河北省元氏县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀0132民初2159号 原告：李晓杰,女,1991年9月19日出生,汉族,住元氏县。 委托诉讼代理人：许幸嗻，河北冀督律师事务所律师。 被告:河北美庭装饰工程有限公司。注册地址：石家庄市桥西区胜利南街118号塔坛国际商贸城1号楼06单元2010室,统一信用代码：911301083477661522。 法定代表人：刘宝岭，职务：经理。 委托诉讼代理人：郭伏天，该公司员工，特别授权。 原告李晓杰与被告河北美庭装饰工程有限公司（以下简称“美庭装饰公司）装修合同纠纷一案，本院于2020年10月20日立案后，依法适用简易程序公开进行了审理，原告李晓杰及其委托诉讼代理人许幸嗻到庭参加诉讼，被告美庭装饰公司的委托诉讼代理人郭伏天到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告李晓杰向本院提出诉讼请求：1、解除原、被告双方2018年4月10日签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》；2、依法判令被告返还原告装修款193190元并支付违约金及赔偿原告方损失。事实与理由：原告李晓杰与被告美庭装饰公司于2018年4月10日签订一份家庭居室装饰装修施工合同,由被告为原告的水韵嘉城6-2-601室进行装修施工，约定合同总价20万元，工程期限为120日。原告于2018年4月10日支付合同首期款6万元,于2019年9月28日付款133190元。但被告历时近两年半至今未能完成装修施工，仅施工一小部分，并且在该部分施工中被告因不能支付材料款及工人工资，又由原告垫付费用5万元。被告上述行为已严重违反合同约定，给原告造成巨大损失，被告应承担违约责任，且被告现已无力完成装修工程。故原告请求解除合同、退还原告装修款、支付违约金并赔偿原告损失。 被告美庭装饰公司辩称：1、我们不同意解除装修合同。2、不同意返还。3、2018年4月10日签订的合同，开工日期是交了开工款以后工人才开始进场，开始算开工日期。原告于2018年4月10日交定金6万元，2019年9月28日交的开工款，交了133190元，共交了193190元。开工日期是以开工款交完一个礼拜之内开始算开工日期。因为开工期间地面瓷砖需要加工造型，一直和业主确定不了，所以耽搁了工期。2020年1月份到7月份属于疫情期间这也是我们合同法里面有不可抗力的因素，后期应该是今年的9月份需要业主交中期款，业主一直没有交，这就是说双方都有违约。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据。在庭审中，原告为支持其诉讼请求提供了如下证据：1、2018年4月10日，原、被告签订的家庭居室装饰装修工程施工合同一份以及所付的美庭装饰主材包、施工及辅料，样板间申请书，双方约定合同总价20万元，工程期限120个工作日，开工日期是甲方首付款到乙方账后第4日，相关的合同附件中约定了具体乙方装修用的材料品牌规格型号等。2、2018年4月10日原告支付被告装修款的30%，6万元的收据1份，转到公司账号。2019年9月28日补交开工款（8万元+个性化53190元），总共133190元收据1份，转到公司账号。3、原告与被告方施工人员2019年10月8日到2020年8月份微信聊天记录4页，证明施工过程中被告方不能提供主材，不能按时完成装修工程。4、转账凭证6份，2019年10月24日转给李鸣4500元、2019年10月31日转付给微信名称拂风1万元、2019年11月1日转给拂风4000元、2020年9月11日转给微信名称QQ1960元、2019年11月29日转付给拂风9500元、2020年7月16日转给姜琳琳22500元，姜琳琳是他们员工QQ的爱人，上述一共52460元。这是在施工过程中因为被告资金链断裂，无法支付施工人员的费用，由原告方垫付了上述款项。5、两份判决书，证明被告公司资金链断裂周转困难无法解决。有诸多业主提起诉讼。6、2020年10月26日本院委托资产评估机构作出的评估报告一份，证明原告的元氏县水韵佳城小区6-2-601室未装修施工部分评估价值为人民币134621元。原告支付评估费5000元。对原告提供的上述证据被告美庭公司的质证称：对证据1、2无异议。对证据3有异议，不认可。对证据4不认可，没有交到公司。