北京市怀柔区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0116民初6482号原告：北京金域立业钢铁贸易有限公司，住所地北京市怀柔区开放东路11号。法定代表人：冯宏林，董事长。委托诉讼代理人：郭丹，天津谐海律师事务所律师。委托诉讼代理人：王治刚，北京德恒（天津）律师事务所律师。被告：贵州惠水人春钢结构工程有限公司，住所地贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道长田工业园区龙泉项目区。法定代表人：陈在菊，董事长。委托诉讼代理人：杨人春，男，1973年11月5日出生，汉族，贵州惠水人春钢结构工程有限公司员工。委托诉讼代理人：高德仁，北京中本律师事务所律师。原告北京金域立业钢铁贸易有限公司（以下简称金域立业公司）与被告贵州惠水人春钢结构工程有限公司（以下简称惠水人春公司）承揽合同纠纷一案，本院于2019年8月16日立案后，依法适用普通程序，由审判员李晓霞与人民陪审员丛立华、缐巍组成合议庭，公开开庭进行了审理。金域立业公司的委托诉讼代理人郭丹、王治刚，惠水人春公司的委托诉讼代理人杨人春、高德仁到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。金域立业公司向本院提出诉讼请求：1.判令确认2016年11月4日签订的编号为2016-11-04-01的《钢结构加工合同》于2017年2月17日解除；2.判令惠水人春公司立即向金域立业公司返还多支付的货款1359259.65元，并以此为基数自2017年2月17日起至实际支付之日止按照中国人民银行同期贷款基准利率支付利息（2019年8月20日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；3.判令惠水人春公司支付违约金100万元；4.判令惠水人春公司向金域立业公司开具增值税专用发票，增值税发票金额为1364740.35元，税率为17%；5.判令诉讼费由惠水人春公司承担。事实和理由：金域立业公司与惠水人春公司于2016年11月4日签订了编号为2016-11-04-01的《钢结构加工合同》，合同约定金域立业公司委托惠水人春公司为贵州美术馆建设项目钢结构工程加工制作钢结构构件，计价方式为固定单价，并约定2016年12月15日前制作完成且需要全部送至金域立业公司施工现场。合同签订后，金域立业公司按约定在2016年11月4日向惠水人春公司支付了预付款182万元，后续再支付货款836万元（共计1018万元），但惠水人春公司仅实际交付钢结构构件1693.01481吨，合计金额为8820740.35元。金域立业公司多次口头催货，又于2017年2月3日和2017年2月5日两次书面催货，惠水人春公司仍不履行交货义务，严重影响工期，给金域立业公司造成巨大损失；惠水人春公司行为已经构成根本违约，金域立业公司已在2017年2月15日和2017年2月17日分别通过快递、邮件和电话的方式向惠水人春公司送达了《解除合同通知函》。后金域立业公司委托第三方完成涉案后续工程。现向法院提起诉讼。惠水人春公司辩称：不同意金域立业公司诉讼请求。理由：第一，2016年10月29日，惠水人春公司收到金域立业公司提供的图纸，11月4日金域立业公司收到了惠水人春公司提供的报价单，双方在同日订立了本案所述的加工合同。2017年11月7日、20日、21日金域立业公司三次进行图纸变更，2016年11月7日、12月3日、12月6日、12月9日、2017年1月1日，这五天中金域立业公司给惠水人春公司发文两次，第一次告知惠水人春公司材料可替换，第二次告知因现场原因部分构件暂缓加工，惠水人春公司四次向金域立业公司提出工期延期及要求金域立业公司补偿损失。根据合同约定，金域立业公司修改图纸就已经发生了合同约定的延期情形，惠水人春公司也提出了延期请求，金域立业公司不进行答复，导致顺延日期未直接明确下来，金域立业公司坚持工期不能顺延并要求惠水人春公司承担相应后果，违反了诚信原则，故不同意金域立业公司要求确认2016年11月4日签订的《钢结构加工合同》于2017年2月17日解除的诉讼请求，也不同意金域立业公司要求惠水人春公司以2016年12月15日开始按天数承担违约责任的诉讼请求；第二，金域立业公司提出的要求返还多于已收货部分价款的诉讼请求，惠水人春公司不同意。惠水人春公司认为凡是金域立业公司在41车次中收到的全部货物均应视为履行合同的交货行为，全部货物均应计入重量范围进行价格核算；第三，鉴于金域立业公司提出了退款的诉讼请求，且双方又有争议，金域立业公司关于开具发票的诉讼请求又不具体，惠水人春公司不同意这项诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证，结合当事人无异议的事实和证据，本院认定事实如下：金域立业公司（甲方）与惠水人春公司（乙方）于2016年11月4日签订合同编号为2016-11-04-01《钢结构加工合同》，双方约定：……一、概况：1.