文书内容广东省广州市黄埔区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0112民初7226号原告（反诉被告）：广州埃斯顿智能车库有限公司，住所地广州高新技术产业开发区科学大道科汇金谷四街九号十楼。法定代表人：陈田森，该公司总经理。委托诉讼代理人：罗珂，该公司员工。委托诉讼代理人：杨宇豪，广东南国德赛律师事务所律师。被告（反诉原告）：桂林鑫屿房地产开发有限公司，住所地广西壮族自治区桂林市灵川县定江镇八里六路枫林巷1号。法定代表人：阳玉平。委托诉讼代理人：刘旗胜，广西同盛吉成律师事务所律师。委托诉讼代理人：伍志雯，广西三心律师事务所律师。原告广州埃斯顿智能车库有限公司（以下简称埃斯顿公司）诉被告桂林鑫屿房地产开发有限公司（以下简称鑫屿公司）合同纠纷一案，本院于2019年6月28日立案受理后，被告鑫屿公司提出反诉，本院依法适用简易程序合并审理并进行了公开开庭。埃斯顿公司的委托诉讼代理人罗珂、杨宇豪，鑫屿公司的委托诉讼代理人刘旗胜、伍志雯到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。埃斯顿公司向本院提出诉讼请求：1、判决确认埃斯顿公司已完成桂林雅云尚城机械停车位采购与安装项目80%工程；2、判决鑫屿公司清偿剩余未付30%安装费用234540元；3、判决鑫屿公司支付因单方解除合同的违约行为而产生的违约金234540元（安装费用总金额的30%）；4、本案诉讼费用由鑫屿公司承担。事实与理由：原被告双方签订《机械式停车设备安装合同》，合同约定：合同总价款为781800元；安装人员进场当日，鑫屿公司将本合同的26%即203268元直接付至埃斯顿公司指定账户；主体钢结构安装完成3日内，鑫屿公司将本合同总价的24%即187632元直接付至埃斯顿公司指定账户；鑫屿公司在本合同设备经当地特种设备监督检验部门验收合格之日起3日内向埃斯顿公司支付本合同总价的45%即351810元直接付至埃斯顿公司指定账户，待鑫屿公司付清该笔款项之日起，开始作设备移交工作；余款5%即39090元作为质保金，保修期过后如无质量问题如数退还。除不可抗力外，一方未经另一方书面同意而单方面解除合同的，一方须向另一方偿付违约金，违约金为安装总金额的百分之三十。合同签订后，埃斯顿公司按合同完成了80%的约定义务，但鑫屿公司单方面提出解除合同，造成埃斯顿公司已生产货物无处使用，并仅支付埃斯顿公司50%的款项。埃斯顿公司投入已远远超过鑫屿公司支付金额，且已书面回复鑫屿公司不同意解除合同，但鑫屿公司将埃斯顿公司工作人员赶离现场且拒不支付剩余款项，故埃斯顿公司诉至法院，请求判如所请。鑫屿公司书面答辩称：请求法院驳回埃斯顿公司的全部诉请。一、案涉合同履行过程中，由于埃斯顿公司违约，鑫屿公司多次催促未果，导致合同目的不能实现，鑫屿公司才不得已解除合同，鑫屿公司对此并不构成违约。2018年4月11日，鑫屿公司与埃斯顿公司签订了关于雅云尚城小区立体车库项目的销售合同和安装合同。销售合同第四条约定总工期为自鑫屿公司支付第一期款且双方以书面形式确认技术方案、鑫屿公司以书面形式给出通知开始生产之日起至停车设备安装完毕之日止共计90个工作日。但是，在合同约定的总工期届满时，埃斯顿公司没有完成全部设备的交付和安装，已经构成了违约。经鑫屿公司多次催促并远赴广州当面交涉，埃斯顿公司于2018年10月24日做出书面承诺，承诺自2018年10月24日起15天内剩余货物全部到达现场，2018年11月28日前完成全部安装工作。但埃斯顿公司仍然没有兑现承诺，再次严重违约，导致鑫屿公司对已签订《停车位使用权转让协议》的51位业主亦构成严重违约，面临业主索赔5084000元的风险，合同目的已无法实现。因此，鑫屿公司根据《中华人民共和国合同法》第94条规定，于2018年12月3日向埃斯顿公司发出《解除合同通知书》，解除了合同。埃斯顿公司自身存在严重违约行为，给鑫屿公司造成直接经济损失高达53万余元，反而起诉要求法院判决鑫屿公司解除合同系违约行为并要求鑫屿公司支付违约金，实属颠倒黑白是非之举。二、经监理公司和第三方初步估算，埃斯顿公司对案涉项目的安装工程量不足20%，其主张安装量达到80%没有事实依据。并且，埃斯顿公司提交的证据不能证明其已完成80%的安装工程量，应承担举证不能的法律后果。2018年12月15日，雅云尚城项目现场监理公司对雅云尚城小区立体车库已完成的工程量进行确认并拍照，核算了埃斯顿公司实际交付的货物和实际安装的工程量，并经第三方桂林市中天机械有限公司（以下简称中天公司）初步核算，埃斯顿公司实际安装的工程量不足全部安装工程量的20%，且埃斯顿公司提交的证据不能证明其已完成80%的安装工程量。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第64条和《最高人民法院关于适用的解释》第90条规定，埃斯顿公司应承担举证不能的法律后果。鑫屿公司向本院提出反诉请求：1、判决确认埃斯顿公司与鑫屿公司于2018年4月11日签订的《机械式停车设备安装合同》于2018年12月3日解除；2、判决埃斯顿公司返还鑫屿公司超额支付的30%安装款项234540元及赔偿利息损失12440.39元（按同期银行贷款利率自2018年12月4日计至付清之日止，暂计至2020年1月9日为12440.39元）；3、判决埃斯顿公司赔偿因其违约行为给鑫屿公司造成的直接经济损失537653元（包括多花费的工程价款支出362740元、赔偿业主违约金173838元、负担诉讼费1075元）；4、判决埃斯顿公司承担诉讼费用。事实和理由：2018年4月11日，鑫屿公司与埃斯顿公司签订了关于雅云尚城小区立体车库项目的销售合同和安装合同，销售合同第一条约定设备费用总价为1982400元，第四条约定总工期为自鑫屿公司支付第一期款且双方以书面形式确认技术方案、鑫屿公司以书面形式给出通知开始生产之日起至停车设备安装完毕之日止共计90个工作日，安装合同第一条约定安装费用总价为781800元。上述两份合同签订后，鑫屿公司按照埃斯顿公司要求，于2018年4月13日至2018年9月4日，共支付设备费用991200元、安装费用390900元，共计1382100元。但是，在合同约定的总工期届满时，埃斯顿公司没有完成全部设备的交付和安装。经鑫屿公司多次催促，埃斯顿公司于2018年10月24日做出书面承诺，承诺自2018年10月24日起15天内剩余货物全部到达现场，2018年11月28日前完成全部安装工作，但埃斯顿公司仍然没有兑现承诺，导致鑫屿公司对已签订《停车位使用权转让协议》的51位业主构成严重违约，面临业主索赔5084000元的风险，合同目的已无法实现。无奈之下，鑫屿公司于2018年12月3日向埃斯顿公司发出《解除合同通知书》，解除了合同。2018年12月15日，雅云尚城项目现场监理对雅云尚城小区立体车库已完成的工程量进行确认并拍照，核算了埃斯顿公司实际交付的货物和实际安装的工程量，并经第三方中天公司初步核算，鑫屿公司才知埃斯顿公司实际安装的工程量不足全部安装工程量的20%，鑫屿公司已向埃斯顿公司超额支付了30%的安装款约234540元（以上为暂估数，具体以评估结果为准）。并且，由于埃斯顿公司没有按期完成立体车库的安装及交付，导致鑫屿公司无法向当时已签订《停车位使用权转让协议》的51位业主如期交付车位，需赔偿违约金。至2020年1月9日，鑫屿公司已用赔偿现金、抵扣物业费等方式向30位业主赔偿违约金共计173838元，并负担了诉讼费1075元，且仍面临其余21位业主巨额索赔的风险。而且，如果埃斯顿公司没有违约，鑫屿公司仅需为涉案项目花费2764200元（双方约定的合同总价款），而因为埃斯顿公司没有按期完成立体车库的安装及交付，导致鑫屿公司不得不聘请中天公司继续完成立体车库的安装并已向中天公司支付设备款及安装款，故因埃斯顿公司的违约，鑫屿公司为案涉项目多花费的款项应由埃斯顿公司承担。埃斯顿公司自身存在严重违约行为，反而起诉要求鑫屿公司支付违约金，并且在设备及安装均未达到80%的情况下，仍然诉请要求已支付50%款项的鑫屿公司继续支付额外30%的设备款及安装费，于法无据、于情理不通，鑫屿公司特提起反诉，请求法院依法裁决。埃斯顿公司书面答辩称：因现场施工条件取决于鑫屿公司的配合程度，故在合同中并未对安装工期进行约定，合同签署后，埃斯顿公司已经于2018年6月进场安装，因项目现场不具备安装施工条件，经协商后双方在2018年10月24日确认工期从该日开始计算，但10月26日埃斯顿公司发现现场部分安装条件仍不具备，此种情况下埃斯顿公司仍克服困难，合同总工程量在鑫屿公司将埃斯顿公司人员逐离之前已经完成超过80%，鑫屿公司单方解除合同应按照合同约定承担违约责任并向埃斯顿公司支付已完工但未付款部分工程款。一、双方签署的《机械式停车设备安装合同》为双方在平等、自愿、意思表示真实的情况下签订，合同内容并不违反法律强制性规定，双方应严格按照合同内容执行，在合同明确约定不得单方解除合同的情形下，鑫屿公司单方于2018年12月3日作出的解除合同行为应当认定为违约，并依法承担支付合同总价款30%的违约责任。第一，合同并未约定安装工期，且根据合同工期延误及双方责任划分的约定，因鑫屿公司原因导致工期延误时间应不计算在总工期内，故埃斯顿公司不存在逾期完工的行为。1、双方签署合同时，考虑到安装需要得到鑫屿公司充分配合的情况，故对工期未做强制性约定；2、合同第6.1条中明确由于鑫屿公司原因或者其他非埃斯顿公司原因，造成进场后停工的，延误期间不计入总工期，鑫屿公司还需要向埃斯顿公司支付违约金；3、合同附件《甲乙双方责任划分》约定，鑫屿公司应免费提供设备安装的临时用电、用水、仓库、材料堆放场地并保证运输通道畅通，一次侧电源设备工程，设备区域的排水、消防工程，提供与确认现场状况与建筑尺寸，设备区域的土地平整、设备安装前的预埋件；4、埃斯顿公司在2018年6月进场时发现现场不符合施工条件，已通过工程联络函告知工程现场存在大量的施工材料、部分场地被其他施工设备占据、部分区域有积水现象，要求鑫屿公司尽快处理存在的问题，让埃斯顿公司能够正常施工作业，以免延误施工进程，但鑫屿公司未予以改正，故此段期间应不计算在总工期内。第二，根据鑫屿公司提交的证据《进度承诺函》，该函件中明确工期从2018年10月24日开始计算，故双方已经书面确认前期不存在逾期完工的行为，埃斯顿公司不存在违约行为。且该函件仅为预计进度的承诺函，在该函件由双方确认后，工程现场仍存在不符合要求的情况，就此事件，埃斯顿公司也在2018年10月26日书面告知鑫屿公司，但鑫屿公司仍未解决联络函中反馈的问题，故因此造成未能按照进度承诺函完工的责任不应由埃斯顿公司承担。综上，在鑫屿公司不享有法定解除合同的权利，且合同第6.4条明确约定除不可抗力外，一方未经另一方书面同意而单方解除合同的，一方需向另一方偿付合同总金额30%的违约金的情形下，鑫屿公司未经埃斯顿公司同意，且在埃斯顿公司仍继续履行合同时将埃斯顿公司人员逐离，拒绝材料进场，应当承担按照合同约定向埃斯顿公司支付234540元违约金的责任。二、案涉停车设备的电机、载车板、传动部分、框架部分等均已到场安装完毕，埃斯顿公司就合同约定的停车设备已完工量超过80%，鑫屿公司还尚欠埃斯顿公司合同30%款项未支付。因鑫屿公司与中天公司存在利害关系，中天公司基于其利益考量，肯定会将前期已完工工程量及价格进行压低，以便获取更高的后期款项，故鑫屿公司以中天公司报价主张多支付安装款及利息明显没有事实依据，请求法院依法予以驳回。第一，根据埃斯顿公司提交的证据《采购合同》及送货清单可看出，埃斯顿公司就案涉停车设备的主钢结构、边梁、钢结构小件、传动件、电机、螺丝、链条、波浪板、电机、电缆线等已完成采购和送货，在2018年12月14日给鑫屿公司的回复不同意解除合同的联络函中也同时表明已完成合同总工程量超过80%，预计在12月底即可完工。