四川省成都市锦江区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川0104民初2710号 原告（反诉被告）：四川巴山建设有限公司，住所地：四川省成都市青羊区光华北三路98号18栋17层1702、1703号。 法定代表人：寇强，公司总经理。 委托诉讼代理人：董燃燃，四川英济律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王建根，四川蜀坤律师事务所律师。 被告（反诉原告）：成都锦江泰三堂万厚医院有限公司，住所地：四川省成都市锦江区皇经楼一街88号。 法定代表人：毛正林。 委托诉讼代理人：何平，四川法典律师事务所律师。 原告（反诉被告）四川巴山建设有限公司（简称巴山公司）与被告（反诉原告）成都锦江泰三堂万厚医院有限公司（简称万厚医院）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年3月26日立案后，依法适用简易程序，并进行了第一次公开开庭审理。在第一次开庭审理中，原告（反诉被告）巴山公司的委托诉讼代理人董燃燃、被告（反诉原告）万厚医院的委托诉讼代理人何平到庭参加诉讼。审理中，被告（反诉原告）万厚医院提出反诉，本院依法予以受理，并进行了第二次公开开庭审理。在第二次开庭审理中，原告（反诉被告）巴山公司的委托诉讼代理人董燃燃和王建根、被告（反诉原告）万厚医院的委托诉讼代理人何平到庭参加诉讼。双方当事人庭外和解期间未能达成一致。本案现已审理终结。 巴山公司向本院提出诉讼请求：1．万厚医院向巴山公司支付工程款1625187.09元；2．万厚医院向巴山公司承担逾期利息（以1625187.09元为基数，从2019年12月6日起，按中国人民银行同期贷款逾期利率计算至付清时止）；3．本案案件受理费、保全产生的费用由万厚医院承担。 事实与理由：2016年6月14日，万厚医院将“万厚医院改造总承包工程”发包至巴山公司承建，双方签订《施工合同》。合同签订后，巴山公司履行了施工任务，万厚医院支付了部分工程款。2016年11月11日，涉案工程竣工验收合格。2018年11月27日，涉案工程经四川佳华工程造价咨询事务所对工程造价进行审计，并出具川佳结字（2018）第232号《竣工审核报告》，审定金额为5779501.59元。2018年12月26日，万厚医院与巴山公司以及成都欣路鑫建筑装饰有限公司签订《三方协议》，分别对已付款、下欠款进行了确认，万厚医院明确下欠巴山公司工程款1625187.09元。巴山公司认为，万厚医院与巴山公司签订《施工合同》不违反法律的强制性规定，应合法有效；涉案工程竣工验收合格并审计完毕，巴山公司主张工程款于法有据；万厚医院确认其下欠工程款金额，且付款条件已成就。 巴山公司反诉辩称，1．案涉工程并非新建工程，而是改造工程。可以从合同第6.21条中看出，本案工程是边改造，边交付，万厚医院边使用。所以在巴山公司施工过程中，万厚医院使用了案涉已完成部分工程后，如对于工程有其他的使用需要，就提出了工程量的变更或增加。2．案涉工程未在合同约定的期限内完工，系因万厚医院在巴山公司进场施工期间，提出了大量的工程内容变更或增加的要求，而巴山公司按照万厚医院的要求进行了施工。可见双方在合同履行过程中通过自身的行为已经对于合同约定的工期进行了变更，案涉工程并非因巴山公司的原因未能在合同约定的期限内完工，不应当由巴山公司承担违约责任。 万厚医院本诉辩称，巴山公司与万厚医院确实签订了《施工合同》，对尚欠的工程款1625187.09元无异议，但是巴山公司逾期完工。合同约定施工期限为90日，而巴山公司逾期时间为59天。根据双方合同第13.3条的约定，巴山公司应当支付违约金1298000元，扣除违约金后，下欠巴山公司的款项应当为30多万元。 万厚医院向本院提出反诉请求：1．万厚医院向巴山公司支付违约金1298000元；2．万厚医院承担本案诉讼费用。 事实与理由：万厚医院将改造工程发包给巴山公司，双方就该工程签订施工合同，约定：工程总价款为440万元，开工时间为2016年6月15日，施工总工期为90个日历天，每逾期一日，巴山公司应向万厚医院支付合同总价的5‰作为违约金。合同签订后，该工程于2016年6月15日开工，按照施工合同约定该工程应于2016年9月13日竣工验收，但是巴山公司拖延工期，导致该工程于2016年11月11日才竣工验收。巴山公司共逾期59天，根据合同约定巴山公司应向万厚医院支付上述违约金。 本院经审理认定的事实与巴山公司诉称的事实一致。还查明：2016年6月14日《施工合同》约定：开工时间为2016年6月15日，施工总工期为90个日历天，质保期为竣工验收合格后两年；本合同暂定总价440万元，双方结算办理完成（以双方签字确认日期为准）后第12个月期满，7个工作日内万厚医院支付至结算总价款的95%；5%的质保金，质保期满后7个工作日内无息支付余款；如巴山公司原因造成工期延误，则每逾期一日，巴山公司向万厚医院支付合同总价的5‰作为违约金，如逾期20日仍未竣工，巴山公司按本合同总价的20%向万厚医院支付违约金，并赔偿由此给万厚医院造成的全部经济损失。 