工程名称：贵州美术馆建设项目钢结构工程。2.加工内容：甲方委托乙方按照甲方确认的图纸设计要求和相应的钢结构规范深化、加工钢结构构件；……4.加工方式：包工包料加工；5.预估总加工量为：1700吨，预估加工费8767700元；……6.加工单价：见附表1，以上价格包括但不限于原材料、原材料的出库吊装开平、详图分解、加工制作、辅材、机械费、原材检测、构件探伤、抛丸除锈、油漆、运输及税金等。以上价格要求乙方开具17%税率的增值税专用发票；7.加工量计算方式：参照《贵州省建筑工程计价定额》按甲方及设计院确认的加工图纸计算重量；二、工期：从甲方在签合同次日支付预付款并确认图纸，乙方加工的构件于2016年12月15日前全部送到甲方施工现场，每迟延一天乙方承担5万元罚金，按实际天数计算，乙方按期加工完成后，经甲方验收合格，按发货进度兑现奖励每吨200元；乙方应合理安排施工进度，保证工期，在组织施工过程中如遇下列情况，双方协商，并通过书面形式确定延工期限：1.因天灾或人力不可抗拒因素被停工；2.甲方设计变更及图纸问题而不能继续加工；3.甲方工程总进度的需要调整加工顺序及进度；4.因甲方原因影响施工。三、工作内容：合同签订乙方收到预付款后，乙方开始钢结构加工制作。四、结算方式：1.本工程为固定综合单价，合同签订后单价不作调整；2.构件重量以甲方及设计院确认的加工图纸为准，参照《贵州省建筑工程计价定额》计算理论重量。……六、交（提）货方式，甲方在乙方加工厂内对产品初检合格后才允许出场。乙方按照甲方发货计划送货到甲方现场，出厂装车及运费由乙方承担；现场卸货由甲方承担，甲方保证乙方的运输车辆能直通甲方现场。七、付款方式：1.乙方根据付款金额在当月开具增值税专用发票……；2.签订合同后甲方即向乙方支付182万元，作为预付款；3.乙方发货时，必须按本合同结算并支付当批所发货物80%的货款，款到发车，钱清货清；4.工程中最后一批成品构件（约100吨）加工完成前，扣完所有预付款，规定工期内在厂里生产完成后，甲方进行验收合格后付清最后一批款项。八、纠纷及违约责任：……；2.乙方应按约定工期完成，每迟延一天应支付甲方5万元违约金，按实际天数计算。……该合同后附的附件1为贵州美术馆钢结构加工报价，包括各类钢材的材质、重量、加工费、油漆费、运输费、税金等，各类钢材以吨为单位计算总价，总价合计8767700元。2016年11月4日，金域立业公司支付预付款182万元，之后从2016年11月28日至2017年1月27日期间先后20次又支付货款836万元。惠水人春公司共计向金域立业公司交付钢材41车，并向金域立业公司开具745.6万元的增值税专用发票。双方在合同履行过程中发生争议，2017年2月17日，金域立业公司向惠水人春公司发出解除合同通知函，通知函中指出惠水人春公司拖延发货影响了工期，在双方无法协商达成一致的情况下，通知解除双方签订的合同，要求惠水人春公司退还多支付的货款并开具增值税专用发票。2017年2月24日，惠水人春公司以电子邮件形式回复，指出因金域立业公司未按期付款才导致未能发货。金域立业公司向本院提起诉讼，提出解除涉案合同，并返还多给付的货款等诉讼请求。惠水人春公司提出反诉，要求：1.判令金域立业公司向惠水人春公司支付合同余款27万元；2.判令金域立业公司向惠水人春公司支付因金域立业公司反复变更图纸、拖延工期等违约行为给惠水人春公司造成的经济损失152万元；3.判令金域立业公司向惠水人春公司支付从2017年1月27日起至实际支付之日止前述第一、二项诉请费用的利息损失，利率按年利率6%计算。案件审理过程中，惠水人春公司于2020年6月4日向本院提交撤回反诉申请书，撤回了上述反诉请求。在该案原审过程中，法庭组织双方在专家证人的协助下根据确认的加工图纸进行构件重量及单价、总价的核对和确认。金域立业公司按照设计院确认的图纸计算加工重量为1693.01481吨，由此计算的总价为8820740.35元。惠水人春公司对金域立业公司的计算数额表示认可，但对于计算方式不认可，主张对图纸外多发的构件、锚栓、25毫米钢板、现场件、焊缝垫板、钢板替代、栓钉、开孔补强的部分应一并计入价款中。本案审理过程中，惠水人春公司不再认可其在原审中与金域立业公司共同对账认可的加工图纸及依照图纸计算出的供货金额，另向本院提交其制作的《美术馆发货清单》一份，并认为其实际向金域立业公司供货金额为10177200.48元。