新疆维吾尔自治区沙雅县人民法院   民 事 判 决 书   （2020）新2924民初1316号   原告：李加荣，男，1969年11月18日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区库车市。   委托诉讼代理人：鲁晓毅，系新疆疆南律师事务所律师。   被告：新疆天元建设有限责任公司，住所地新疆维吾尔自治区阿克苏市。   法定代表人：鲍海涛，该公司董事长。   委托诉讼代理人：高鹏，系新疆华晗律师事务所律师。   被告：新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司，住所地新疆维吾尔自治区阿拉尔市。   法定代表人：艾先林，该公司执行董事。   委托诉讼代理人：别艳霞，女，1978年1月6日出生，汉族，系新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限公司会计，住新疆维吾尔自治区阿克苏市。   原告李加荣与被告新疆天元建设有限责任公司（以下简称新疆天元公司）、新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司（以下简称新疆塔里木建筑安装工程公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年9月16日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告李加荣及委托诉讼代理人鲁晓毅，被告新疆建天元公司委托诉讼代理人高鹏，被告新疆塔里木建筑安装工程公司委托诉讼代理人别艳霞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   原告李加荣向本院提出诉讼请求：1．判令被告支付施工款1,213,820元；2．判令被告支付逾期付款利息91,289元（1,213,820元×4.75%/年息：12个月×19个月，期间2019年3月至2020年9月），以上合计1,305,109元。3．本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2018年3月，第一被告将从第二被告总承包的沙雅农业机械制造标准化厂房建设项目土建等部分劳务分包给原告施工，双方签订建筑工程施工分包合同，约定了工程范围及工期，承包单价为每平方80元。原告依约进行了施工，至2018年9月交工，双方经核算工程量为54772平方米，按每平方80元计算为4,381,760元。另外增加了食堂地板砖、卫墙砖、杂工及门卫室，计算为92,060元，合计施工总价为4,473,820元。截止至2019年1月5日，第二被告共向原告支付施工款3,260,000元，尚欠1,213,820元至今未付，故诉至人民法院。   被告新疆天元公司辩称，1．原告诉求请求无法成立，本案结算单价60元／㎡，原告按照80元／㎡核算无事实依据，原告请求支付1,213,820元施工款无事实和法律依据。被告将沙雅钵施然智能农业机械项目土建部分、钢筋制作、木工模板部分劳务承包给原告，双方约定原告劳务承包沙雅钵施然智能农机厂项目，原告施工面积为54772㎡，本案工程价款为：54772㎡×60元／㎡，合计工程款3,286,320元，原告所述的结算单价80元／㎡无法成立。原告与被告已进行了单价变更，结算单价应为60元／㎡，有原告2019年1月5日出具的《承诺书》为证，原告立案时向法院提交的《证明》，也相互印证原告认可按照60／㎡结算，结算价款为3,286,320元，《承诺书》属双方对工程单价数额的确定，应当作为双方结算的依据。2．被告已提前向原告支付劳务费，不存在逾期、违约情形。双方关于付款方式约定为：由于该工程特殊性，乙方（即原告）工程竣工交验前自己垫付人工工资，工程竣工验收合格后，进行结算工资，工资支付以主合同为准，按建设单位付款方式支付工资，余10%为保证资金一年到期后一次性支付，乙方保证在甲方未支付工资前工人及本人不得上访闹事，工资由乙方负责人自行解决。本工程于2019年4月28日通过竣工验收，按照双方上述约定，在工程竣工验收前并不符合施工款支付条件，即便竣工验收以后，其支付比例仍按照建设单位付款比例支付，但本案答辩人已于2018年6月至2019年1月25日向原告支付劳务费3,261,887元，因原告工人因工资事宜上访，被告已早于双方约定期限将原告施工款予以支付，不存在逾期、违约情形。3．本工程结算总价为3,286,320元，追加零工92,060元，合计3,378,380元，被告已向原告支付3,261,887元，余款116,493元（即占总款3.448%）按照合同约定并不符合付款条件，双方约定“工资支付以主合同为准，按建设单位付款方式支付”，被告与建设单位签署的《建设工程施工合同》约定“竣工验收合格之日起一年内支付合同价的20%剩余工程款（决算价：合同价＋补充设计＋签证）自竣工验收合格之日起两年内支付完毕”，目前被告向原告已支付款项比例达到96.55%。原告起诉主张违约金没有依据。综上，原告起诉按照80元／㎡结算无事实依据，被告已支付工程款3,261,887元，余款116,493元并不符合支付条件，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。   