对证据5有异议，该判决在上诉中还没有生效。对证据6有异议，好多不是我们的项目，是强加到里面，有的已经做好了，他也加上去了。合同里面没有第23、19、20、21、24项工程量。我已经施工完成的又算上去的是第12、13、14、15、16、17、25、26项。对价格有异议的是第1、2、3、5、6、7、8项，价格偏高。 在庭审中，被告美庭装饰公司提供了如下证据：1、2020年12月10日水韵佳城李晓杰未安装明细一份。证明没有安装的工程量是50100元。2、2020年12月10日已完成的工程量206996元。对被告提供的上述证据原告质证称：两份单据是被告自行制作，被告可以随意制作，明细中所列不属实，应以评估报告为准，故对其真实性不认可。 本院经审理认定事实如下：2018年4月10日，原、被告签订了《家庭居家装饰装修工程施工合同》一份，约定由被告承包原告所有的水韵佳城6-2-601室房屋的装饰装修工程，工程采取被告包工、包基础施工材料，包部分（或全部）主材（美庭装饰装修预算书为准），工程期限120个工作日，合同总款为200000元。合同第1.6条约定开工日期为原告首期款（工程款的70%+第1、7款的2+3+4+5+6）到被告账后第四日。同时，原、被告双方在美庭装饰主材包、样板间申请协议书、美庭装饰施工及辅料等协议附件中约定了装修主材的品牌、装修施工工艺等内容。合同签订后，原告于2018年4月10日向被告交定金60000元，于2019年9月28日向被告交开工款133190元，共计193190元。原告施工中支付现场施工人员52460元。被告至今未完成装修施工。经河北立信安侨资产评估有限公司出具资产评估报告，证明被告未施工部分工程价值134621元，原告并支付评估费用5000元。上述事实有：原、被告提交的证据、当事人当庭陈述和庭审笔录等证据在案予以作证。 本院认为，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形”。在本案中，因原告依约交纳装修款共计193190元后，按照合同约定被告应于收到开工款后4日内开工，并于开工后120个工作日内完工。但涉案房屋至今并未完成装修施工，现原告所签合同的合同目的不能实现，故本院对原告请求解除装饰装修工程施工合同的诉讼请求予以支持。该合同解除后，被告应返还未施工部分的装修款134621元。虽然被告在庭审中辩称：“好多不是我们的项目，是强加到里面，有的已经做好了，他也加上去了。合同里面没有第23、19、20、21、24项工程量。我已经施工完成的又算上去的是第12、13、14、15、16、17、25、26项。对未施工部分价格有异议，价格偏高。”但因其在庭审中均未对其主张提供证据证实，故本院对其上述抗辩均不予采信；对被告辩称的未按时完工是因发生了疫情，属不可抗力的事由，但在疫情复工复产后被告至今未完成工程量，故本院对其此抗辩不予采信。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第一款第（四）项、第九十七条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、第九十一条的规定，判决如下： 一、解除原告李晓杰与被告河北美庭装饰工程有限公司于2018年4月10日签订的家庭居家装饰装修工程施工合同； 二、被告河北美庭装饰工程有限公司在本判决生效后十日内返还原告李晓杰装修款134621元； 三、驳回原告李晓杰的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2082元，评估费5000元，共计7082元，由被告负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省石家庄市中级人民法院。上诉状及相关材料向本院诉讼服务中心材料收转窗口递交，或邮寄至本院诉讼服务中心（邮寄地址：河北省元氏县，邮编51130，收件人：材料收转窗口，联系电话：（0311-806××××7）。 上诉案件受理费4164元，应当在上诉期限届满之日起7日内预交，（收款单位：河北省石家庄市中级人民法院，账号62×××47,开户银行：河北银行华兴支行）。逾期未交也未提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。 审判员  贾竹林 二〇二〇年十二月十二日 书记员  李青青