安徽省淮北市相山区人民法院民 事 判 决 书（2020）皖0603民初2600号原告：邵某，女，1975年4月23日出生，汉族，住安徽省淮北市相山区。委托诉讼代理人：胡涛，安徽泽黎律师事务所律师。被告：任某，男，1982年2月15日出生，汉族，户籍地安徽省濉溪县,现住安徽省淮北市相山区。委托诉讼代理人：向亚勇，安徽北方之光律师事务所律师。委托诉讼代理人：时宾宾，安徽北方之光律师事务所律师。原告邵某与被告任某装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年6月16日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告邵某及其委托诉讼代理人胡涛、被告任某及其委托诉讼代理人向亚勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。邵某向本院提出诉讼请求：1.判令任某赔偿我因违约不按设计图纸要求的施工材料施工造成的差价损失18299.08元；2.判令任某赔偿我因装修延期造成的房租、水电费、人员工资、营业等损失134680元，并支付违约金30000元（合计164680元）；3.判令任某承担本案诉讼费用。事实和理由：原告邵某因扩大经营薇薇新娘婚纱摄影店之需要，于2017年7月21日承租了位于淮北市相山区桓谭路66号国购广场1#5层5-003号商业用房，租期36个月，租金每月31240元。为树立婚纱摄影店在社会上的良好形象，原告邵某出资请专业的设计公司对店面的形象进行了精心设计，设计图纸做出后，邵某于2017年9月6日与任某签订《家庭居室装饰装修工程施工合同书》，由任某进行装修。按照合同的约定，装修的工期为2017年9月7日至2017年10月22日，包工包料，同时任某还在邵某提供的设计图纸上对施工材料及施工要求进行了签字确认。合同签订后，邵某按照约定支付了装修工程款，但任某并未按照其签字确认的设计图纸进行施工，并且延期直至2018年1月初才完工，导致邵某的薇薇新娘婚纱摄影店不能如期开业，因此给广大新老客户带来不良的影响，信用度严重受损。由于工程延期两个月，给邵某造成的房租、水电费、人员工资、营业损失等损失合计134680元，同时按合同约定，由于任某方责任延误工期，每延误一天向邵某支付千分之二的违约金，按两个月计算，任某应向邵某支付违约金30000元。邵某在多次与任某交涉未果的情况下，起诉至相山区人民法院，并经法院委托安徽中信工程咨询有限责任公司对原被告关于室内装修约定的材质与使用的材质的差价进行鉴定，鉴定差价为18299.08元。综上，任某的违约行为给邵某的经营造成了严重的影响及较大经济损失，为维护原告的合法权益，特起诉，请求法院依法支持原告的诉讼请求。被告任某答辩称：一、涉案装饰工程完成时间是2017年11月，而非原告所称的2018年1月完工；二、就原告支付工程款存在多次逾期付款的事实，被告任某按照合同约定也有权顺延工期，因此即使存在逾期完工的事实，也是因原告违约逾期付款所造成，时至今日原告应付工程款仍未结清；三、被告使用的材质没有违反合同约定，是完全按照合同约定施工。虽然工程造价鉴定机构作出了差价鉴定，但鉴定机构是根据原告方的单方申请而对于同类材质所取国产中档价格进行差价鉴定，违背了合同固定价的约定和法律规定，按照最高人民法院的司法解释，在双方已约定合同价款的情况下，对合同约定内容没有发生变化的情况下，应当按照约定价进行结算。当事人围绕诉讼请求提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。邵某为支持其诉求，当庭提交如下证据：1、《装饰装修施工合同》，拟证明被告承包原告经营的薇薇新娘婚纱摄影店（国购店）装修业务，双方于2017年9月6日签订《装饰装修施工合同》，书面约定：工期自2017年9月7日至2017年10月22日；因乙方（被告）责任造成不能按期完工的，工期不顺延；由于乙方责任延误工期的，每延误一天向甲方支付工程总价2‰的违约金，并承担由此造成的损失等。任某对该证据的真实性有异议，其认为该合同中第六页第13条对争议解决方式和被告保存的原件不一致，原告曾在2018年年底向仲裁委提起仲裁，我方的合同中是第一条方式，原告的证据中第13条是空白的，其他内容和我方一致，该合同第11条约定工程款支付时间是开工前三日支付125000元，开工后25天支付112500元，第四页第8.4条，第五页12.5条未按期支付工程总期款尾款的，每延误一天要支付违约金，并且我们有权停止施工，关联性和合法性无异议。