但鑫屿公司仅支付50%合同款项，应将剩余价款全额支付给埃斯顿公司并承担相应违约责任。第二，鑫屿公司提供的与中天公司签署的销售及安装合同存在众多不合理之处，明显有单方将前期工程量及价格进行压低，以获得不合理高价的行为。1、从销售合同金额来看，案涉停车设备的电机、载车板、传动部分、框架部分等均已到场安装完毕，部分剩余波浪板实际在2018年12月也已经到场，但被鑫屿公司拒收。然而鑫屿公司与中天公司仅停车设备部分的配件就要求按照每台3000元的标准收取设备费，明显过高；2、从安装合同金额来看，案涉停车设备主体框架、机电部分、传动部分等均已安装完成，原安装合同每台单价也仅3200元或2900元，然而中天公司仅后期接收完成少部分配件安装工作却收取每台4000元的安装费，明显不合理；3、从合同执行情况来看，鑫屿公司仅提供合同及付款凭证，完全没有材料采购合同、送货单、现场安装图片及安装前后对比图片等，埃斯顿公司完全有理由怀疑合同及付款凭证是鑫屿公司为规避向埃斯顿公司履行付款义务与违约金责任而制作，故不应以此作为认定已完工内容及价款的证据。三、如前所述，埃斯顿公司并不存在违约行为，且合同中已经明确约定违约责任承担方式情况下，鑫屿公司要求埃斯顿公司向其赔偿损失明显没有事实、合同及法律依据，应予以全部驳回。首先，违约行为是指在合同履行过程中违反合同约定，双方签署的安装合同并没有安装工期的约定，在此情况下埃斯顿公司不可能存在逾期的行为。同时，根据埃斯顿公司提供的材料可明显看出，自合同签署后，埃斯顿公司一直积极履行合同，反而是鑫屿公司未按照合同约定提供符合要求的现场安装条件，故鑫屿公司需要承担相应工期顺延及停工的责任。其次，鑫屿公司主张的向业主赔偿的违约金明显没有事实和法律依据。1、鑫屿公司主张与业主签署的相关合同及赔偿文件，但埃斯顿公司并非作为其中一方，权利义务由鑫屿公司与受让方享有及承担，是其双方对自身权利义务的处分，案涉项目因鑫屿公司场地原因造成工期延误，埃斯顿公司不应承担责任；2、在埃斯顿公司与鑫屿公司签署的合同中已经明确约定设备逾期交付的违约责任，并且双方明确不就任何可能的间接损失向另一方主张索赔，故即便鑫屿公司因其与业主签署合同而产生了违约责任，也不应由埃斯顿公司承担；3、鑫屿公司提交的交付车位合同有部分约定为2019年2月之后交付，但在2018年12月鑫屿公司即已经单方解除合同并将埃斯顿公司逐离，由此产生的后续责任更不应由埃斯顿公司承担。最后，鑫屿公司主张多支付的工程价款明显是为恶意规避向埃斯顿公司履行支付已完工款项及违约责任而制作，不能以此证明其实际多支付工程款。如前所述，鑫屿公司与中天公司存在明显利害关系，鑫屿公司提供的与中天公司签署的销售合同、安装合同存在极大不合理之处，并且也没有材料采购合同、送货单、现场安装图片及安装前后对比图片等履行了后续安装行为的证据。四、鑫屿公司主张的直接经济损失不符合合同相对性及合同约定。原被告的销售合同和安装合同在2018年4月11日,被告与业主签订的合同是在2018年6月至2019年2月，所以被告在签订合同时已经知道该合同与案涉合同约定的违约责任不一致，原被告合同约定逾期每日千分之一的违约金，以合同总额3%为上限，而鑫屿公司与业主签订的合同约定每日20元违约金，且超期超过3个月即需要双倍退还收取款项。所以，违约责任是鑫屿公司对其自身权利义务的处分，不能直接认定为停车设备逾期交付的直接经济损失。并且，原被告之间约定每台设备升降式两层销售安装费用合计11500元、简易式两层设备销售安装费用合计7900元，而鑫屿公司向业主出售的单层价格为50000元至60000元，即每个双层停车设备价格为100000元至120000元，两者的权利义务不一致，故违约责任也不能照搬。综上，鑫屿公司的反诉请求均无事实和法律依据，请求法院依法驳回。围绕诉辩意见，埃斯顿公司依法提交了《机械式停车设备销售合同》、工程联络函三份、排产通知单、解除合同通知书、采购合同、发货清单、银行电子回单、已送货产品照片、费用清单及采购合同作为证据。鑫屿公司依法提交了《机械式停车设备销售合同》及付款凭证、《机械式停车设备安装合同》及付款凭证、情况说明、专款专用担保书、《规划方案图》、排产通知书、进度承诺表、律师催告函、解除合同通知书、建设工程委托监理合同、监理证明、现场设备照片、雅云尚城工程量清单、与中天公司的《机械式停车设备销售合同》及《机械式停车设备安装合同》、转款凭证、中天公司发货清单、中天公司采购合同、《特种设备制造许可证》、《特种设备安装改造维修许可证、《特种设备生产许可证》、中天公司生产零部件照片、中天公司安装内容清单、《停车位使用权转让协议》、业主抵扣物业费统计表及签字表、业主要求现金赔偿名单及签字表、《民事调解书》、转账记录作为证据。本院依法组织当事人进行质证，对当事人无异议的证据，本院经核实予以确认并在卷佐证，对当事人有异议的证据，本院在事实查明部分进行认定。本院经审理查明如下事实：2018年4月11日，埃斯顿公司和鑫屿公司就桂林雅云尚城机械停车位采购与安装项目签订了《机械式停车设备销售合同》（以下简称销售合同）和《机械式停车设备安装合同》（以下简称安装合同）。销售合同约定鑫屿公司向埃斯顿公司购买228个车位数的2层升降横移停车设备，单价8300元，以及18个车位数的2层简易升降停车设备，单价5000元，总价款为1982400元。合同还约定：合同签订3日内，鑫屿公司将合同总价的10%（第一期款）共计198240元付至埃斯顿公司指定的账户，埃斯顿公司收到该款后按期予以排产；主体钢结构全部货到现场当日，鑫屿公司将合同总价的30%（第二期款）共计594720元付至埃斯顿公司指定账户；主体钢结构安装完成后3日内，鑫屿公司将本合同总价的10%共计198240元直接付至埃斯顿公司指定账户；鑫屿公司在本合同设备经当地特种设备监督检验部门验收合格之日起3日内向埃斯顿公司支付本合同总价的45%（第三期款）共计892080元，待鑫屿公司付清该笔款项之日起，开始作设备及相关资料文件移交工作；鑫屿公司在本合同质保期满3日前付清本合同设备总价的5%（质保金）共计99120元；设备保修期为24个月，从本合同设备经当地特种设备监督检验部门验收合格之日起计算。设备总工期为鑫屿公司支付第一期款且双方以书面形式确认技术方案、鑫屿公司以书面形式给出通知开始生产之日起至停车设备安装完毕之日止共计90个工作日，如因鑫屿公司迟延支付本合同约定的设备款或者鑫屿公司迟延移交符合埃斯顿公司要求的安装现场时，合同总工期自动予以顺延。若鑫屿公司单方解除合同，需向埃斯顿公司支付合同总价的30%的违约金。埃斯顿公司迟延交货的，按迟延交货部分的每日千分之一向鑫屿公司支付违约金，但此违约金最多不超过本合同安装总价的百分之三。安装合同约定228个车位数的2层升降横移停车设备安装费，单价3200元，以及18个车位数的2层简易升降停车设备安装费，单价2900元，总价款为781800元。合同还约定：安装人员进场当日，鑫屿公司将本合同总价的26%（第一期款）共计203268元直接付至埃斯顿公司指定账户；主体钢结构安装完成3日内，鑫屿公司将本合同总价的24%共计187632元直接付至埃斯顿公司指定账户；鑫屿公司在本合同设备经当地特种设备监督检验部门验收合格之日起3日内向埃斯顿公司支付本合同总价的45%（第二期款）共计351810元，待鑫屿公司付清该笔款项之日起，开始作设备及相关资料文件移交工作；鑫屿公司在本合同质保期满3日前付清本合同设备总价的5%（质保金）共计39090元；设备保修期为24个月，从本合同设备经当地特种设备监督检验部门验收合格之日起计算。由于埃斯顿公司原因造成工期延期，埃斯顿公司应向鑫屿公司支付违约金，每延误一日，违约金为本合同安装总价的千分之一，但此违约金最多不超过本合同总价的百分之三。除不可抗力外，一方未经另一方书面同意而单方解除合同的，一方须向另一方偿付违约金，违约金为安装总金额的百分之三十。合同签订之后有所变更须经双方协商一致，并签字盖章。签订上述合同后，鑫屿公司于2018年4月13日向埃斯顿公司支付了第一期设备款198240元，于2018年7月2日支付了设备款300000元和安装费203268元，于2018年9月4日支付了设备款492960元和安装费187632元，共计支付1382100元。2018年4月23日，鑫屿公司向埃斯顿公司发送排产通知单。2018年4月28日，埃斯顿公司和鑫屿公司在规划方案图纸上盖章确认。2018年10月24日，埃斯顿公司出具桂林雅云尚城项目施工工程预计进度承诺表，载明电机安装预计工期10天、载车板安装预计工期15天、电气安装预计工期10天、设备调试预计工期10天，备注工期自2018年10月24日起计算，剩余货物将于15天内到达现场。2018年10月26日，埃斯顿公司向鑫屿公司发送一份联络事项为案涉停车位安装存在问题反馈事宜的工程联络函，表示1#、9#区域因消防验收原因暂时不能安装施工，安装时间未确定，14#区域现场安装尺寸达不到安装要求，影响设备安装。鑫屿公司于2018年10月30日在该联络函中回复意见并加盖公章，表示1#、9#区域不影响工程整体进度，货物尽快到场，14#区域测量与设计由埃斯顿公司完成，鑫屿公司无设计责任。另，埃斯顿公司还提交了一份发文日期为2018年6月25日及一份发文日期为2018年12月14日的工程联络函，内容分别为案涉停车位进场施工问题处理事宜及解除合同通知回复事宜，但该两份工程联络函均无鑫屿公司回复意见，也无鑫屿公司签字盖章，无法证实已送达鑫屿公司，也不能排除事后制作的可能性，且鑫屿公司对该两份工程联络函不予确认，故本院不予采纳作为证据使用。2018年12月3日，鑫屿公司向埃斯顿公司发送解除合同通知书，要求解除案涉销售合同和安装合同，并表示对于已经安装的部分设备可由埃斯顿公司拆除搬离或者留存给鑫屿公司使用，如逾期未回复或者回复后未按期拆除搬离完毕、清点核对完毕的，视为埃斯顿公司同意将设备留存给鑫屿公司使用并认可鑫屿公司会同见证人清点核对的设备数目。埃斯顿公司于2018年12月4日收到该份解除合同通知书。之后，鑫屿公司另委托了中天公司接手案涉项目的后续工作，双方签订了机械式停车设备销售合同及安装合同，约定234个PSH-ZT型2层升降横移停车设备的单价为3000元/个，安装费为4000元/个，总价合计1638000元，鑫屿公司实际向中天公司支付款项为1744840元。鑫屿公司申请中天公司员工曾步璋出庭作证，证人表示实际履行合同时鑫屿公司向中天公司增加采购主电缆、桥架、安全护栏等材料，故鑫屿公司向中天公司支付款项超出了合同金额，中天公司接手案涉项目时，与鑫屿公司、监理公司对现场材料进行了清点，接手前的材料占项目设备总材料量的50%，安装量占比不超过20%。庭审中，埃斯顿公司与鑫屿公司对埃斯顿公司已经交付的设备数及已完成的安装工程量存在争议。埃斯顿公司主张共送货14次，提供了发货清单、送货单及物流单，但首先，电缆线为第三方公司制作送货单，并无任何人员签收；其次，物流单也并无签收；再次，发货清单上仅有埃斯顿公司的项目现场员工签收，并无鑫屿公司人员签字，埃斯顿公司对此解释称，到货的为零部件，埃斯顿公司现场安装后再向鑫屿公司交付验收，故未要求鑫屿公司签收货物。埃斯顿公司还提交了其为案涉项目采购设备材料而与第三方签订的采购合同，其中一份编号CG2018052301的钢结构部件采购合同，零部件总价为731046.98元，优惠后合同金额为728000元。埃斯顿公司主张按照其与第三方签订的采购合同金额上浮20%至30%的价格计算得出送货总额为2022471.83元，鑫屿公司则表示埃斯顿公司已交货占比不到50%，价值913992元，并提交了案涉项目的监理方桂林民泰建设项目管理有限公司出具的证明及附件现场材料清单。