福建省漳州市芗城区人民法院民 事 判 决 书（2020）闽0602民初5637号原告（反诉被告）：漳州壹线装饰工程有限公司，住所地漳州市芗城区南昌路中段九龙城二期6号楼701单元，统一社会信用代码91350602087401471N。法定代表人：陈晓娴，总经理。委托诉讼代理人：林汉坤，福建仁胜律师事务所律师。被告（反诉原告）：漳州肛肠医院，住所地漳州市芗城区丹霞路99号，统一社会信用代码52350600550953666X。法定代表人：林万全，总经理。委托诉讼代理人：陈**伟，福建闽隆律师事务所律师。委托诉讼代理人：曾慧敏，福建闽隆律师事务所律师。原告（反诉被告）漳州壹线装饰工程有限公司（以下简称壹线公司）与被告（反诉原告）漳州肛肠医院（以下简称肛肠医院）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年6月24日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。双方当事人的委托诉讼代理人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。壹线公司向本院提出诉讼请求：1、判令肛肠医院向壹线公司支付装修工程款231211.28元，并从起诉之日起至实际付清之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付资金占用利息；2、判令肛肠医院向壹线公司支付逾期付款违约金51698.1元；3、判令肛肠医院承担因本案支付的诉讼保全担保费1000元。事实与理由：2016年4月18日，壹线公司与肛肠医院签订一份《壹线装饰装修工程施工合同》，约定由壹线公司对肛肠医院一楼和手术室进行装修，施工面积1196平方米，合同造价暂定为957068元，分五次付清工程款，第五次付款时间是工程结束，整体工程自检，客户验收后支付工程款的25%为239267元等条款。合同签订后，壹线公司按约组织施工，期间肛肠医院要求增加部分工程量，该工程已实际完工并交付使用。2016年12月21日，经双方结算，确认涉案中工程款为1612456.98元，优惠10%后为145211.28元。截止2018年9月27日，肛肠医院合计向壹线公司付款1220000元，尚欠231211.28元肛肠医院应予支付。此外，肛肠医院未依照合同约定于2016年5月8日水电管道布置时支付第二次工程款191413.6元、于2016年6月5日木作吊顶封板时支付第三次工程款239267元，而是直至2016年7月28日才付清合同约定的前三期款项，该行为已构成违约，应根据合同12.3条的约定以迟延支付工程款为基数按每日5‰计付违约金；因肛肠医院未及时足额支付工程款，壹线公司为实现债权起诉并申请诉讼财产保全，由此产生的诉讼费、保全费应由肛肠医院承担。壹线公司多次催讨无果，故诉至法院。肛肠医院辩称，壹线公司的诉讼请求没有任何事实及法律依据，应依法驳回其全部诉讼请求。1、壹线公司的诉求已超过诉讼时效。本案装修合同约定的开工日期为2016年4月20日、竣工日期为2016年6月10日，案涉工程于2016年12月竣工，壹线公司直至2020年6月才起诉要求支付工程款已超过法定诉讼时效期间，应驳回其诉讼请求；2、壹线公司延误工期的行为给肛肠医院造成重大损失，因壹线公司未履行向肛肠医院赔偿损失并支付违约金的义务，故肛肠医院依据先履行抗辩权有权拒绝支付工程尾款；3、合同约定施工面积为1196平方米，合同造价暂计957068元，工期50天，之后虽有增加部分工程量，但因壹线公司对工程进行分包等原因，致使工程至2016年12月才竣工；此外，即便存在增加工程量的情形，原有的工程造价为1174111.46元，增加部分的工程量为438345.52元，故增加的工程量只是少量，而壹线公司直至2016年12月才竣工，超出增加工程量所需的工期。在竣工之前，壹线公司的行为已给肛肠医院造成租金、职工工资、营业等重大损失，壹线公司应赔偿工期延误给肛肠医院造成的损失并承担相应的违约责任，壹线公司未履行向肛肠医院赔偿损失并支付违约金的义务，肛肠医院依据先履行抗辩权有权拒绝支付工程款尾款；4、壹线公司提供的违约金计算清单中载明的付款金额及付款时间与其提供的证据记载的相互矛盾，亦不足以证明存在逾期付款行为，故壹线公司主张逾期付款违约金不能成立；即使肛肠医院存在逾期支付工程款的行为，壹线公司主张按每日千分之五计算逾期付款违约金也偏高，应调整为按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的4倍计算。