2、施工设计图纸及照片，拟证明施工设计图片明确了施工材料及施工要求，被告完全知晓并签字确认的客观事实。任某对该证据的真实性无异议，但认为不能达到原告的证明目的，其是完全按照图纸施工的；3、安徽中信工程咨询有限责任公司出具《淮北市国购广场薇薇新娘室内装修约定的材质与实际使用的材质的差价鉴定意见书》，拟证明被告因违约未按约定的材质装修给原告造成的损失具体数额。任某对该证据的真实性、合法性、关联性均无异议，但对其内容持异议，鉴定机构无权界定我方未按合同约定施工，应当由法院依法判决，该鉴定基于不成立的基础，认定我方违约，未按合同约定施工产生的差价我方不认可，因为我们完全按照合同约定施工，该鉴定报告并没有采用我们实际使用的材质价格进行鉴定，而是获取市场平均价格进行鉴定，所以我们不予认可。4、证人任某、王某1、王某2、张某、赵某证言、原告微信朋友圈截图，拟证明被告装修延期2个多月的客观事实。任某认为证人未出庭作证不符合证据的形式要件，证人证言内容不具有真实性，只是证明原告的开业日期，不能证明原告结束装饰工程的日期，装修完工交付原告后原告需要购买设备等准备工作，故可以推断装饰工程完工日期早于开业日期；5、《租赁合同费用明细表》、《收据》、薪资表、管理报表、天骄真棒店营业收入明细票据4卷（2017年9月-2017年12月）、水电费发票，拟证明被告因装修延期给原告造成的租金损失具体数额。任某对该证据的真实性无异议，对其关联性有异议，认为和本案无关，对天骄真棒店的流水账真实性及关联性均有异议，该证据系原告自己制作，与本案无关联性，即使是真实的，也只能证明营业收入，不能证明是否盈利。6、原被告微信截图3页，拟证明被告自认装修延期及愿意赔偿的客观事实。任某认为该证据只是原被告的部分聊天记录，真实的是原告要求被告提供装饰材料品牌的合格证，不是交涉装修工程的未完工问题，聊天记录中被告并没有认可原告的要求，只是说“在，你说”，对原告证明目的有异议。任某为支持其抗辩，当庭提交如下证据：1、被告名下建设银行银行卡（账户尾号6675）手机银行查询账户明细一页，拟证明原告向被告支付工程进度款三笔分别为9月10日支付125000元，10月3日支付5万元，2017年10月15日支付5万元，原告到2017年10月15日都没有按照合同约定支付工程进度款。邵某对该证据的真实性无异议，对证明目的有异议，其认为该份证据达不到被告的证明目的，从转账数额不能反映出我方没有按照合同约定交付工程款，其认可有1万元是在发现质量问题后没有支付，但认为被告是同意的，双方约定最后的尾款即约定的质保金于一年后给付。2、证人程某、刘某证言、微信截图，拟证明装修工程完工时间是2017年11月1日。邵某对两份证人证言认为两证人均与被告有雇佣关系，具有法律上直接利害关系，两证人都是干活的，他们不能证明具体完工日期，达不到被告的证明目的，微信截图达不到其证明目的。对上述证据，本院认定如下：对邵某提交的证据1、2、3的真实性予以认定；对证据4中证人证言，证人未出庭作证，证据形式不合法，对其证明内容不予认定，对微信聊天的真实性予以认定；对证据5，该证据与本案不具有关联性，不予认定；对证据6的真实性予以认定。对被告任某提交的证据1的真实性予以认定；对证据2，微信截图的真实性予以认定；两证人与本案的被告存在利益关系，且证人证言的内容无其他证据相佐证，不予认定。本院经审理认定事实如下：原告邵某系薇薇新娘婚纱摄影店（国购店）的经营者。2017年9月6日，邵某（甲方）与任某（乙方）签订《安徽省淮北市家庭居室装饰装修施工合同》，双方约定对位于国购商场5楼装修面积为380㎡薇薇新娘婚纱摄影店（国购店）进行装饰装修，合同载明：第1.4款，工程承包方式为乙方包工、包全部材料；第1.5款，工程期限45天，开工日期2017年9月7日，竣工日期2017年10月22日；第1.6款，工程款即本工程总造价为250000元；第3.1款，双方商定施工图纸采取第一种方式提供，即甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式三份，甲方一份，乙方两份；第8.4款，甲方未按期足额支付工程款而影响正常施工的，工期顺延；第8.5款，因乙方责任造成不能按期完工的，工期不顺延；第10.4款，双方未办理验收手续，甲方不能入住，如果擅自入住视同验收合格，由此造成的损失由甲方承担；第11.1款，合同签字生效后甲方按约定向乙方支付工程款：开工前三日支付首期款125000元，工期过半（25天）支付中期款112500元，工程验收合格（一年后）支付尾款12500元；第12.5款，甲方未按期足额支付工程中期款、尾款的，每延误一天须向乙方支付应付数额2‰的违约金，并且乙方有权停止施工，由此造成的损失由甲方承担；第12.6款，由于乙方责任延误工期的，每延误一天向甲方支付工程总价2‰的违约金，并承担由此造成的损失。