本院对惠水人春公司提交的本份《美术馆发货清单》与原审中依据金域立业公司、惠水人春公司双方对账认可的加工图纸计算的供货数量及价款明细单进行了比对，发现二者在供货类型、数量、单价上均有不同。惠水人春公司主张应付货款总额应依据总供货量计算，也即依据金域立业公司签收的发货单计算。另查，《贵州省建筑工程计价定额》工程量计算规则第一条规定，金属结构工程量，按设计图示尺寸以质量计算，不扣除孔眼、切边、切肢的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，不规则或多边形钢板，按其外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论质量计算。本案审理过程中，惠水人春公司提供电子邮件发送截图及部分发送内容13份，证明系由于金域立业公司在双方签订合同后，多次修改图纸导致的工期延误。2016年10月29日，金域立业公司以邮箱59842258@qq.com向惠水人春公司619071358@qq.com邮箱发送邮件，内容为贵州美术馆图纸，惠水人春公司称该版图纸为报价时金域立业公司提供的图纸。2016年11月4日，惠水人春公司向金域立业公司发送邮件，邮件附件包括加工报价单一份，在该份报价单中，备注有：1.本报价含原材料、出库吊装开平、详图分解、加工制作、辅材、机械费、检测探伤、抛丸除锈、油漆及税金。2.本报价按图纸计算理论重量，另加3%损耗。加工内容不含预埋件、化学螺栓、高强螺栓、天沟、钢梯、镀锌件、弧形构件、铝板、花纹钢板、压型钢板、栓钉等内容。该份报价单与双方所签订涉案合同的附件一在油漆费价格上不同，且附件一删除了报价单中的备注部分。2016年11月21日，金域立业公司以邮箱59842258@qq.com向惠水人春公司邮箱617497730@qq.com发送邮件，内容为“以此图纸为贵州美术馆最终图纸，尽快深化”。2017年1月1日，金域立业公司通过邮箱276373871@qq.com发送给惠水人春公司工作联系单一份，内容为“关于老馆与新馆之间主梁暂缓加工的问题，内容：因现场老馆与新馆钢柱于近日安装，需现场实测轴线间距，故新馆与老馆连接处的主梁暂缓加工，另老馆中二层（标高+5.2m）悬挑次梁尺寸于近期给予实测尺寸。以上问题待实际测量后给予贵方尺寸再进行加工”。2017年1月12日，惠水人春公司通过397263944@qq.com邮箱向金域立业公司59842258@qq.com邮箱发送结算单一份。2017年2月3日、2月5日，金域立业公司向惠水人春公司发送催货单，要求惠水人春公司将未发齐的构件最迟于2017年2月5日发至施工现场，否则该公司将不再承担未发至现场的钢结构构件的任何费用并解除合同，追究惠水人春公司违约责任。另，2016年11月7日至12月9日，惠水人春公司多次向276373871@qq.com和598422581@qq.com两邮箱发送邮件，要求延长工期并增加费用，金域立业公司均未回复。本案庭审中，金域立业公司认可598422581@qq.com邮箱系其授权与惠水人春公司联系的邮箱，对邮箱276373871@qq.com的真实性不予否认，但主张该邮箱不是金域立业公司授权使用的邮箱。金域立业公司自认存在逾期交付图纸的情况，并主张合同违约责任从2016年12月29日起算。案件审理过程中，惠水人春公司提供与沈志静2017年1月17日至1月19日的短信息往来截图一组，证明金域立业公司已经认可结算总价至少为1080万元，后期发货按照5914元/吨*80%计算。金域立业公司不认可该证据证明目的，并主张沈志静未获得公司结算授权。案件审理过程中，惠水人春公司向法庭提供网络查询的钢材价格，欲证明由于工期迟延造成原材料价格上涨，金域立业公司对该证据不予认可。上述事实，有《钢结构加工合同》及附件、付款凭证、《解除合同通知函》、邮件及当事人当庭陈述等在案佐证。本院认为，金域立业公司作为定作人主张惠水人春公司延期交货存在违约，要求解除与惠水人春公司签订的《钢结构加工合同》。根据本案已经查明的事实，惠水人春公司存在迟延履行的情形，且据金域立业公司陈述涉案工程已经施工完毕，继续履行已无必要，故对于金域立业公司要求确认合同于2017年2月17日解除的诉讼请求，本院予以支持。本案的核心争点应归纳为：1.《钢结构加工合同》总价的计算方式问题，金域立业公司主张按照其与设计院确认的加工图纸计算理论重量，而惠水人春公司则主张按照收货单上的实际重量计算；2.惠水人春公司是否存在违约行为及责任承担问题。对此本院意见如下：对争议焦点1：商事合同应在不违反法律法规的强制性规定前提下，遵循意思自治原则，合同双方亦应秉持“契约精神”，按照合同的约定履行自身合同义务。