肛肠公司提出反诉请求：1、判令壹线公司向肛肠医院支付延误工期的违约金174145.3元（1451211.28元×6个月×2%）；2、判令壹线公司向肛肠医院支付延误工期造成的租金损失325628.66元。事实与理由：2016年4月18日，壹线公司与肛肠医院签订一份《壹线装饰装修工程施工合同》，约定：由壹线公司对肛肠医院一楼和手术室进行装修，施工面积1196平方米，工期50天，开工日期为2016年4月20日，竣工日期为2016年6月10日，合同造价暂定为957068元，如一方当事人未按照约定履行合同义务给对方造成损失，应当承担赔偿责任；因壹线公司责任延误工期的，壹线公司支付给肛肠医院本合同工程造价金额的千分之二的违约金。签订合同后，肛肠医院已适当履行合同条款，期间虽增加部分工程量，但由于壹线公司层层转包涉案装修工程，至2016年12月初讼争工程才竣工，2016年12月21日双方组织验收并结算，壹线公司的行为使原本50天的工期延误半年之久，给肛肠医院造成重大经济损失（包括租金及员工工资），其行为侵犯了肛肠医院的合法权利，故提起反诉。针对肛肠医院的反诉，壹线公司辩称，肛肠医院的反诉请求没有事实和法律依据，应予驳回。1、肛肠医院主张壹线公司赔偿延误工期的违约金174145.3元不能成立。涉案工程导致工期延误是由于肛肠医院本身的责任所致。根据双方签订的合同约定，肛肠医院应按时支付工程款，且增加工程量时相应的工期可以顺延，但根据肛肠医院实际付款时间，其并未依约及时足额支付工程款，并在施工过程中多次要求增加工程量，最终导致壹线公司于2016年7月15日才完成一楼及手术室的工程，之后，根据肛肠医院的要求，由壹线公司对二楼、三楼进行装修，故本案工期延误是因肛肠医院的原因所致，与壹线公司无关。2、如前所述，由于肛肠医院的原因导致一楼和手术室未在2016年6月10日完工，由此产生的责任应当由壹线公司自行承担，肛肠医院即便存在任何损失也与壹线公司无关，故肛肠医院组织延误工程造成的租金损失显然不能成立。综上，壹线公司请求驳回肛肠医院的反诉请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。壹线公司提供以下证据：《壹线装饰装修工程施工合同》、工程结算单、付款明细单、壹线公司负责人与肛肠医院法定代表人林万全的微信聊天记录、发票查验截图、水电铺管现场照片6张、木作吊顶封板的微信朋友圈视频及照片截图、2016年7月24日微信朋友圈照片截图、防水工程对账单、完工现场照片15张；肛肠医院提供以下证据：《房屋租赁合同》及证明、《壹线装饰装修工程施工合同》、福建省增值税电子普通发票。对双方当事人无异议的证据《壹线装饰装修工程施工合同》、工程结算单、付款明细单、壹线公司负责人与肛肠医院法定代表人林万全的微信聊天记录及完工现场照片15张，本院予以确认并在卷佐证。针对双方当事人有异议的证据，本院认定如下：针对壹线公司提供的水电铺管现场照片、木作吊顶封板的微信朋友圈视频及照片截图、2016年7月24日微信朋友圈照片截图以及防水工程对账单，肛肠医院有异议，本院认为，防水工程对账单系壹线公司与案外人就2016年5月至6月期间双方之间的往来进行对账，未经肛肠医院确认，故本院对该证据不予认定；其余证据壹线公司均提供原件以供本院核对，故本院对其真实性予以认证，但水电铺管现场照片以及木作吊顶封板的微信朋友圈视频及照片截图无法看出是否为涉案工程现场图片，不能证实与本案的关联性；针对肛肠医院提供的证据《房屋租赁合同》及证明、福建省增值税电子普通发票，肛肠医院均提供原件以供本院核对，故本院对上述证据予以认定并在卷佐证。