被告新疆塔里木建筑安装工程公司辩称，沙雅钵施然智能农机有限公司与新疆天元建设有限责任公司签订的施工合同，我公司并非是原告陈述的分包单位，该项目实际也是新疆天元建设有限责任公司承包，施工与我公司没有关系。本案施工分包合同中落款出的条形印章，并非需要备案和出具证明才可以刻的公章和合同章，这种印章任何人可任意到刻章店都可以随意刻印。本案涉案工程建设项目的承包、分包、施工、结算、支付等均与我公司没有任何关系。   当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定事实如下：   2018年，发包人沙雅钵施然智能农机有限公司与被告新疆天元公司签订建设工程施工合同，工程名称：沙雅钵施然智能农业机械项目，工程内容：总建筑面积55663.1㎡，其中总装车间建筑面积20962.2㎡，钣金车间建筑面积14586.6㎡，分总装车间建筑面积11630.3㎡，食堂建筑面积2135㎡，设备用房建筑面积520㎡，车间建筑面积1000㎡，展厅建筑面积4725㎡，门卫52㎡。签约合同价为：64,012,565元，合同价格形式：固定总价合同。关于付款周期的约定：基础验收合格后支付合同价款的10%，钢结构进场支付合同价的20%，主体验收合格后支付合同价的10%，竣工验收支付合同价的20%，竣工验收合格之日起一年内支付合同价的20%，剩余工程款（决算价：合同价＋补充设计＋签证）自竣工验收合格之日起两年内支付完毕。   被告新疆天元公司沙雅钵施然智能农业机械项目管理人刘超与原告李加荣签订建筑工程施工分包合同，合同甲方：新疆天元建设有限公司，乙方：李加荣，未加盖新疆天元建设有限公司公章，在甲方处加盖新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司徐运涛项目部的条形章，并由刘超在委托代理人处签字。建筑工程施工分包合同约定，工程名称：沙雅农业机械制造标准化厂房建设项目，建筑面积：总装车间20736㎡，钣金车间14400㎡，综合车间9216㎡，总面积44352㎡，工程结构：钢屋架结构，工程土建工程：包括临时设施办公区、生活区、施工区钢筋制作场地施工区硬化基础开挖土方清理，砼工程浇筑、基础工程、地面工程等，承包单价：钢筋制作安装，支设拆除模板转运堆放，土建工程三大工种，按图纸涉及变更工程量完成，分包单价为每平方80元（捌拾元）总面积：445352㎡，总价356万元，完工后按实际面积结算为准。付款方式：由于该工程特殊性，乙方工程竣工交验前自己垫付人工工资，工程竣工验收合格后，进行结算工资，工资支付以主合同为主，按建设单位付款方式支付工资，余10%为保证资金一年到期后一次性支付，乙方保证在甲方未支付工资前工人及本人不得上访闹事，工资由乙方负责人自行解决。原告李加荣将沙雅农业机械制造标准化厂房建设项目施工完毕后，经被告新疆天元公司沙雅钵施然智能农业机械项目管理人刘超核算该项目建筑面积为：54772㎡ｘ60元/㎡=3,286,320元，增加工作量：92,060元，合计3,378,380元，原告李加荣收到刘超的核算证明。   2019年1月5日，原告李加荣给被告新疆天元公司出具承诺书载明：“新疆天元建设有限责任公司：本人承诺你司沙雅钵施然智能农机厂项目土建、钢筋、木工劳务费，现本人欠劳务工资130万元整。因公司民工工资部分按农历清账，本人同意按合同工作内容以60元/㎡办理结算，本次新疆天元建设有限责任公司在2019年元月17日之前支付壹佰叁拾万元，用于支付本人因本工程所欠民工工资，本次支付后本工程所有民工工资已结清，本人承诺不再有任何民工因本工程劳务工资未支付而上访，否则，本人承担一切因此而产生的法律责任和后果，并属于欺诈新疆天元建设有限责任公司行为，承担相应刑事责任。本人工程劳务费结算办理完结并进行财务决算后，按劳务合同约定支付（或补回）尾款。特此承诺”。原告李加荣对其施工的沙雅农业机械制造标准化厂房建设项目总面积54772㎡，增加工程量价款92,060元认可。2018年6月份至2019年11月25日，被告新疆天元公司向原告李加荣支付了3,261,887元。被告新疆塔里木建筑安装工程公司并未参与沙雅钵施然智能农业机械项目。   2019年3月，原告李加荣将沙雅农业机械制造标准化厂房建设项目交付给原告新疆天元公司。2019年4月28日，被告新疆天元公司承建的沙雅钵施然智能农业机械项目经勘察单位、设计单位、监理单位、业主、施工单位五方同意验收后，该建设项目已由发包方沙雅钵施然智能农机有限公司投入使用。   上述事实，有建设工程施工合同、建设工程施工分包合同、证明、天元公司支付李加荣人工工资情况、承诺书、竣工工程质量监督申报意见书、沙雅钵施然智能农机有限公司投入使用的厂房照片及原被告陈述予以证实。   本院认为，本案争议焦点如下：   一、本案建设工程施工分包合同的相对方如何认定的争议。   被告新疆天元公司沙雅钵施然智能农业机械项目管理人刘超与原告李加荣签订建筑工程施工分包合同，合同甲方：新疆天元建设有限公司，乙方：李加荣，未加盖新疆天元建设有限公司公章，并由刘超在委托代理人处签字，在合同的履行过程中，由刘超对原告李加荣施工的工程及价款进行核算，由被告新疆天元公司与原告李加荣进行结算，刘超作为委托代理人与原告李加荣签订建设工程施工分包合同系得到被告新疆天元公司的追认，该合同甲方处虽加盖新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司徐运涛项目部的条形章，该条形章不具有对外签订合同的效力，该行为属于无权代理行为，该盖章行为，效力待定。