后任某进行施工，邵某于2017年9月10日支付任某工程首期款125000元，于同年10月3日、10月15日分别支付中期款50000元、50000元。现邵某认为因任某原因导致工程延期两个月，给其造成的房租、水电费、人员工资、营业损失等损失，任某应按合同约定，每延误一天向邵某支付千分之二的违约金；另邵某认为室内装修约定的材质与任某施工实际使用的材质不一致，任某应按差给予其补偿。另查明：在本案审理过程中，邵某申请对其双方关于室内装修约定的材质与实际使用的材质的差价进行鉴定，本院依法委托安徽中信工程咨询有限责任公司进行鉴定，安徽中信工程咨询有限责任公司于2019年9月9日出具皖中信工咨鉴字（2019）075号鉴定意见书，鉴定意见为：淮北市国购广场薇薇新娘室内装修约定的材质与实际使用的材质的差价为人民币18299.08元。本院认为：原、被告签订的《安徽省淮北市家庭居室装饰装修施工合同》系双方自愿签订，意思表示真实,内容合法,为有效合同,双方应按合同约定履行各自应尽的权利与义务。关于被告是否存在违约的问题。根据合同约定,工程期限45天，开工日期2017年9月7日，竣工日期2017年10月22日。被告认可未按约定日期竣工，另经本院依法委托鉴定机构对装修约定的材质与被告施工实际使用的材质是否一致及差价款进行鉴定，鉴定结果为被告未按约定材质进行装修，差价为18299.08元。综上，被告未按双方约定的竣工日期完工，并未按双方约定的材质进行装修，构成违约。关于违约期间和违约金的计算问题。被告认为其是于2017年11月3-4日完工，而其提供的证据能够证明2017年12月1日其仍在原告处进行收尾工作，故不能证明其在2017年11月3-4日已完工，原告称被告是在2017年11月26日完工，与被告提供的证据相吻合，本院予以采纳。双方约定开工日期为2017年9月7日，开工后25天即10月3日支付中期款112500元，而邵某于约定当日支付50000元，后推迟至10月15日支付50000元，后未再支付剩余中期款及尾款，故在工程延期上，双方均存在责任。被告违约期间为2017年10月22日至2017年11月26日,共计35天，扣除原告逾期支付中期款的时间12天，违约期间应认定为23天。故被告应按合同约定支付违约金,即以合同总价款250000元为基数,按每日2‰计算23天,为11500元。因邵某所装修婚纱摄影店系营利性质，延期完工必然导致延期营业，会造成一定的营业损失,因双方对工程延期竣工均存在过错，且双方对被告逾期竣工的违约责任已作明确约定,即双方在订立合同时所能预见到的、被告因违反合同可能造成的损失，由被告按日向原告支付违约金。因邵某提供的证据不能证明其营业损失的多少，考虑本地的婚纱摄影店经营状况、被告已承担违约责任及双方对延期竣工均存在过错等因素，本院酌定被告赔偿原告营业损失3000元。对邵某要求任某支付其房租、水电、人员工资等营业损失合计134680元,缺乏事实与法律依据，本院依法不予支持。综上所述,依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十三条第一款、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条的规定,判决如下:一、被告任某于本判决生效之日起十五日内支付原告邵某装修材质差价18299.08元、违约金11500元、营业损失3000元；二、驳回原告邵某的其他诉讼请求。案件受理费3960元，由原告邵某负担3000元，由被告任某负担960元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省淮北市中级人民法院。审 判 长  齐 立人民陪审员  张凤梅人民陪审员  王亚莉二〇二〇年十二月七日法官助理卢颖书记员孙冰清附法律条文：《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十三条第一款当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。第一百一十四条第一款当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利后果。