本院经审理认定事实如下：1、2016年4月18日，肛肠医院（合同甲方）与壹线公司（合同乙方）签订一份《壹线装饰装修工程施工合同》，合同约定（摘要）：（1）工程概况：工程地点为漳州市肛肠医院一楼和手术室装修工程，面积1196平方米，工程承包方式采取乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料，工程期限50日（以实际工作日计算），开工日期2016年4月22日，竣工日期2016年6月10日，工程造价957068元；（2）工程变更：在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致，由合同双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费及工期，工程变更协议作为竣工结算和顺延工期的根据；（3）工期延误：对工程量变化或设计变更、不可抗力、甲方同意工期顺延的其他情况等原因造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期应当顺延；对甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的、甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的、因甲方责任造成工期延误的其他情况等原因造成竣工的日期延误，工期应当顺延；因乙方责任不能按期完工的，工期不顺延，因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延；（4）工程验收：工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知单后三日内组织验收，验收合格后，双方办理移交手续，结清尾款，签署保修单，乙方应向甲方提交其施工部分的水电改造图；双方未办理验收手续，甲方不得入住，如擅自入住视同验收合格，由此造成的损失由甲方承担；（5）工程款支付方式：第一次于确定预算签订施工合同之时支付10%即95706.8元；第二次于水电管道布置时支付20%即191413.6元；第三次于木作吊顶封板时支付25%即239267元；第四次于泥水工程结束、整体工程自检、客户验收时支付20%即191413.6元；第五次于工程结束、整体工程自检、客户验收时支付25%即239267元；（6）违约责任：一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任；甲方无正当理由未按合同约定期限支付第二、三次工程款，每延误一日，应当向乙方支付迟延部分工程款5‰的违约金；由于乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方支付给甲方本合同工程造价金额2‰的违约金。2、肛肠医院支付合同款情况：2016年4月26日支付9万元，2016年5月30日付款20万元，2016年6月8日、2016年7月14日各付款10万元，2016年7月28日、2016年8月1日各付款5万元，2016年8月2日付款8万元、2017年2月23日付款25万元，2017年3月20日付款5万元，2017年5月1日付款3万元，2017年6月3日付款4万元，2017年6月9日付款5万元，2017年8月14日、2017年10月2日、2018年1月8日各付款2万元，2017年12月30日、2018年1月8日、2018年3月31日、2018年5月30日、2018年9月27日各付款1万元，合计付款122万元。3、案涉工程开工后，一楼及手术室装修工程增加了部分工程量，此外，肛肠医院又将二楼及三楼的装饰装修工程交由壹线公司施工，但双方就合同约定的一楼及手术室装修工程增加部分的工程未签订工程变更补充协议，就新增加的二楼及三楼的装饰装修工程亦未订立合同。2016年12月21日，经双方结算，一楼及手术室装饰装修工程造价为1174111.46元，二楼装饰装修工程造价为290059.85元，三楼装饰装修工程造价为52312.67元，增加项目工程造价为95973元，合计工程总造价为1612456.98元，壹线公司给予总工程款优惠10%，最终结算总造价为1451211.28元。4、诉讼中，壹线公司提供其负责人与肛肠医院法定代表人林万全的微信对话记录，显示壹线公司从2016年7月起至2019年11月期间每年多次向林万全催讨本案工程款。5、诉讼中，壹线公司提供其于2016年9月29日8时30分左右拍摄的包括肛肠医院挂号收费处、检验科、药房、洗手间等在内的照片，照片显示上述区域均已装修装饰完毕，且检验科、药房内已有办公设备在内。