在该证明中，该监理方表示于2018年12月15日对案涉项目已完成工程量进行确认，预计安装量不超过总工程安装量的20%，已交付材料占总设备材料量的50%，附件材料清单中则列明现场材料名称及数量。在本案审理过程中，鑫屿公司申请对埃斯顿公司实际交付的立体车库的设备数量在其应交付的全部设备中所占的百分比以及埃斯顿公司所实际交付的立体车库设备的市场价格进行评估，以及对埃斯顿公司实际安装的立体车库的工程量在全部安装工程量中所占的百分比及该安装量的市场价格进行评估。本院经摇珠选定了广东高迪评估咨询有限公司进行司法评估工作。为评估工作顺利开展，本院要求埃斯顿公司和鑫屿公司共同到案涉项目现场对埃斯顿公司已交付的设备名称及数量进行清点，并形成了《桂林雅云尚城现场清点清单》。广东高迪评估咨询有限公司经审核本案评估材料后书面回复，表示由于标的设备是特定零配件，而非国标件，无法拆件来评估，只能做整套设备评估，且当事人无法提供双方确认的立体车库的总工程量和埃斯顿公司所完成的工程量以及现场工作签证单，故评估工作均无法进行。本院已向双方当事人送达无法评估函。另查明，鑫屿公司已将案涉项目五十一个车位的使用权转让给业主，并签订了相应的《地下室升降横移机械停车位使用权转让协议》，协议明确约定了需在2018年8月31日将车位交付给业主停车使用，如逾期交付，则按逾期天数每天缴纳20元违约金给业主，逾期60天，业主有权退订车位使用权，鑫屿公司双倍返还业主已付款项。其中部分车位使用权交付期限为2018年10月31日、2018年12月31日、2019年2月28日。因逾期交付车位，鑫屿公司以抵扣物业费的形式向9户业主赔偿了违约金，共计13638元；另以现金的形式向19户业主赔偿了违约金，共计132600元；两户业主退购车位，鑫屿公司退还了车位费102000元及赔偿违约损失27600元，因其中一位业主以诉讼的形式要求鑫屿公司退还车位费及赔偿损失，鑫屿公司还负担了案件受理费1075元。再查明，埃斯顿公司就案涉项目的销售合同向本院起诉鑫屿公司，案号为（2019）粤0112民初7227号。该案中，埃斯顿公司诉请为：1、判决确认埃斯顿公司已完成桂林雅云尚城机械停车位采购与安装项目80%工程；2、判决鑫屿公司清偿剩余未付30%设备费用594720元；3、判决鑫屿公司支付因单方解除合同的违约行为而产生的违约金594720元（设备费用总金额的30%）；4、诉讼费、财产保全费由鑫屿公司承担。鑫屿公司在该案中亦提起反诉，反诉请求为：1、判决确认埃斯顿公司与鑫屿公司于2018年4月11日签订的《机械式停车设备销售合同》于2018年12月3日解除；2、判决埃斯顿公司返还鑫屿公司超额支付的设备款77208元及赔偿利息损失4095.24元（按同期银行贷款利率自2018年12月4日计至付清之日止，暂计至2020年1月9日为4095.24元）；3、判决埃斯顿公司承担诉讼费用。本院认为：虽本案诉争的为安装合同项下的安装费用，（2019）粤0112民初7227号案件诉争的是销售合同项下的设备款项，但实际上两案所涉及的为同一个工程项目且密不可分，故本院一并进行论述。埃斯顿公司与鑫屿公司之间签订的《机械式停车设备销售合同》和《机械式停车设备安装合同》是双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的效力性强制性规定，合法有效，本院依法予以确认。综合埃斯顿公司与鑫屿公司在本案与（2019）粤0112民初7227号案件中的诉辩意见，双方主要有以下四个争议焦点，一是鑫屿公司单方面解除合同是否违约及应否承担违约金，二是如何确定埃斯顿公司已送货数量及价格，三是如何确定埃斯顿公司已完成的安装工程量及费用，四是鑫屿公司反诉要求埃斯顿公司赔偿损失能否得到支持。一、关于第一个争议焦点即鑫屿公司单方面解除合同是否违约及应否承担违约金。合同明确约定设备总工期为鑫屿公司支付第一期款且双方以书面形式确认技术方案、鑫屿公司以书面形式给出通知开始生产之日起至停车设备安装完毕之日止共计90个工作日。鑫屿公司于2018年4月13日向埃斯顿公司支付了第一期设备款198240元，于2018年4月23日发送排产通知单，于2018年4月28日共同确认规划方案，据此计算工期应于2018年9月1日届满，埃斯顿公司单方面出具预计进度承诺表，并注明工期自2018年10月24日起计算，该进度承诺表并未经鑫屿公司签字或盖章，不具有变更合同条款的法律效力，也未有其他证据证实鑫屿公司同意变更工期，故埃斯顿公司在合同约定的工期届满之日并未完成送货、安装等合同义务，退一步讲，即使在单方作出进度承诺之后，埃斯顿公司亦未按其承诺在15天内送完全部货物，其行为构成违约。因此，埃斯顿公司未依约完成送货安装义务，鑫屿公司依法享有合同解除权，鑫屿公司于2018年12月3日向埃斯顿公司发送合同解除通知书，自该通知书送达埃斯顿公司之日即2018年12月4日起，案涉《机械式停车设备销售合同》及《机械式停车设备安装合同》依法解除。至于埃斯顿公司主张因鑫屿公司原因造成工期延迟不应计算在总工期内，且鑫屿公司逐离其员工导致无法交货，本院认为，首先，埃斯顿公司未能对鑫屿公司对工期延迟具有过错进行充分举证，埃斯顿公司于2018年10月26日在工程联络函中提出的影响施工的原因，鑫屿公司于2018年10月30日已逐一进行回复并明确要求货物尽快到场安装；其次，从双方履行情况来看，直至鑫屿公司发出解除通知之日，埃斯顿公司仍未完成送货亦未完成安装，显然也已超过了合同履行的合理期限。因此，埃斯顿公司主张鑫屿公司解除合同构成违约行为并诉请鑫屿公司承担单方解除合同的违约金，均缺乏事实及法律依据，本院不予支持。二、根据《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。埃斯顿公司完成部分送货及安装后，鑫屿公司将尚未完成部分交由案外人中天公司接手，且案涉项目现已安装完毕，不具备恢复原状的可能性，对埃斯顿公司已送货及安装部分的损失，鑫屿公司可以以赔偿的形式进行弥补。但是，本院依法委托的司法评估机构表示无法对埃斯顿公司交付设备及安装工程量所占百分比以及市场价格进行评估，故本院仅能依照埃斯顿公司所送零部件的采购价格及安装工程量的价格来确定其损失，案涉第二个争议焦点即如何确定埃斯顿公司已送货的数量及价格。首先，关于计算单价。埃斯顿公司与鑫屿公司签订的销售合同仅约定整套设备的价格，未对设备零部件的价格进行单独约定，无法参考确定埃斯顿公司所送零部件的价格。而埃斯顿公司提交的与第三方签订的采购合同均加盖有第三方供应商的公章，项目名称、送货地址、采购时间均能与案涉项目相吻合，且采购的设备零件的名称、数量绝大多数能够与双方确认的现场清点清单相互对应，埃斯顿公司造假的可能性较低，故本院对采购合同的真实性予以确认。在埃斯顿公司和鑫屿公司未通过销售合同明确车库设备零部件价格的情况下，采购合同可作为确定埃斯顿公司已送货金额的计算依据。其次，关于送货数量。埃斯顿公司作为一名成熟的商事主体，专业从事智能车库设备安装制造，应当对其送货数量及安装工程量依法承担举证责任，但埃斯顿公司无法提供送货签收单等确切的送货凭证，应承担相应举证不能的法律后果。在本院要求下，埃斯顿公司及鑫屿公司在现场清点共同制作了清点清单，经双方清点确认的送货数量，属于双方对自身权利义务的合理处分，本院予以认可，本院以双方共同清点后形成的现场清点清单为基础，对照埃斯顿公司提交的采购合同，对本院确认的埃斯顿公司的送货情况具体列表予以说明（详见附表）。对埃斯顿公司单方面主张的其他送货，因缺乏证据支持，本院不予采信。1、其中清点清单列明有部分货物数量超出埃斯顿公司向第三方采购数量，本院认为将以往存货一并送货符合交易惯例，且鑫屿公司对该超出数量也予以认可，故本院以双方共同确认的数量为准。2、鑫屿公司主张清点清单上的部分货物是中天公司提供，本院认为在鑫屿公司与埃斯顿公司已经对同一份采购合同中的其他采购零部件予以确认的情况下，埃斯顿公司依约交付该合同项下全部货物的可信度更高，鑫屿公司主张是中天公司提供但并未举出相关证据证实，故应以埃斯顿公司通过采购合同采购的数量为准。但是对于清单中的电缆线，埃斯顿公司所举证的电缆线送货情况为第三方制作送货单，并无人员签收，且埃斯顿公司所主张的电缆送货数量与采购合同对应性不强，鑫屿公司对电缆线送货情况亦不予确认，故本院认为，埃斯顿公司对电缆线的送货未能尽到举证责任，对其主张的电缆线送货数量本院不予采信。3、清单中的传动组件，在埃斯顿公司与第三方的采购合同中是约定按零件计价，由于零件送到项目工地之后组装成传动件，故双方现场清点数量为247套，本院予以确认，并以采购合同约定的总价计算该传动件价格。4、清点清单中的钢结构部件，涉及编号CG2018052301的采购合同，该合同零部件总价为731046.98元，优惠后实际合同金额为728000元，因此，应根据本院核定的送货数量对应的零部件金额乘以合同实际金额与零部件总价的比例来确定该零部件价格。最后，埃斯顿公司主张按照采购合同金额上浮20%至30%的价格出售给鑫屿公司，虽然加价出售符合商事交易惯例，但是埃斯顿公司主张的利润比例过高且缺乏合同依据，其盈利是基于货款还是安装费亦不清楚，考虑到埃斯顿公司在交易过程中未尽谨慎注意义务，导致设备费用不明，存在过错，对其上浮20%至30%的比例计算货款金额的要求不予支持。因此，经本院核算，埃斯顿公司已交付鑫屿公司的货物采购价格为1590946.22元（详见附表）。鑫屿公司已支付991200元，故埃斯顿公司有权要求鑫屿公司支付599746.22元，其诉请鑫屿公司支付设备款594720元，为其对自身权利的自由处分，并不违反法律法规，本院予以支持。鑫屿公司并未多付设备款，其反诉要求埃斯顿公司退还已支付的部分设备款77208元并赔偿利息损失，并无事实及法律依据，本院不予支持。三、关于第三个争议焦点即如何确定埃斯顿公司已完成的安装工程量及费用。埃斯顿公司未能提供现场工作签证单、安装验收单等证据导致评估工作无法开展，其所提供的工作联络函仅有一份有鑫屿公司回复，也并未能反映出其已经完成的工作量，然而，鑫屿公司也对埃斯顿公司的工作量进行了举证，根据《最高人民法院关于适用的解释》第一百零八条第一款、第二款的规定，对负有举证证明责任的当事人提供的证据，人民法院经审查并结合相关事实，确信待证事实的存在具有高度可能性的，应当认定该事实存在。对一方当事人为反驳负有举证证明责任的当事人所主张事实而提供的证据，人民法院经审查并结合相关事实，认为待证事实真伪不明的，应当认定该事实不存在。鑫屿公司出示了案涉项目监理方提供的证明以及项目接手人中天公司出具的清点清单，均载明安装量不超过总工程安装量的20%。而2018年10月24日埃斯顿公司出具的工程预计进度承诺表也反映出其尚未完成电机安装、载车板安装、电气安装、设备调试等主要工程内容。从埃斯顿公司和鑫屿公司双方提供的现场照片来看，大多数车位并未完成主体框架结构，部分车位甚至为空置，埃斯顿公司主张已完成工程量达80%缺乏合理性与可信度，在其未履行应尽的举证义务的情况下，鑫屿公司进行了反证并自认埃斯顿公司已完成工程量达总工程量的20%，具有相应的事实依据，本院予以采信。至于埃斯顿公司主张鑫屿公司与中天公司存在利害关系，中天公司将前期埃斯顿公司已完工工程量及价格进行压低，以便获取更高的后期款项，本院认为埃斯顿公司的该主张并无证据支持，属其主观臆断，一方面案涉项目监理方对于埃斯顿公司的工作量亦出具证明予以佐证，另一方面埃斯顿公司未对自己的工作量进行详细记录，合同解除后亦未主动配合鑫屿公司进行清点，将自身置于被动地位，应为其消极不作为承担相应的后果，且鑫屿公司已经向中天公司支付了设备款和工程款，埃斯顿公司不能因对于中天公司的主观臆断对抗鑫屿公司实际发生的损失，故对埃斯顿公司的该主张本院不予采纳。经计算，埃斯顿公司有权主张安装费156360元（781800×20%），鑫屿公司已支付安装费390900元，超出埃斯顿公司有权主张的金额，埃斯顿公司诉请鑫屿公司支付剩余款项缺乏事实依据，本院不予支持。