被告新疆塔里木建筑安装工程公司并未对条形章盖章予以追认，亦未参与沙雅钵施然智能农业机械项目，故该盖章对被告新疆塔里木建筑安装工程公司不具有约束力。本案建设工程施工分包合同的相对方系原告李加荣与被告新疆天元公司。   二、原告李加荣与被告新疆天元公司对涉案工程价款的争议。   原告李加荣书在承诺书上签字，其明确表示同意按每平方米60元结算工程款。原告李加荣辩称承诺书属于格式合同，存在胁迫李加荣，肆意改变合同，违反了合同的诚信原则。格式合同条款是当事人为重复使用而预先拟定，并在订立合同时未予对方协商的条款。承诺书系原告李加荣与被告新疆天元公司对建设工程施工分包合同工程价款结算签订的补充协议，并不属于格式条款，且原告李加荣未提供证据予以证实被告新疆天元公司存在胁迫李加荣签订工程价款结算补充协议的事实，故本院对原告李加荣的辩称不予采纳。本案涉案工程总价款经原告李加荣与被告新疆天元公司核算确认为3,378,380元（54772㎡ｘ60元/㎡=3,286,320元加增加工作量：92,060元），本院予以采纳。   三、原告李加荣与被告新疆天元公司对涉案工程价款如何给付的争议。   依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”。被告新疆天元公司将建设工程违法分包给没有建筑施工资质的原告李加荣，本案涉案建设工程施工分包合同无效，合同无效但竣工验收合格，合同无效并不影响原告李加荣与被告新疆天元公司结算工程价款的效力。暂扣的保证金为合同工程款支付方式的约定，被告新疆天元公司应当按照约定履行给付义务。原告李加荣作为承包人参照合同约定请求被告新疆天元公司支付工程价款，本院予以采纳。   2019年3月，原告李加荣将沙雅农业机械制造标准化厂房建设项目交付给原告新疆天元公司。2019年4月28日，被告新疆天元公司承建的沙雅钵施然智能农业机械项目经勘察单位、设计单位、监理单位、业主、施工单位五方同意验收后，该建设项目已由发包方沙雅钵施然智能农机有限公司投入使用。本院确认原告李加荣承建的沙雅农业机械制造标准化厂房建设项目已于2019年4月28日验收合格。原告李加荣与被告新疆天元公司约定工程竣工验收合格后，进行结算工程款，余10%为保证金一年到期后一次性支付。原告李加荣与被告新疆天元公司约定暂扣保证金的期限已届满，被告新疆天元公司应当向原告李加荣给付暂扣工程保证金，按照与原告李加荣结算确定的工程款给付原告李加荣116,493元工程款（工程总价款3,378,380元减去新疆天元公司已支付给李加荣的3,261,887元）。   四、被告新疆天元公司是否应当承担欠付工程款利息及利息如何确定的争议。   欠付工程款的利息属于法定孳息，附着工程款存在，被告新疆天元公司应当给原告李加荣支付欠付工程款的利息。依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”；第十八条第（一）项规定：“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日”。原告李加荣已于2019年3月将沙雅农业机械制造标准化厂房建设项目交付给原告新疆天元公司。原告李加荣主张利息按19个月计算（自2019年3月起至2020年9月止），本院予以采纳。原告李加荣与被告新疆天元公司对欠付工程款利息计付标准没有约定，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。对原告李加荣主张按照4.75%/年息计付欠付工程款利息，本院予以采纳。被告新疆天元公司应当给原告李加荣支付欠付工程款利息8,791.24元（116,493元×4.75%÷12个月×19个月）。   综上所述，原告李加荣主张被告新疆天元公司给付工程款116,493元，支付欠付工程款利息8,761.24元，本院予以支持。原告李加荣主张被告新疆塔里木建筑安装工程公司给付工程款及支付欠付工程款利息的诉讼请求，无事实和法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第三十九条第二款、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一（项）、第二条、第十七条、第十八条第（一）项规定，判决如下：   一、被告新疆天元建设有限责任公司于本判决生效之日起三日内给付原告李加荣工程款116,493元，支付欠付工程款的利息8,761.24元，合计125,254.24元；   二、驳回原告李加荣对被告新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司的诉讼请求；   三、驳回原告李加荣的其他诉讼请求。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费16,545.98元，由原告李加荣负担14,957.57元，由被告新疆天元建设有限责任公司负担1,588.41元。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院。   审  判  长   宋     川   审  判  员   于  江  涛   人民 陪 审员   芒力克塞都力   二 ○ 二 ○ 年 十 二 月 七 日   书  记  员   李  云  霞