贵州省惠水县人民法院 民 事 判 决 书 (2020)黔2731民初1341号 原告：贵州百年匠心装饰工程有限公司； 地址：惠水县涟江街道办事处涟江南路44号； 统一社会信用代码：91522731MA6HKNYW3X; 法定代表人：范栩豪，该公司总经理； 被告：赵形佳，男，1987年1月15日生，汉族，住云南省昆明市西山区。 委托诉讼代理人：杜小兰，系贵州秀岳律师事务所律师，特别代理。 委托诉讼代理人：丁朝英，系贵州秀岳律师事务所实习律师，一般代理。 原告贵州百年匠心装饰工程有限公司诉被告赵形佳装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年5月19日立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理，原告贵州百年匠心装饰工程有限公司法定代表人范栩豪，被告赵形佳委托诉讼代理人杜小兰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告贵州百年匠心装饰工程有限公司诉称，2019年11月7日,原告与被告签订《装饰装修施工合同》,合同约定:被告将其租用的惠水县县城“江南水乡”12-1-3门面两层共计337.6平方米用途为酒吧的房屋装饰装修工程以包工、包材料方式发包给原告,工程造价总价款为411680元,约定工期为90天;付款方式为:合同签订当日被告支付总价款的30%给原告,水电材料到场支付总价款的30%，泥作工程基本完成验收后支付总价款的20%。瓷粉工程基本完成后支付总价款的20%,所有工程基本完工验收合格后再支付剩余的总价款的5%。合同签订之后,被告支付了90000元工程预付款给原告。至2019年11月27日,原告完成了拆除和新建墙体、水电改造、消防改造、舞台改造、窗户改造等装修工程项目,实际完成的工程量价款为141482.9元;在此期间,原告为了所承接的装饰装修工程按照预定工期顺利完成,垫支支付了用于酒吧装修的地板砖、瓷砖、木门窗、玻璃等材料的定金,合计38000元,且预定上述材料的规格尺寸均按照装修酒吧的实际设计需要。因被告内部合伙人变更和资金紧张等原因,原告的按照合同约定的工程进度被迫停止,后被告找到原告协商工程的工期将作出调整,并于2019年11月30日原告与被告签订了《江南水乡酒吧装修补充协议》,约定该酒吧装修工程重新开工时间为2020年3月1日,如双方有一方违约,由违约方向另一方赔偿违约金30000元;因工程暂停,被告向原告支付10000元进度款。被告于补充协议签订当日支付了10000元款项给原告。至此,被告累计收到被告支付的工程进度款项为100000元,尚未支付的工程进度款为41482.9元。自原告、被告双方约定的重新开工日期2020年3月1日起,被告以新冠肺炎疫情影响和资金紧张为由,一再推迟该装修工程的开工时间,直至原告起诉之日仍未通知原告开工,此期间被告也未给予原告合理的解释,被告之后甚至拒绝接电话和回复微信。原告认为,合法的合同关系应受法律保护,被告以新冠肺炎疫情影响和资金紧张为由推迟开工,也从未与原告协商解除合同事宜,已构成违约,且原告为装修工程需要垫支的材料定金,因规格尺寸均按照该酒吧装修工程定制,原告已面临供货方要求的违约赔付压力。目前,新冠肺炎疫情在我国、我省已得到有效控制,各行各业均已复工复产,由新冠肺炎疫情产生的不可抗力因素已经消除。为此，原告请求：1、判令被告立即支付给原告工程款进度人民币41482.9元、定金损失38000元、违约金30000元，合计109482.9元，并以109482.9元为基数，按照原告起诉之日全国银行间拆借中心公布的贷款市场报价利率，支付原告利息直至被告所欠款项全部还清为止；2、本案所有诉讼费、保全费由被告承担。 被告赵形佳辩称，1、涉案工程未经结算或鉴定评估，原告起诉的金额与工程进度不符，故被告不应支付这么多工程款，被告方申请工程鉴定；2、定金诉请，需要有足够的证据支持；3、违约金没有法律及事实的依据；4、原告并没有对工程进行任何整改，原告所述的事实与客观事实不符。请求依法判决。 