本院认为，壹线公司与肛肠医院之间的装饰装修合同关系依法成立并生效，受法律保护。一、本诉部分，关于尚欠工程款，经结算，涉案工程总造价为1612456.98元，双方同意按优惠10%之后的价格1451211.28元确定本案工程造价，本院予以确认，肛肠医院已支付工程款122万元，尚欠工程款231211.28元，故壹线公司要求肛肠医院支付欠付工程款231211.28元并从起诉之日即2020年6月24日起至付清款项之日止按壹线公司起诉时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计付利息的诉求合法有据，应予支持；关于逾期付款违约金，肛肠医院已于2016年7月28日前付清合同约定的前三期款项，壹线公司主张肛肠医院逾期支付工程款的依据为肛肠医院未依照合同约定于2016年5月8日水电管道布置时支付第二次工程款191413.6元、于2016年6月5日木作吊顶封板时支付第三次工程款239267元，但壹线公司提供据以证明水电管道布置及木作吊顶封板时间的证据仅为照片及微信朋友圈截图，但上述证据不能看出是否为涉案工程现场照片，不能证实与本案的关联性，故壹线公司据此主张肛肠医院逾期付款证据不足，对壹线公司主张逾期付款违约金的诉求应予驳回；壹线公司另要求肛肠医院承担保全担保费，因合同对此未有约定，该请求缺乏事实与法律依据，应予驳回。肛肠医院主张壹线公司提起本案诉讼已超过诉讼时效期间，因壹线公司提供的与肛肠医院法定代表人林万全的微信对话记录可以体现从2016年至2019年期间每年壹线公司均不间断的向林万全催讨涉案工程款，故肛肠医院该主张缺乏事实与法律依据，本院不予采纳。二、反诉部分，肛肠医院认为壹线公司延迟至2016年12月初才竣工的行为已构成违约，本院认为，虽双方签订的合同约定壹线公司应于2016年6月10日竣工，但在施工过程中除合同约定的一楼及手术室工程外，肛肠医院增加了部分工程量，后又将合同外的二楼及三楼交由壹线公司施工，工程量大幅度增加，工程造价由原合同暂定的957068元增至1612456.98元，增加近70万元，这必然会影响到原合同约定的竣工期限，故肛肠医院按原合同约定竣工期限认定工期延误明显依据不足；肛肠医院另主张依照增加工程量的比例可以推断延长的工期超出增加工程量部分所需的工期，因双方对增加工程量部分所需工期未有约定，且实际施工中工程量的大幅度增加可能导致壹线公司必须对材料选取及调配、施工工序安排、施工人员分配等进行重新调整，且可能受限于市场等诸多因素影响，仅依据增加工程量与原合同约定工程量的比例确定最终的竣工期限依据不足，故对肛肠医院上述主张本院不予采纳，肛肠医院依据上述理由主张壹线公司延误工期构成违约依据不足，对肛肠医院要求壹线公司支付工期延误违约金并赔偿因工期延误对其造成的损失的反诉请求本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：一、漳州肛肠医院应于本判决发生法律效力之日起十日内向漳州壹线装饰工程有限公司支付工程款231211.28元，并从2020年6月24日起至付清款项之日止按起诉时（即2020年6月24日）全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计付利息；二、驳回漳州壹线装饰工程有限公司的其他诉讼请求；三、驳回漳州肛肠医院的反诉请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉受理费5558.6元，减半收取后2779.3元，由漳州壹线装饰工程有限公司负担395.25元，漳州肛肠医院负担2384.05元；本诉财产保全费1676.06元，由漳州肛肠医院负担；反诉受理费4398.3元，由漳州肛肠医院负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于漳州市中级人民法院。审判员  邹燕玲二〇二〇年十二月二十一日书记员  张 敏附法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。执行申请提示《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。