湖北省武汉市汉南区人民法院民 事 判 决 书（2020）鄂0113民初873号原告：武汉鸿冠建筑装饰工程有限公司，住所地武汉市江汉区建设大道**同成大厦********。法定代表人：李涛，该公司总经理。委托诉讼代理人：俞良瑞，湖北诚明律师事务所律师。被告：孔祥田，男，1963年12月7日出生，汉族，住湖北省阳新县。原告武汉鸿冠建筑装饰工程有限公司诉被告孔祥田装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年9月9日立案受理后，依法由审判员张照银适用简易程序公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人俞良瑞、被告孔祥田均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：一、判令被告支付原告因工程抢修返工额外付出的人工费损失400491.9元；二、判令被告承担因工程逾期的违约金311.6万元天×0.5%/天×15天＝93.48万元；三、诉讼费用由被告承担。事实与理由：2019年4月16日，原、被告签订《装修委托（施工）安全承包合同》，约定原告作为发包方将汉南碧桂园凤凰湾二期一标段1/2#公区和户内精装修工程承包给被告进行施工；工程地点为武汉市汉南区纱帽正街；合同工程价为311.6万元包干；被告对相关项目包工、包质量、包工期、包安全文明施工；施工时间为2019年4月8日至2019年8月30日；付款方式为被告在每月25日前将己施工完分部分项工程提出付款申请，经原告项目负责人及驻现场代表共同验收确认后，原告支付经成本部核定造价的60%作为工程进度款，工程完工验收合格后一个月内办理结算手续，竣工决算完成后原告向被告付至结算造价的95%，留5%作为工程质保金，工程保修期2年满后，如无质量问题，经原告、物业公司签字同意后，20天内支付保修款总额（扣除相应费用），但质量保修金的返还并不免除被告在保修期内的保修责任。签订合同后，工程施工期间，原告一直按期给被告付款，共计向被告支付工程款556749.5元，但由于被告拖欠工人工资，无奈之下原告只能替被告代为发放工人工资1803192.4元，该费用根据合约应当加倍从工程总价款中扣除。且因被告施工质量问题，导致大量工程需要返工抢修，原告多次通知被告，被告却多次拖延不派工返工，后在双方协商下，被告承诺于2020年5月15日前完成所有工程及整改工作，但实际未派任何工人施工，也未按约定时间完成工作。迫于无奈，汉南碧桂园凤凰湾二期的项目方武汉碧阳房地产开发有限公司安排第三方安排人工对于该项目进行抢修，最终项目于2020年7月15日完工，花去人工费1000750元，该费用项目方从原告的工程款中进行扣除。该损失是由于被告的施工质量不合格造成，依据合同该人工费应当由被告承担。根据合同，工程竣工，原告应支付给被告工程款的95%，即296.02万元，事实上原告共计向被告和其下工人支付工程款2359941.9元，额外垫付返工抢修人工费1000750元，综合计算，扣除相关款项后，被告还应返还原告因工程抢修返工额外付出的人工费400491.9元；根据双方合同第十二条第6条之规定，“乙方的工程质量达不到合格工程质量标准，相关返工人工及材料费用由乙方承担。乙方的工程工期达不到合同要求，发包方按照延期一天对乙方予以总价0.5%处罚”，双方协定变更完工工期为2020年5月15日，但由于被告违约，不派人进行返工和抢修，导致装修工程至2020年7月15日才完工，依据合同，被告应当承担2020年5月15日至2020年7月15日工程延期的相关违约金，共计93.48万元。原告按合同约定履行了义务，而被告不讲诚信，长期拖欠原告工程款，给原告造成巨额经济损失，为维护自身合法权益，诉诸法律，恳请人民法院查明事实，依法判如所请。被告辩称，原告诉称的不是事实，原告的材料没有到位导致无法施工，工人坐在那里被告都要付工资的。关于质量问题，去年都已经验收了。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：2019年4月16日，原、被告签订《装修委托（施工）安全承包合同》，约定原告作为发包方将汉南碧桂园凤凰湾二期一标段1/2#公区和户内精装修工程承包给被告进行施工；工程内容为1/2#公区和户内精装修工程；工程价款为311.6万元包干；被告包工、包质量、包工期、包安全文明施工；施工时间为2019年4月8日至2019年8月30日；付款方式为被告在每月25日前将己施工完分部分项工程提出付款申请，经原告项目负责人及驻现场代表共同验收确认后，原告支付经成本部核定造价的60%作为工程进度款，工程完工验收合格后一个月内办理结算手续，竣工决算完成后原告向被告付至结算造价的95%，留5%作为工程质保金，工程保修期2年满后，如无质量问题，经原告、物业公司签字同意后，20天内支付保修款总额（扣除相应费用），但质量保修金的返还并不免除被告在保修期内的保修责任；如被告出现拖欠农民工工资情况，原告有权代为发放并从应付工程款中加倍扣除；被告的工程质量达不到合格工程质量标准，相关返工人工及材料费用由被告承担，被告的工程工期达不到合同要求，按照延期一天对被告予以总价0.5%处罚。后原、被告签订《装饰施工劳务补充协议》约定案涉工程项目其他补助5万元包干，被告不得再因任何原因增加费用；施工用水电费由原告承担，生活用水电费由被告自理。因被告施工质量问题，原告于2019年12月25日发函被告，要求被告对2#楼室内瓷砖铺贴进行维修整改等，被告出具承诺书，承诺在2020年5月15日前完成1-2#楼公区室内瓷砖铺贴（粗保洁维修或安装工作），未按时完成的由项目部安排人员进行维修或安装工作，产生费用由其本人承担。由于截止2020年7月1日1#-3#楼厨房、卫生间、飘窗台的墙地砖仍存在严重空鼓且整改个人严重不足，案涉工程的项目方武汉碧阳房地产开发有限公司安排第三方进行维修并于2020年7月15日完工，1#-2#楼合计花费人工费1000750元，该费用项目方从原告的工程款中进行扣除。另查明，原告支付被告工程款共计556749.5元，代被告支付房租、水电费、工人工资等费用合计1803192.4元。本院认为，原、被告签订的《装修委托（施工）安全承包合同》、《装饰施工劳务补充协议》，均系双方当事人的真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方当事人应按照合同履行。由于被告工程质量问题，且未按期完成维修，导致项目方额外支出维修人工费1000750元，按照原、被告合同约定，此费用应从被告的工程款中予以扣减，原告剩余未支付给被告的工程款为3116000元×95%﹢50000元﹣556749.5元﹣1803192.4元＝650258.1元，抵扣原告应支付的剩余工程款650258.1元，被告应支付原告因工程抢修返工额外付出的人工费损失1000750元﹣650258.1元＝350491.9元。关于原告诉请被告支付逾期完工违约金的问题，本院认为根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条等相关规定，违约金系以赔偿非违约方的损失为主要功能，因此违约金的确定应参照非违约方的实际损失，本案中原告并未提交证据证明其产生实际损失，故对原告诉请被告支付逾期完工的违约金本院不予支持。综上，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十三条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条及第一百四十二条的规定，判决如下：一、被告孔祥田于本判决生效之日起十日内返还原告武汉鸿冠建筑装饰工程有限公司因工程抢修返工额外付出的人工费损失350491.9元；二、驳回原告武汉鸿冠建筑装饰工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取8409元，由被告孔祥田负担3278.5元，原告武汉鸿冠建筑装饰工程有限公司负担5130.5元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省武汉市中级人民法院。审判员  张照银二〇二〇年十二月十日书记员  曾 艳