收报告，工程竣工验收结论为符合国家质量标准，同意使用。四维神州公司提供的媒体报道显示：2016年9月20日，首届丝绸之路（敦煌）国际文化博览会开幕式在甘肃省敦煌市敦煌国际会展中心举行。2017年4月15日，中建电子公司的姜益彤与业主方的范长义出具说明，载明：2.4G无线表决系统搭建测试以及培训使用达到用户使用需求。2018年9月29日，四维神州公司委托德润律师事务所向中建电子公司发送《律师函》，要求中建电子公司收到律师函7个工作日内付清尚欠货款1652382.86元（不含质保金）。诉讼中，中建电子公司认可：1、对四维神州公司计算的欠款金额没有异议；2、涉案工程于2016年8月18日竣工，于2016年9月19日开始使用；3、四维神州公司已供齐全部货物；4、具体供货时间由中建电子公司以电话或微信的方式通知四维神州公司；5、中国建筑第八工程局有限公司（以下简称中建八局）与中建电子公司签订分包协议后，中建电子公司与四维神州公司签订的涉案采购合同。中建八局已向中建电子公司支付了70%左右的价款；6、涉案货物的质保期为2016年9月19日至2019年9月18日；7、涉案货物在使用过程中未出现过质量问题，业主方至今也未提出过质量异议。本院认为：四维神州公司与中建电子公司之间签订的《敦煌丝绸之路国际会展中心项目工程会议系统、综合报警系统国内采购合同》及《变更订货合同》均系双方真实意思表示，且其内容未违反法律、行政法规的效力性强制性规定，应属有效。中建电子公司以四维神州公司未提供安装调试服务为由扣减1086341.59元一节，因涉案采购合同中约定四维神州公司提供的是“指导安装调试”，而非“安装调试”，四维神州公司对于安装调试属于配合，而非由其独立完成安装调试工作，中建电子公司以安装调试为由扣减涉案款项不符合合同的约定，亦无证据证明其计算的标准，故本院对该项辩称不予采纳。中建电子公司以四维神州公司延期供货为由扣减2016年8月16日至2016年9月16日期间的违约金11613937.22元一节，因中建电子公司承认具体供货时间由中建电子公司通知四维神州公司，但中建电子公司未提供其通知供货的证据，且四维神州公司既未耽误使用也未出现质量问题，故本院对该项辩称不予采纳。因双方对四维神州公司主张的欠款金额1970809.11元无争议，故本院对四维神州公司请求判令中建电子公司给付剩余货款1970809.11元的诉讼请求予以支持。关于四维神州公司请求判令中建电子公司支付逾期付款损失一节，因四维神州公司同意扣减税率降低部分的款项，并根据合同中质量保证金无息支付的约定及到货时间、使用时间的情况，本院对损失计算的基数及起算时间予以调整。综上所述，本院依据《中华人民共和国合同法》第八条、第一百五十九条、第一百六十一条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款之规定，判决如下：一、被告中建电子工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告北京四维神州航空技术有限公司货款1970809.11元及其逾期付款损失（以432803.13元为基数，自2016年9月19日起至实际付清之日止，按中国人民银行同期同类贷款基准利率上浮50%计算；以1153504.49元为基数，自2016年9月20日起至实际付清之日止，按中国人民银行同期同类贷款基准利率上浮50%计算；另，自2019年8月20日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率上浮50%计算）；二、驳回原告北京四维神州航空技术有限公司其他诉讼请求。如果被告中建电子工程有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费23123元（原告北京四维神州航空技术有限公司已预交），由被告中建电子工程有限公司负担（于本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，按照普通程序的交费标准交纳相应上诉案件受理费，上诉于北京市第一中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉费的，按自动撤回上诉处理。审 判 长  陈建波人民陪审员  刘长生人民陪审员  郑东涛二〇二〇年十二月十日书 记 员  陈 浃书 记 员  高靖凯