经审理查明:2019年11月7日,原告与被告签订《装饰装修施工合同》,合同约定:被告将其租用的惠水县县城“江南水乡”12-1-3门面两层共计337.6平方米用途为酒吧的房屋装饰装修工程以包工、包材料方式发包给原告,工程造价总价款为411680元,约定工期为90天;付款方式为:合同签订当日被告支付总价款的30%给原告,水电材料到场支付总价款的30%，泥作工程基本完成验收后支付总价款的20%。瓷粉工程基本完成后支付总价款的20%,所有工程基本完工验收合格后再支付剩余的总价款的5%。合同签订之后,被告支付了90000元工程预付款给原告。至2019年11月27日,原告完成了拆除和新建墙体、水电改造、消防改造、舞台改造、窗户改造等部分装修工程项目;在此期间,原告为了所承接的装饰装修工程按照预定工期顺利完成,垫支支付了用于酒吧装修的地板砖、瓷砖、木门窗、玻璃等材料的定金,合计38000元,且预定上述材料的规格尺寸均按照装修酒吧的实际设计需要。后因被告资金紧张等原因,该工程进度停止,后被告找到原告协商工程的工期将作出调整,并于2019年11月30日原告与被告签订了《江南水乡酒吧装修补充协议》,约定该酒吧装修工程重新开工时间为2020年3月1日,如双方有一方违约,由违约方向另一方赔偿违约金30000元;因工程暂停,被告向原告支付10000元进度款。被告于补充协议签订当日支付了10000元款项给原告。至此,被告累计收到原告支付的工程进度款项为100000元。原、被告双方约定的重新开工日期2020年3月1日起,被告以新冠肺炎疫情影响和资金紧张为由,推迟该装修工程的开工时间,直至原告起诉之日仍未通知原告开工。为此，原告诉至法院，要求判如所请。 另查明，诉讼过程中，经被告申请，本院委托四川省青山工程造价咨询事务所有限公司对涉案工程因故完成的工程量价款进行司法评估。鉴定总价为121577.04元。 上述事实，有原、被告当庭陈述、营业执照、法定代表人身份证、身份证明、被告身份证复印件、材料款的定金收据、欧派旗舰店收据、星辰木地板的收据、众享玻璃清单、惠水江南水乡装饰装修施工合同、装修补充协议、江南水乡酒吧预算表、转账记录、四川省青山工程造价咨询事务所有限公司工程造价鉴定意见书等证据在卷为证。 本院认为，本案系原告与被告因装修合同关系而形成的合同纠纷，双方签订的《惠水江南水乡装饰装修施工合同》、《装修补充协议》明确工程标准、施工付款、违约责任等，系双方共同意思表示，不违反法律法规的强制性规定，合法有效。在工程实施过程中，因被告资金不到位以及新冠肺炎疫情影响等原因，被告存在一定违约，导致纠纷，故对原告主张的合理诉求，本院予以支持。双方争议的系已经完工的工程款、定制材料款、违约金等，应视为双方对解除涉案合同无异议。四川省青山工程造价咨询事务所有限公司对涉案工程完成的工程量价款进行司法评估，鉴定总价为121577.04元，本院予以采纳。原被告双方在《装修补充协议》约定违约金30000元，被告确存违约行为，但鉴于新冠肺炎疫情影响也是导致工程因不可抗力未能如约进行的原因之一，故本院确定违约金为15000元。原告因工程需要定制装修材料，原告提供的收款凭证真实有效，应予支持。上述款项共计174577.04元，扣除被告支付100000元，被告因支付74577.04元。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条、第二百六十一条、第二百六十三条之规定，判决如下: 一、被告赵形佳在本判决生效后三十日内一次性支付原告贵州百年匠心装饰工程有限公司装修款、定金、违约金共计74577.04元； 二、驳回原告贵州百年匠心装饰工程有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2490元，减半收取1245元，鉴定费10000元，共计11245元，由原告贵州百年匠心装饰工程有限公司承担3245元；被告赵形佳承担8000元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院。 审 判 长  张 翔 人民陪审员  龙永泽 人民陪审员  韦华忠 二〇二〇年十二月二十二日 法官助理张伟 书记员杨梦雅