鑫屿公司反诉要求埃斯顿公司退回其支付的超出部分安装费234540元（390900-156360）及合同解除之日起计算的资金占用利息损失，有事实和法律依据，本院予以支持。安装费利息损失应以234540元为基数，自2018年12月4日起至2019年8月19日止，按中国人民银行同期同类贷款利率计算；自2019年8月20日起至清偿之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。四、关于第四个争议焦点即鑫屿公司反诉要求埃斯顿公司赔偿损失能否得到支持，包括多支出的案涉项目款项362740元、赔偿业主的违约金173838元以及已负担的诉讼费1075元。《中华人民共和国合同法》第一百一十三条规定“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失”；第一百一十四条第一款、第二款规定“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”。虽然安装合同明确约定由于埃斯顿公司原因造成工期延期，埃斯顿公司应向鑫屿公司支付每日千分之一的违约金，最多不超过合同总价的百分之三。但是该违约金并不足以弥补鑫屿公司的损失，鑫屿公司有权就其实际损失主张赔偿。因埃斯顿公司未能依约完成车库安装工作，导致鑫屿公司另找中天公司完成后续购货、安装工作而多支出的费用，应当为埃斯顿公司所能预见并应予以赔偿。中天公司接手后，鑫屿公司调整了实际安装的停车设备数量，但中天公司的安装总价格并未超出案涉安装合同的总价格，并未不当加重埃斯顿公司的赔偿责任，且鑫屿公司已举证证实其向中天公司实际支付1744840元，本院予以采信。另本院认定鑫屿公司需向埃斯顿公司支付的销售合同项下款项为1585920元（991200+594720），需向埃斯顿公司支付的安装合同项下款项为156360元，即鑫屿公司实际支出应为3487120元（1744840+1585920+156360），该数额与原销售合同及安装合同金额的差额即为鑫屿公司的实际损失部分，计算可得722920元（3487120-2764200），鑫屿公司有权就该部分损失要求埃斯顿公司予以赔偿，鑫屿公司反诉要求埃斯顿公司赔偿损失362740元，系其对自身权利的自由处分，不违反法律规定，本院予以支持。对于因埃斯顿公司逾期交付车位导致鑫屿公司被业主索赔，确属鑫屿公司的实际损失，鑫屿公司提交了《车位使用权转让协议》、业主签字和指纹捺印确认的物业费抵扣表和违约金现金赔偿签收表以及转账凭证为证，对于鑫屿公司的该部分损失，本院予以采信，鑫屿公司与业主约定逾期交付按每日20元赔偿违约金，且超期超过3个月即需要双倍退还收取款项，但在实际赔付中并未严格按照该条款履行，经计算，赔偿款并未超出法律规定的上限，因此，埃斯顿公司应就鑫屿公司不能及时交付车位而被业主索赔的该部分损失进行赔偿，具体金额为173838元（13638＋132600＋27600）。至于业主以诉讼的形式要求鑫屿公司退还车位费及赔偿损失而导致鑫屿公司负担该案件受理费1075元，该部分损失是基于鑫屿公司未积极依约履行赔偿义务而导致，并非必然产生的损失，不应由埃斯顿公司承担。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条、第九十六条第一款、第九十七条、第一百零七条、第一百一十三条第一款、第一百一十四条第一款及第二款、第一百五十九条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、第一百零八条之规定，判决如下：一、原告（反诉被告）广州埃斯顿智能车库有限公司与被告（反诉原告）桂林鑫屿房地产开发有限公司之间的《机械式停车设备安装合同》自2018年12月4日起解除；二、原告（反诉被告）广州埃斯顿智能车库有限公司在本判决生效之日起十日内向被告（反诉原告）桂林鑫屿房地产开发有限公司退回安装费234540元并支付利息（以234540元为基数，自2018年12月4日起至2019年8月19日止，按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算；自2019年8月20日起至清偿之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；三、原告（反诉被告）广州埃斯顿智能车库有限公司在本判决生效之日起十日内向被告（反诉原告）桂林鑫屿房地产开发有限公司赔偿损失536578元；四、驳回原告（反诉被告）广州埃斯顿智能车库有限公司的全部诉讼请求；五、驳回被告（反诉原告）桂林鑫屿房地产开发有限公司的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费4168元，财产保全费2865元，均由原告广州埃斯顿智能车库有限公司负担。反诉案件受理费5823元，由反诉原告桂林鑫屿房地产开发有限公司负担8元，反诉被告广州埃斯顿智能车库有限公司负担5815元；反诉财产保全费3909元，由反诉原告桂林鑫屿房地产开发有限公司负担5元，反诉被告广州埃斯顿智能车库有限公司负担3904元。（该受理费与保全费反诉原告已预缴，反诉原告桂林鑫屿房地产开发有限公司同意由反诉被告广州埃斯顿智能车库有限公司在履行本判决时向其迳付9719元。）如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审判员  李娜二〇二〇年十二月二十八日法官助理王春梅书记员廖茜茹（代）附一：本案判决主要法律依据《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。第一百零八条对负有举证证明责任的当事人提供的证据，人民法院经审查并结合相关事实，确信待证事实的存在具有高度可能性的，应当认定该事实存在。对一方当事人为反驳负有举证证明责任的当事人所主张事实而提供的证据，人民法院经审查并结合相关事实，认为待证事实真伪不明的，应当认定该事实不存在。法律对于待证事实所应达到的证明标准另有规定的，从其规定。附二：申请执行事项根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条的规定：“申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。”在本判决生效后，一方当事人未按判决履行义务，对方当事人可以在上述期限内向法院申请执行，逾期申请的，法院将不予受理。附表：桂林雅云尚城项目费用清单单位：元            序号              品类              名称              单位              埃斯顿公司主张数量              鑫屿公司主张数量              埃斯顿公司采购数量              供应商              采购单价              采购总价              本院确认数量              本院确认总价                  1              螺丝              M16x180化学螺栓              套              1100              1088              1100              中山市汇有螺丝批发部              3.4              3740.000               1100              3740                  2              M10X15六角头全螺纹螺栓              套              788              788              788              中山市汇有螺丝批发部              0.33              260.040               788              260.04                  3              M5X20六角头全螺纹螺栓              套              1981              1981              1981              中山市汇有螺丝批发部              0.105              208.005               1981              208.005                  4              M6X25六角头全螺纹螺栓              套              420              420              420              中山市汇有螺丝批发部              0.105              44.100               420              44.1                  5              M16x210六角头全螺纹螺杆              套              578              578              578              中山市汇有螺丝批发部              5.5              3179.000               578              3179                  6              M16X70六角头全螺纹螺栓              套              1426              1426              1426              中山市汇有螺丝批发部              2              2852.000               1426              2852                  7              M16X60六角头全螺纹螺栓              套              737              737              737              中山市汇有螺丝批发部              1.96              1444.520               737              1444.52                  8              M16X55六角头全螺纹螺栓              套              642              642              642              中山市汇有螺丝批发部              1.9              1219.800               642              1219.8                  9              M16X50六角头全螺纹螺栓              套              583              583              583              中山市汇有螺丝批发部              1.85              1078.550               583              1078.55                  