江苏省连云港市海州区人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0706民初3480号原告:江苏友安消防工程有限公司海州分公司，住所地连云港市海州区南极南路58号民生花苑6号楼103号门面。负责人：朱文龙，总经理。委托诉讼代理人：胡维芝，连云港市连云区朝阳法律服务所法律工作者。被告：连云港中豪房地产开发有限公司，住所地连云港市海州区解放中路9号中德国际商务大厦905室。法定代表人：陈伟，总经理。委托诉讼代理人：李佩，北京市百瑞（济南）律师事务所律师。原告江苏友安消防工程有限公司海州分公司（以下简称友安消防公司）与被告连云港中豪房地产开发有限公司（以下简称中豪公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年7月10日立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告友安消防公司的负责人朱文龙、委托诉讼代理人胡维芝、被告中豪公司的委托诉讼代理人李佩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告友安消防公司向本院提起诉讼请求：1.判令被告给付原告工程款40000元及违约金8000元；2.判令被告承担本案诉讼费用。事实与理由：2017年7月20日，原、被告双方签订《中豪万博城市广场商业加压水泵房安装工程施工合同书》一份，被告将位于连云港市海州区中豪万博城市广场商业加压水泵房安装工程交由原告施工。承包方式包工包料包工期。工程造价及支付方式：涉案工程采用固定总价90000元。合同对双方责任、权利义务、违约责任等条款做了明确约定。原告按期完成合同内全部安装工程，目前涉案工程已经交付使用。按约被告应当支付原告全部工程款90000元，但被告仅支付了50000元，剩余40000元未付，被告已构成根本违约。被告行为侵害了原告的合法权益，为维护原告的合法权益，依据法律规定，特诉至法院，请求法院公正审理。被告中豪公司辩称，一、答辩人尚未达到合同约定的付款条件，不应支付。按照合同约定，合同签订后泵房内所有设备、管道、电气线路等全部安装完毕且质量合格，调试完成并具备正常运行条件后七日内支付85000元，余款5000元作为质量保证金，在工程保修期满后15日内结清（不计息）。目前，根据现场查看，水箱与外网没有连接，电源没有连接，配电箱总电源没有连接，水管没有连接，也没有做通水试验，消毒设备与水箱未连接，被答辩人工程并未做完。二、被答辩人应当根据合同约定履行义务，及时向答辩人交付资料，并进行维修。1、根据合同约定，被答辩人应当提供符合国家相关产品质量标准的正规、正品设备，并提供相关设备及材料有关品质证明书、合格证、检测报告、说明书等相关资料，但至今答辩人尚未收到上述资料。2、根据合同约定被答辩人应当按照要求安装调试，并负责与室外供水管网对接。被答辩人应当将错误安装行为进行更正，尽快维修，达到能够正常使用的状态，并达到竣工验收的条件。3、被答辩人应当按照合同要求办理施工所涉及的相关报批、验收手续，负责组织并邀请有关部门对工程进行验收，被答辩人应当继续履行义务直至验收合格，并提供2套装订完整的竣工资料。目前，被答辩人的施工明显达不到合同要求，已经构成违约，无权向答辩人主张支付工程款，应当依法驳回被答辩人的诉讼请求。本案当事人围绕诉讼请求，原告提交了安装工程施工合同、江苏银行业务回单、短信聊天记录；被告举证了视频等证据，本院依法组织双方当事人进行举证与质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。本院经审理认定事实如下：2017年7月20日，原告友安消防公司（乙方）与被告中豪公司（甲方）签订《中豪万博城市广场商业加压水泵房安装工程施工合同书》，约定中豪公司将中豪万博城市广场商业加压水泵房安装工程发包给原告友安消防公司施工，工程内容包括但不限于：（1）中豪万博城市广场商业加压水泵房内水箱、加压水泵及相关设备、管道及配件，电气设备及相关线路等施工图纸范围内的所有安装项目。（2）商业加压水泵房进、出水管道安装连接。工程具体内容和工程量详见中豪万博城市广场商业加压水泵房施工图及工程预算书。承包方式：包工、包料、包工期，包质量、包安全文明施工、包自来水公司验收通过并正常投入使用。本工程采用固定总价合同，工程总价90000元。