北京市大兴区人民法院民 事 判 决 书(2020)京0115民初14634号原告：雅新工程有限公司，住所地北京市顺义区张镇工业区路3号5032室。法定代表人：李茂生，该公司执行董事。委托诉讼代理人：李清海，北京市营建律师事务所律师。委托诉讼代理人：宋文丽，北京市营建律师事务所律师。被告：北京华卓餐饮连锁股份有限公司，住所地北京市顺义区安泰大街9号院4号楼604室。法定代表人：陆文华，该公司总经理。委托诉讼代理人：冯晓磊，北京瀛和律师事务所律师。委托诉讼代理人：周灿，北京瀛和律师事务所实习律师。原告雅新工程有限公司(以下简称雅新公司)与被告北京华卓餐饮连锁股份有限公司（以下简称华卓公司）装饰装修合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告雅新公司的委托诉讼代理人李清海，被告华卓公司的委托诉讼代理人冯晓磊、周灿到庭参加诉讼。本案现已审理终结。雅新公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告向原告支付剩余装修款383712．53元；2、请求判令被告向原告支付逾期付款利息11796元（按照全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率计算，从2019年9月30日开始至款项实际付清之日止，现暂计至2020年6月30日）；3、请求判令被告承担本案的诉讼费用。事实与理由：2019年1月，被告中标为北京新机场航站楼第十批餐饮中标单位，被告随确定原告为案涉工程的施工单位(见证据一)；双方于2019年3月，原告与被告签署了《建筑装饰工程施工合同》，约定由原告（作为承包方)承接被告(作为发包方)位于北京大兴新机场二层国内出发（西北指廊）蓉李记的餐饮连锁店装饰装修工程，合同约定价款为固定总价，进度款的支付为：合同生效后，支付总价款的40%即520000元；隐蔽工程验收合格后，支付总价款的30%即390000元；工程竣工并全部经机场方及甲方验收合格后，支付总价款的25%即325000元；双方结算后付至结算价的95%；质保期满后，被告向原告支付总价款的5%即65000元。工程质保期自甲方签署全部验收合格报告日期之日起一年。合同签订后，雅新公司于2019年4月20日正式开工，在施工过程中，华卓餐饮公司多次变更工程项目，原告最终于2019年6月20日完成全部工程，同年9月26日办理了竣工验收手续并交付使用。2020年1月24日，原告将案涉工程的竣工结算上报给被告，上报结算金额为1443712．53元，时至今日被告仍未确定结算亦未提出审核意见。到目前为止，被告仅支付了106万元。被告的行为已严重违反了双方合同约定及相关规定，侵害了原告的合法权益；原告为维护自身的合法权益，特提起诉讼，请求法院依法支持原告的诉讼请求。华卓公司辩称，原告诉称的合同总价1300000元，我公司无异议，但我公司已付款数额为1110000元，其中有2020年1月17日以华卓公司小吃店的名义汇款到原告账户的50000元。我方对原告主张的装修款金额不认可，双方已就合同全部款项进行了约定，并未对增减项进行合意，应在结算后确认剩余款项。我方不同意支付逾期付款利息，原告该项主张没有法律依据。本院经审理认定事实如下：2019年1月29日，北京首都机场餐饮发展有限公司通知华卓公司为北京新机场航站楼第十批餐饮项目单独店铺标段52（休闲餐）场地的中标单位。2019年1月，华卓公司委托雅新公司对上述中标场地进行装修施工。之后，甲方华卓公司与乙方雅新公司签订《建筑装饰工程施工合同》（以下简称《装饰合同》），合同专用条款载明：工程概况工程名称蓉李记二层国内出发（西北指廊）工程地点：北京大兴新机场，工程装修面积244平方米，采取乙方包工、包全部材料（施工内容为施工设计图及预算单中所有项目，材料不包含家具、厨房设备、绿化、消防、弱电设备）。价款与支付本工程总价款双方另行签署工程报价及预算方案中确定，所含价格包含所有软硬装费用及暖通（不含家具、厨房设备、绿化、消防、弱电设备），其中第一笔于合同生效后支付总价款40%，520000元，第二笔于隐蔽工程竣工验收合格后，支付总价款30%，390000元，第三笔于工程竣工并全部经机场方及甲方验收合格后，工程竣工决算完成且双方无异议，支付总价款25%即325000元，第四笔（质保金）质保期届满后，支付总价款的5%，65000元（总计1300000元）。现场代表甲乙双方分别指派：赵磊东（甲方代表）和张付亮（乙方代表）为驻施工现场代表。工程质保期自甲方签署全部验收合格报告日期之日起，由乙方负责质量保修责任一年。在此期间如果因装修项目问题，甲方反馈到乙方装修公司3日内未解决视为放弃保修，且根据项目严重情况扣除质保金。合同通用条款约定：3．工程价款及结算3．1本合同总价款为含税价且为甲方为完成此项工程达到预定使用状态的全部花费，如无相反约定的情况下，该款项已包含机场管理处要求的所有费用。3．