10              M16x45六角头全螺纹螺栓              套              3580              3580              3580              中山市汇有螺丝批发部              1.73              6193.400               3580              6193.4                  11              M12X45六角头全螺纹螺栓              套              588              588              588              中山市汇有螺丝批发部              1.08              635.040               588              635.04                  12              M12X40六角头全螺纹螺栓              套              3380              3380              3350              中山市汇有螺丝批发部              1.03              3450.500               3380              3481.4                  13              M12X35六角头全螺纹螺栓              套              2608              2608              2608              中山市汇有螺丝批发部              0.98              2555.840               2608              2555.84                  14              M12X25六角头全螺纹螺栓              套              1701              1701              1701              中山市汇有螺丝批发部              0.7              1190.700               1701              1190.7                  15              M10X50六角头全螺纹螺栓              套              189              189              189              中山市汇有螺丝批发部              0.55              103.950               189              103.95                  16              M10X40六角头全螺纹螺栓              套              368              368              368              中山市汇有螺丝批发部              0.5              184.000               368              184                  17              M10X25六角头全螺纹螺栓              套              731              731              731              中山市汇有螺丝批发部              0.2              146.200               731              146.2                  18              M8X25六角头全螺纹螺栓              套              15602              0              8894              中山市汇有螺丝批发部              0.216              1921.104               8894              1921.104                  19              M8X25内六角圆柱头螺栓              套              1156              1156              1156              中山市汇有螺丝批发部              0.28              323.680               1156              323.68                  20              M6X70六角头全螺纹螺栓              套              149              149              149              中山市汇有螺丝批发部              0.212              31.588               149              31.588                  21              M8X80膨胀螺栓              套              1800              1800              1800              中山市汇有螺丝批发部              0.38              684.000               1800              684                  22              M16螺母              套              1724              1724              1724              中山市汇有螺丝批发部              0.39              672.360               1724              672.36                  23              开口销φ4X40              套              583              583              583              中山市汇有螺丝批发部              0.08              46.640               583              46.64                  24              轴用弹性挡圈A22              套              101              101              101              中山市汇有螺丝批发部              0.1              10.100               101              10.1                  25              轴用弹性挡圈A25              套              465              465              465              中山市汇有螺丝批发部              0.1              46.500               465              46.5                  26              轴用弹性挡圈A30              套              652              652              652              中山市汇有螺丝批发部              0.1              65.200               652              65.2                  27              A型平键8X7X35              套              187              187              187              中山市汇有螺丝批发部              2              374.000               187              374                  28              A型平键6X6X25              套              96              96              96              中山市汇有螺丝批发部              0.5              48.000               96              48                                                总计              32739.717                  29              主体钢结构              前左立柱（SUV）              套              19              19              19              河南中州智能设备集团有限公司              487.73               9266.95              19              9266.95                  30              前右立柱（SUV）              套              19              19              19              河南中州智能设备集团有限公司              487.73               9266.95              19              9266.95                  31              后右立柱（SUV）              套              19              19              19              河南中州智能设备集团有限公司              450.96               8568.16              19              8568.16                  32              后左立柱（SUV）              套              19              19              19              河南中州智能设备集团有限公司              439.56               8351.64              19              8351.64                  33              