2016年6月15日，案涉工程开工。 2016年6月28日，万厚医院向巴山公司发送工程联系函，称室内各功能房间的插座具体安装位置将进行局部调整，要求巴山公司按附件实施。 2016年7月7日，万厚医院向巴山公司发送工程联系函，要求巴山公司对所有楼层走廊栏杆、楼梯栏杆、楼梯扶手进行维修翻新等。 2016年7月20日，巴山公司向万厚医院发送《关于配电箱重新设计后的认价报告》，内容为：电气施工图纸进行重新设计后，配电箱数量由23个增加至45个，位置及配电箱内部配置均与原设计图纸不一致，存在较大变动，配电箱需重新认价。 2016年8月3日，万厚医院向巴山公司发送工程联系函，要求所有楼层600＊600铝矿棉板改为600＊600铝扣板，要求巴山公司于2016年8月14日完成报价。 2016年9月13日，万厚医院向巴山公司发送工程联系函，要求巴山公司在一楼中药房增加取药窗口。 2016年10月5日，万厚医院向巴山公司发送工程联系函，要求巴山公司将2-4层过道钢化玻璃百叶窗变更为铝合金百叶窗，在中药饮片区增加一道电动防盗卷帘门等。 以上事实有巴山公司、万厚医院提交的双方身份信息、《施工合同》、竣工验收报告、竣工审核报告、《三方协议》、投标总价及清单、单项工程审定汇总对比表、单项工程审定汇总表、工程开工报审表等，以及当事人的陈述在案佐证。万厚医院以巴山公司提交的《关于配电箱重新设计后的认价报告》、《关于部分新增项目及更改内容说明》、设计变更通知单、工程联系函、技术、经济签证核定单为复印件为由，对上述证据材料的真实性不予认可。上述证据材料原件巴山公司已移交至万厚医院，本院责令万厚医院限期核对其真实性并提交书面说明。万厚医院作为上述证据材料原件持有者，至今未对其真实性进行说明，故本院确认上述证据材料的真实性，作为本案证据。 本院认为，当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利，现万厚医院对巴山公司主张的工程款1625187.09元予以认可，不违反法律规定，本院予以确认。涉案工程于2016年11月11日竣工验收合格，于2018年11月27日进行结算。根据合同约定，双方结算办理完成后第12个月期满7个工作日内支付至结算总价款的95%，5%的质保金在质保期满后7个工作日内无息支付。本案中，巴山公司主张万厚医院从2019年12月6日起支付利息，未超过合同约定及法律规定，利息按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准计算。 关于万厚医院主张巴山公司支付逾期竣工违约金。据本案查明的事实，工程施工过程中，万厚医院陆续提出设计变更、增加工程量等。合同暂定总价440万元，而双方最终结算价为5779501.59元，由此也可看出，万厚医院在施工过程中对合同约定工程量进行了大量增加。设计变更及工程量增加，必然增加施工时间，万厚医院也未提交证据证明逾期竣工系巴山公司原因导致，故本院对万厚医院此项主张不予支持。 综上所述，巴山公司的本诉请求，本院予以支持。万厚医院的反诉请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百一十二条规定，判决如下： 一、被告（反诉原告）成都锦江泰三堂万厚医院有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告（反诉被告）四川巴山建设有限公司支付工程款1625187.09元； 二、被告（反诉原告）成都锦江泰三堂万厚医院有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告（反诉被告）四川巴山建设有限公司支付利息（以1625187.09元为基数，从2019年12月6日起至给付清结之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）； 三、驳回原告（反诉被告）四川巴山建设有限公司的其他本诉请求； 四、驳回被告（反诉原告）成都锦江泰三堂万厚医院有限公司的反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费减半收取计10163元，由被告（反诉原告）成都锦江泰三堂万厚医院有限公司负担；反诉案件受理费减半收取计8241元，由被告（反诉原告）成都锦江泰三堂万厚医院有限公司负担。 如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 本案判决书生效后，负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的，权利人申请执行后，人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判员  潘苏华 二〇二〇年十二月二十一日 书记员  傅晓婉