2非甲方另行书面变更或新增施工内容，否则价款不做任何增加，如有涉及变更或新增施工内容，以《设计变更单》加《工程量确认单》或《工程联系单》加《工程确认单》形式进行确认并在结算确认书中体现，所有文件需经甲方特别授权人员签字并加盖甲方公章后方可生效。3．3除非甲方代表在乙方发出的工程联系函或其他报告、文件上签署明确意见，否则甲方代表或其他人的签字（即使其签署意见）仅表示甲方对该份文件的签收，不作为甲方意见或结算依据。3．4乙方未能满足本合同约定的付款条件时，甲方有权拒绝付款且不承担违约责任。12．1本合同一经生效任何一方不得随意变更，除非双方就变更事项达成书面补充协议。甲方因需求变更而提出变更请求的，乙方应给予配合，由此产生费用变更的，由双方协商解决。16．3双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件，包括合同履行过程中的有关通知、指令、工程会议纪要、信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等，在合同履行过程中以时间先后顺序，之后的优于之前的。16．4本项合同文件内容如果与顺序在前的合同文件之约定相违背，则对双方均不具有约束力，此合同签订生效后在装饰施工至工程结束验收无任何增项项目（如甲方需要乙方更改或调整、必须由甲乙双方书面形式签字盖章生效，乙方未按施工图纸进行施工或不符合效果图所导致的返工或重做、甲方概不负责，一切责任及经济损失由乙方承担，以及未按施工周期计划内完工导致甲方无法开业运行、每逾期一日按照合同总额扣除10%处罚金）。北京大兴国际机场航站楼施工项目竣工验收记录载明，工程名称：蓉李记店，工程地址：北京大兴国际机场航站楼混流区西北指廊S-C02-012/013，建设单位：北京华卓餐饮连锁股份有限公司，项目负责人赵磊东，施工单位：雅新工程有限公司，项目负责人井江，监理单位：北京华城建设监理有限责任公司，项目负责人王朝阳，开工日期2019年4月20日，竣工日期2019年6月20日。下方有建设单位华卓公司、监理单位北京华城建设监理有限责任公司、施工单位雅新公司分别盖章。验收记录表显示2019年10月10日验收完毕。庭审中，雅新公司为证明其公司于2019年1月24日向华卓公司报送了案涉工程竣工结算书，提交与华卓公司负责人田得铎的微信聊天记录，聊天记录显示雅新公司员工于2020年1月24日上午11:22将《华卓大兴新机场五家店面工程结算书》打包文件通过微信发给了华卓公司的田得铎。华卓公司对该证据的真实性认可，称这只表示其公司收到了结算书，但对结算内容并未确认，故不认可雅新公司该项证据的证明目的。雅新公司为证明案涉工程合同预算额1369373．22元，施工过程中减少施工项目造价71847．79元，增加施工项目造价146187．1元，最终结算价为1443712．53元；案涉工程施工过程中发生增项、减项施工项目和诸多洽商、变更，提交《华卓大兴新机场五家店面装修项目工程竣工结算书》（以下简称《竣工结算书》）。华卓公司对《竣工结算书》的真实性、证明目的都不认可。雅新公司为证明蓉李记店的增减项，提交了《蓉李记减项清单》《蓉李记增项清单》《蓉李记二次空开调整项目工程量》，上述增减项清单均由赵磊东、杨培宇和张付亮签名，但未署日期，其中减项清单记载原报价清单中消电检费用、水表、隔油器、网线、吊顶（保险冷冻库）、墙面装饰、装饰画、木饰面造型等9项工艺未做，合计71847．797元；增项清单载明：冷库防水、主电缆150缆、冷库增加插座、协助空调后期安装等4项工艺，共计62451元；二次空开调整项目工程量载明：桥架、配线、开槽、更换二次空开、二级配电箱、顶面拆除恢复等10项，共计79168．3元。华卓公司不认可上述增减项真实性和证明目的，称上述增减项并未加盖公司公章，即使有公司人员的签字也不生效。华卓公司称其已书面告知雅新公司工程质量存在问题、并要求雅新公司与其沟通解决，为此，其公司提交了《告知函》和邮寄记录。雅新公司认可告知函真实性，但对证明目的不认可，称该函件没有提到质量问题。对于减项问题，华卓公司称除雅新公司所提交的减项清单中列明的减项外，还有其他未施工项目，为此，其提交了《蓉李记减项核对》表，该减项核对表显示除雅新公司所称的9项减项外，还包括下列减项：10．隔油器1套，6210．2元；12．台面6㎡，单价620元，合计3720元。雅新公司对此表示：华卓公司所列减项工程，其公司均已实际施工并验收合格，华卓公司亦实际使用，为尽快收回工程款，其公司同意放弃华卓公司所增加的减项内容（第10项、第12项），但第12项已按照华卓公司要求改为大理石台面，并表示另行主张大理石台面的增项价款；装饰画的减项，应按合同报价单中的单价1450元予以计算。关于工程增项问题。经本院释明，雅新公司称其公司目前无力负担鉴定费，其自愿撤回主张增项部分工程款的请求，保留另行主张的权利。另华卓公司称赵磊东和杨培宇分别是其公司的工程负责人和工程监理，现已离职。上述事实，有当事人陈述、中标通知书、施工合同、竣工验收记录、微信截图、告知函、减项清单、增项清单、减项核对单等证据在案佐证。本院认为，合同是设立、变更、终止民事法律关系的协议，依法成立生效的合同对当事人具有法律拘束力。