前左立柱              套              49              49              49              河南中州智能设备集团有限公司              452.51               22172.99              49              22172.99                  34              前右立柱              套              49              49              49              河南中州智能设备集团有限公司              452.51               22172.99              49              22172.99                  35              后右立柱              套              49              49              49              河南中州智能设备集团有限公司              415.77               20372.68              49              20372.68                  36              后左立柱              套              49              49              49              河南中州智能设备集团有限公司              404.26               19808.84              49              19808.84                  37              单列前横梁              套              14              14              14              河南中州智能设备集团有限公司              608.31               8516.31              14              8516.31                  38              单列后横梁              套              14              14              14              河南中州智能设备集团有限公司              642.56               8995.85              14              8995.85                  39              2列前横梁              套              33              33              33              河南中州智能设备集团有限公司              1186.50               39154.55              33              39154.55                  40              2列后横梁              套              33              33              33              河南中州智能设备集团有限公司              1234.13               40726.29              33              40726.29                  41              3列前横梁              套              21              21              21              河南中州智能设备集团有限公司              1764.70               37058.60              21              37058.6                  42              3列后横梁              套              21              21              21              河南中州智能设备集团有限公司              1826.07               38347.45              21              38347.45                  43              左纵梁              套              68              68              68              河南中州智能设备集团有限公司              1322.75               89947              68              89947                  44              中纵梁              套              75              75              75              河南中州智能设备集团有限公司              1387.50               104062.50              75              104062.5                  45              右纵梁              套              68              68              68              河南中州智能设备集团有限公司              1322.75               89947              68              89947                  46              后斜支撑              套              136              136              136              河南中州智能设备集团有限公司              39.50               5372              136              5372                  47              前斜支撑              套              138              138              136              河南中州智能设备集团有限公司              30.42               4136.44              138              4197.27                  48              挂钩座              套              422              422              422              河南中州智能设备集团有限公司              29.15               12301.72              422              12301.72                  49              卡轴小板              套              665              665              665              河南中州智能设备集团有限公司              2.00               1330              665              1330                  50              U型板              套              286              286              286              河南中州智能设备集团有限公司              32.47               9286.13              286              9286.13                  51              轴承座加强锁板              套              286              286              286              河南中州智能设备集团有限公司              2.91               831.46              286              831.46                  52              厚1垫片              套              1088              不确定              1088              河南中州智能设备集团有限公司              0.30               326.4              1088              326.4                  53              厚3垫片              套              1088              不确定              1088              河南中州智能设备集团有限公司              0.30               326.4              1088              326.4                  54              吊耳车台拉杆              套              143              143              143              河南中州智能设备集团有限公司              159.24               22771.03              143              22771.03                  55              车台拉杆              套              143              143              143              河南中州智能设备集团有限公司              90.8275               12988.33               143              12988.3325                  56              车台拉杆              套              90              90              90              河南中州智能设备集团有限公司              90.82760               8174.48               90              