（运费、装卸费、包装费、配件等费用均包含在合同价款中，且此合同价不随市场原材料的价格波动而变化，货到施工现场时，无论市场原材料价格上涨还是下降，在本合同内总价均不作调价）。合同签订后泵房内所有设备、管道、电气线路等全部安装完毕且质量合格，调试完成并具备正常运行条件后七日内，甲方支付乙方85000元，余款5000元作为质量保证金，在工程保修期满后15天内结清（不计息）。合同还约定，乙方负责办理本合同范围内施工所涉及的相关报批、验收及手续，并负责协调解决所有涉及需与自来水部门办理的相关事项，乙方承担所有费用，甲方给予配合。本合同约定范围内的所有设备及管道、电气线路等安装结束调试完毕后由乙方负责组织并邀请有关部门对本工程进行验收，验收合格后签署相关验收文件，同时向甲方提供2套装订完整的竣工资料。合同还就其他内容进行了约定。合同签订后，原告组织人员进行了施工。诉讼中，双方对原告施工的内容产生分歧，为此本院组织原被告双方进行现场勘查，经勘查发现：泵房内水箱、水泵控制柜、消毒柜已安装，水箱与室外自来水进水管道已连接并已进水，水箱与水泵控制柜已连接，但水泵控制柜、消毒柜与电源配电柜均未连接，水泵出水后由管道伸到水泵房外，但该管道未与室外自来水管道连接。因水泵控制柜未与电源连接、出水管未与自来水管网连接，目前泵房处于闲置状态。诉讼中，原告陈述工程已通过被告工地代表陈某验收，相关设备的合格证书、检测报告也均提供给了陈某，但未提供验收以及交纳合格证的相关证据材料。另查明，2017年9月27日，被告中豪公司通过在连云港市房地产交易管理服务有限公司的监管账户向原告友安消防公司支付了工程款5万元。本院认为，原、被告双方签订的《施工合同书》约定施工内容及范围包括水泵房内水箱、加压水泵及相关设备、管道及配件、电气设备及相关线路等施工图纸范围内的所有安装项目，还包括商业加压水泵房进、出水管道安装连接，承包方式包工包料还包自来水公司验收通过并正常投入使用。合同约定的竣工验收方式为所有设备及管道、电气线路等安装结束调试完毕后由乙方（即原告友安消防公司）负责组织并邀请有关部门对本工程进行验收，验收合格后签署相关验收文件，同时向甲方（即被告中豪公司）提供2套装订完整的竣工资料。合同约定的付款方式为泵房内所有设备、管道、电气线路等全部安装完毕且质量合格，调试完成并具备正常运行条件后七日内支付工程款85000元，余款5000元为保修一年期满后15天内结清。经现场勘查确认，原告虽然安装了水箱、水泵控制柜、消毒柜，但是水泵控制柜、消毒柜与电源配电柜均未连接，水泵出水管道也未与室外自来水管道连接。原告并未完成合同约定的全部施工内容，而且原告也未能提供证据证实其邀请了自来水公司进行工程验收并通过了验收能正常投入使用。原告现在的施工状况未能达到合同约定的付款条件，原告要求被告给付剩余尾款及违约金，条件不成就，本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：驳回原告江苏友安消防工程有限公司海州分公司的诉讼请求。案件受理费1000元（原告已预交），由原告负担。如不服本判决，可在收到判决书之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。同时应向江苏省连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费（根据中华人民共和国国务院《诉讼费用交纳办法》规定，按照上诉请求金额计算）。审 判 长  钱 永人民陪审员  张刘霞人民陪审员  杨 靖二〇二〇年十二月十八日书 记 员  张 冉附件：相关法律条文和上诉须知一、法律条文（一）、《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第六十七条当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。（二）、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。上诉须知根据有关法律、法规、司法解释的规定，现将有关上诉事宜告知如下：当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。应自上诉人递交上诉状之日起7日内交纳上诉案件受理费、同时将缴费凭证提交本院，逾期未交纳或未将缴纳凭证提交本院的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。