本案中，金域立业公司与惠水人春公司签订的《钢结构加工合同》及附件系双方真实意思表示，该合同中约定了“按甲方及设计院确认的加工图纸计算重量”的加工量计算方式，又约定了固定单价和按照确认的加工图纸、参照《贵州省建筑工程计价定额》计算理论重量的结算方式，因此本院认定金域立业公司主张的计算方式符合双方合同的约定，惠水人春公司主张的计算方式缺乏依据，本院不予采纳。在本案原审中，金域立业公司根据确认的图纸计算的加工重量为1693.01481吨，由此计算的总价为8820740.35元。惠水人春公司对于金域立业公司计算的数额表示认可，但主张对多发构件、锚栓、25毫米钢板、现场件、焊缝垫板、钢板替代、栓钉、开孔补强等需一并计算在价款中。本案审理过程中，惠水人春公司不再认可其在原审中与金域立业公司共同对账认可的加工图纸及依照图纸计算出的供货金额，但未能提供证据或给予合理说明其前后陈述不一致的原因，故本院对其在本案中该辩称意见不予采信。惠水人春公司提供短信息往来截图欲证明双方结算金额，但因总价结算属于双方合同的重大事项，仅凭短信不足以证实其主张；同时惠水人春公司亦未能提供证据证明短信收信方获得了金域立业公司结算的正式授权，故本院对惠水人春公司主张依据短信计算合同结算金额的请求不予支持。本案中，金域立业公司已经给付惠水人春公司1018万元款项，惠水人春公司按照《钢结构加工合同》确定的计算规则交付了价值8820740.35元的货物，故惠水人春公司应当将金域立业公司多支付的款项进行返还。对争议焦点2：关于惠水人春公司提交的电子邮箱证据，金域立业公司不认可邮箱276373871@qq.com为其授权与惠水人春公司进行业务往来的邮箱。但本院注意到，有过多封探讨与本案《钢结构加工合同》材料加工有关的邮件往来通过邮箱276373871@qq.com收发。通过邮箱276373871@qq.com于2016年12月14日发送的工作联系单显示，该邮箱的使用人对工程图纸的变化情况十分了解。考虑到在实际施工中发生的具体业务事宜，由双方实际负责施工操作的人员相互沟通联系确定实属正常，故本院对邮箱276373871@qq.com发出的邮件对金域立业公司的约束力予以确认。惠水人春公司在金域立业公司发出催货函后仍未履行合同义务，存在违约，应承担违约责任。但通过惠水人春公司提供的证据可以认定，金域立业公司在2016年11月21日才将最终版图纸发送给惠水人春公司，并未按照《钢结构加工合同》约定的签订次日交付图纸，因此金域立业公司对于延期交货亦负有一定责任。综合考虑本案情况，本院结合合同约定及双方的违约程度，酌情确定惠水人春公司应当承担的违约金数额为30万元。对于惠水人春公司开具增值税专用发票问题，双方在合同中对此有约定，现本院认定涉案合同金额为8820740.35元，双方确认已经开具增值税专用发票的金额为745.6万元，金域立业公司要求惠水人春公司开具剩余金额1364740.35元的增值税专用发票的诉请，本院予以支持，具体以国家规定的税率为准。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条之规定，判决如下：一、确认北京金域立业钢铁贸易有限公司与贵州惠水人春钢结构工程有限公司于2016年11月4日签订的编号为2016-11-04-01的《钢结构加工合同》于2017年2月17日解除；二、贵州惠水人春钢结构工程有限公司于本判决生效之日起七日内向北京金域立业钢铁贸易有限公司返还1359259.65元款项，并支付以此为基数自2017年2月17日起至实际支付之日止的利息（自2017年2月17日至2019年8月19日按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算；自2019年8月20日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；三、贵州惠水人春钢结构工程有限公司于本判决生效之日起七日内给付北京金域立业钢铁贸易有限公司违约金30万元；四、贵州惠水人春钢结构工程有限公司于本判决生效之日起七日内向北京金域立业钢铁贸易有限公司开具1364740.35元金额的增值税专用发票；五、驳回北京金域立业钢铁贸易有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费25674元，由北京金域立业钢铁贸易有限公司负担7618元（已交纳），由贵州惠水人春钢结构工程有限公司负担18056元（于本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时按照不服本判决部分的上诉请求数额，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第三中级人民法院。审 判 长  李晓霞人民陪审员  丛立华人民陪审员  缐 巍二〇二〇年十二月十五日法官 助理  李睿熙书 记 员  李文玉