8174.484                  57              车台板吊耳              套              572              572              572              河南中州智能设备集团有限公司              33.00               18876              572              18876                  58              主动焊接座              套              180              180              180              河南中州智能设备集团有限公司              35.00               6300              180              6300                  59              被动焊接座              套              180              180              180              河南中州智能设备集团有限公司              27.00               4860              180              4860                  60              横移前拉杆              套              90              90              90              河南中州智能设备集团有限公司              166.04               14943.64              90              14943.64                  61              地面导轨-1200              套              20              总长度660米              20              河南中州智能设备集团有限公司              57.72               1154.30              20              1154.3                  62              地面导轨-1800              套              46              46              河南中州智能设备集团有限公司              83.05               3820.07              46              3820.07                  63              地面导轨-2200              套              2              2              河南中州智能设备集团有限公司              101.32               202.64              2              202.64                  64              地面导轨-3000              套              180              180              河南中州智能设备集团有限公司              136.60               24587.10              180              24587.1                  65              地面导轨-3600              套              10              10              河南中州智能设备集团有限公司              165.41               1654.10              10              1654.1                  66              端部方钢              套              40              0              40              河南中州智能设备集团有限公司              1.70               68              40              68                                 总计              731107.8265                  67              电机座              套              143              143              143              沁阳市宇鹏机械制造有限公司              75              10725              143              10725                  68              松链开关安装板              套              572              0              572              沁阳市宇鹏机械制造有限公司              4              2288              572              2288                  69              链条行程开关安装板               套              286              286              286              沁阳市宇鹏机械制造有限公司              5              1430              286              1430                  70              开关支座              套              208              0              208              沁阳市宇鹏机械制造有限公司              5              1040              208              1040                  71              前警灯安装板              套              35              35              35              沁阳市宇鹏机械制造有限公司              4              140              35              140                  72              电机垫板              套              143              143              143              沁阳市宇鹏机械制造有限公司              25              3575              143              3575                  73              升降车台尾部拉杆              套              143              143              143              沁阳市宇鹏机械制造有限公司              165              23595              143              23595                  74              预备停车档杆              套              233              0              233              沁阳市宇鹏机械制造有限公司              9              2097              233              2097                  75              横移挡车杆              套              90              90              90              沁阳市宇鹏机械制造有限公司              160              14400              90              14400                  76              走线管组焊              套              90              90              90              沁阳市宇鹏机械制造有限公司              65              5850              90              5850                  77              横移开关护罩              套              131              0              131              沁阳市宇鹏机械制造有限公司              7              917              131              917                  78              横移开关板              套              131              0              131              沁阳市宇鹏机械制造有限公司              5              655              131              655                                                合计              66712                  79              车台板              横移车台右边梁              套              90              90              90              安徽鸿天机械科技有限公司              363.216              32689.44              90              32689.44                  80              横移车台左边梁              套              90              90              90              安徽鸿天机械科技有限公司              364.596              32813.64              90              