本案中，雅新公司与华卓公司所签订的《装饰合同》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，并经双方当事人签字、盖章，合法有效。双方当事人均应当按照合同约定适当履行各自义务，未出现法定、约定事由或经当事人协商同意，不得擅自变更或解除。本案中双方争议的焦点为：案涉工程是否存在增减项及华卓公司应付工程款的数额。关于案涉工程是否存在增减项问题。在合同确定工程报价汇总表的情况下，华卓公司代表赵磊东和雅新公司代表张付亮签订了案涉工程的减项清单、增项清单、二次空开调整清单，雅新公司主张上述清单为二公司对于案涉工程项目及价格的调整，而华卓公司不予认可，主张双方在《装饰合同》中约定仅有华卓公司代表签字的文件，只能表示该份文件的签收，不能作为认可增减项的意见。经本院组织核对，华卓公司除认可雅新公司提出的减项内容外，另提出两项减项内容，由此可见，案涉蓉李记工程确实存在减项。至于是否存在增项，因雅新公司撤回主张增项工程款的请求，本院对此不持异议，双方可就是否存在增项及增项工程款的数额另行解决。关于华卓公司应付的工程款数额，因双方签订的系固定总价合同，合同施工范围中有尚未施工的部分，雅新公司不在本案中主张增项工程款，故华卓公司应付工程款的数额应为合同价款与未施工部分价款的差额。至于未施工部分的工程款数额，雅新公司虽不认可华卓公司新列隔油器为减项内容，不锈钢台面已经按照华卓公司的要求改成大理石台面，但其同意相应扣减该两项项目对应的工程款，并表示另行解决大理石台面的工程款问题，本院对此不持异议。另雅新公司主张应按合同报价清单确定未施工项目的工程价款，符合法律规定，本院对该主张予以采纳。经核对，未施工项目的工程报价为80160元。合同总价为1300000元，华卓公司应支付的全部工程款数额（不含增项）为1219840元，扣除已付工程款1110000元，华卓公司还需要支付雅新公司工程款数额为109840元。关于欠付工程款的利息，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。利息从应付工程价款之日计付。因2019年8月20日起，中国人民银行贷款基准利率这一标准已经取消，代之以全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，故应按该贷款市场报价利率计算利息。本案中，华卓公司已支付了工程款共计1110000元，至于第三笔工程款的给付数额，合同约定工程竣工决算完成且双方无异议时给付至总价款的95%；根据蓉李记项目核对的减项内容及合同约定的付款比例，在第三笔付款条件成就时，华卓公司应付的工程款数额为1158848元，扣除已经支付的款项1110000元，华卓公司还应支付第三笔款48848元。至于第三笔欠付工程款的利息，因双方约定工程竣工决算完成且双方无异议时给付，雅新公司于2020年1月24日向华卓公司发送结算书，但华卓公司一直未予答复，且蓉李记工程已经于2019年10月交付华卓公司使用，华卓公司故意阻止给付条件之成就，应视为条件已经成就，故应自2020年1月25日开始计算该笔欠付工程款利息。至于第四笔款（质保金）的给付，按照双方约定的比例，质保金数额应为60992元，双方约定质保期满后给付，质保期自甲方签署全部验收合格报告日期之日起计算一年，案涉蓉李记装饰工程于2019年10月10日验收合格，华卓公司在验收单中签字盖章，故质保期于2020年10月10日届满，即第四笔款60992元应自2020年10月11日起计算利息。关于华卓公司辩称蓉李记装修工程存在地面损毁、前厅地面质量不合格、下水箅子尺寸不合格等质量问题，不应给付雅新对应工程款的主张，因其公司已经实际使用该工程，且已经超过质保期，故本院对此主张不予采纳。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十五条、第六十条、第二百六十九条之规定，判决如下：一、北京华卓餐饮连锁股份有限公司于本判决生效之日起十日内给付雅新工程有限公司装修款109840元；二、北京华卓餐饮连锁股份有限公司于本判决生效之日起十日内给付雅新工程有限公司欠付工程款利息，其中48848元的利息自2020年1月25日起计算，60992元的利息自2020年10月11日起计算，按照全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率计算至实际付清之日止；三、驳回雅新工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费9109元，由雅新工程有限公司负担7776元（已交纳），由北京华卓餐饮连锁股份有限公司负担1333元（北京华卓餐饮连锁股份有限公司于本判决生效之日起七日内给付雅新工程有限公司）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第二中级人民法院。审 判 员  孙 鹏二〇二〇年十二月三十一日法官助理  王皓宇书 记 员  许燕南