32813.64                  81              升降车台左边梁              套              143              143              143              安徽鸿天机械科技有限公司              322.023              46049.29              143              46049.289                  82              升降车台板右边梁              套              143              143              143              安徽鸿天机械科技有限公司              322.023              46049.29              143              46049.289                                                合计              157601                  83              传动件              传动组件              套              247              247                             任丘市国杰机械配件厂                             163459              247              163459                  84              轴承              深沟球轴承6006-2RS              个              1716              1716              1716              南京迈之天机电有限公司              4.2              7207.2              1716              7207.2                  85              深沟球轴承6005-2Z              个              360              360              360              南京迈之天机电有限公司              3.3              1188              360              1188                  86              带座轴承_UCPA205               个              360              360              360              南京迈之天机电有限公司              15              5400              360              5400                                                合计              13795.2                  87              链条              16A单排链条105节              套              76              76              76              杭州东毅链传动有限公司              78.75              5985              76              5985                  88              16A单排链条131节              套              76              76              76              杭州东毅链传动有限公司              98.25              7467              76              7467                  89              16A单排链条107节              套              286              286              286              杭州东毅链传动有限公司              80.25              22951.5              286              22951.5                  90              20A单排链条151节              套              286              286              286              杭州东毅链传动有限公司              218.95              62619.7              286              62619.7                  91              20A-1节全链扣              套              286              286              286              杭州东毅链传动有限公司              2.5              715              286              715                  92              20A单排链条30节              套              143              143              143              杭州东毅链传动有限公司              43.5              6220.5              143              6220.5                  93              16A单排链条101节              套              210              210              210              杭州东毅链传动有限公司              75.75              15907.5              210              15907.5                  94              16A单排链条127节              套              210              210              210              杭州东毅链传动有限公司              95.25              20002.5              210              20002.5                  95              10A链条20节              套              90              90              90              杭州东毅链传动有限公司              4              360              90              360                                                                                                                                                                                       142228.7                  96              电机              横移电机(螺丝孔距:130X65)              套              90              90              90              苏州乔力以机械设备有限公司              560              50400              90              50400                  97              2层升降电机(螺丝孔距:210X150)              套              143              143              143              苏州乔力以机械设备有限公司              1650              235950              143              235950                                                合计              286350                  98              电缆线              ZC-RVV 2*0.5              米              200              0              5000              深圳市东佳信电线电缆有限公司              1.07              5350              0              0                  99              ZC-RVV 4*0.5              米              2300              0              2300              深圳市东佳信电线电缆有限公司              1.88              4324              0              0                  100              ZC-RVV 4*1              米              2000              0              2000              深圳市东佳信电线电缆有限公司              3.3              6600              0              0                  101              ZC-RVV 3*0.5              米              800              0              800              深圳市东佳信电线电缆有限公司              1.42              1136              0              0                                 总价：32739.72+731107.83×728000÷731046.98+66712+157601+163459+13795.2+142228.70+286350=1590946.22元。