安徽省蚌埠市龙子湖区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）皖0302民初3295号 原告：太和县京韵装饰有限公司，住所地太和县沙河西路中央城4号楼，统一社会信用代码91341222343777866Q。 法定代表人：黄步虎，该公司总经理。 委托诉讼代理人：王从丰，安徽北正律师事务所律师。 委托诉讼代理人：陈涛，安徽北正律师事务所实习律师。 被告：蚌埠普济中医院，住所地安徽省蚌埠市国治街5号，统一社会信用代码52340300MJA790994T。 法定代表人：杨梦君，该院院长。 委托诉讼代理人：吴铭雄，安徽治邦律师事务所律师。 委托诉讼代理人：陈倩，安徽治邦律师事务所律师。 第三人：郑競，男，1957年7月9日出生，汉族，住安徽省蚌埠市蚌山区。 原告太和县京韵装饰有限公司与被告蚌埠普济中医院、第三人郑競装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年10月12日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告太和县京韵装饰有限公司的法定代表人黄步虎及其委托诉讼代理人王从丰、被告蚌埠普济中医院的委托诉讼代理人陈倩、第三人郑競到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 太和县京韵装饰有限公司向本院提出诉讼请求：1.被告支付拖欠工程款476626元；2.被告支付逾期付款利息损失（按中国人民银行同期贷款利率标准，自2019年1月1日起计算至付清欠款止）；3.被告负担诉讼费用。事实和理由：原告与被告系业务合作关系。2018年7月12日，原被告签订《蚌埠普济中医院二期装修合同》一份，约定工程由原告进行承包施工，工程款分进度付款。原告按照合同约定履行了施工义务，工程完工后经被告接受投入使用至今已二年。2019年1月1日双方进行结算，合同内工程价款为48万元，合同外工程价款为139926元，合计619926元。被告仅支付部分工程款，下欠工程款476626元，被告拖欠二年未能付款，经原告多次催要无果。 蚌埠普济中医院辩称，原告与被告之间存在装饰装修合同，原告未按合同约定项目进行装修，未按时完工，尚有未完成部分，未达到完全付款条件。合同中的第18项，原告未进行施工，应从合同价款中予以扣除40000元。被告已支付装修款417700元。原告所称合同增项无合同中约定的“甲方、设计师、工程监理签字认可”确认。原告装修存在问题，被告被行政处罚，给其造成损失，原告应予以赔偿。相关项目未装修完工，需原告前往医院进行找补。由于原告未按时保质保量完成装修，造成被告多支付7天费用，合计124852元，该款应当由原告承担。原告未按合同约定开具发票。 郑競述称，其是现场负责人，原告所施工的工程大部分都没有进行收尾工作，也没有验收。 本院经审理认定事实如下：太和县京韵装饰有限公司承接蚌埠普济中医院装修工程，2018年7月12日，甲方蚌埠普济中医院与乙方太和县京韵装饰有限公司签订《蚌埠普济中医院二期装修合同》一份，约定项目名称、工程量、单价等，工程总价款480000元，工期自2018年7月18日至2018年9月18日。付款方式：开工时首付10%，隔墙完工水电中期付款30%，木工中期付款30%，余款在完工后三个月内结清，留5%作为维修保证金二年。所有变更必须有甲方签字认可。 之后，太和县京韵装饰有限公司安排人员进场施工。郑競系蚌埠普济中医院工程部的负责人。2018年8月16日，经郑競签字确认，蚌埠普济中医院增加放射科整改项目43000元。2018年8月16日，经郑競签字确认，蚌埠普济中医院增加病房卫生间及柜子项目20410元。2018年9月17日，经郑競签字确认，蚌埠普济中医院增加手术室土建项目30070元。自2018年7月14日至庭审辩论终结前，蚌埠普济中医院向太和县京韵装饰有限公司通过银行转账、微信支付装修款合计417700元。 本院认为，原、被告双方签订的装修合同，系当事人的真实意思表示，未违反法律、法规的强制性规定，属于有效合同，双方应依约履行。太和县京韵装饰有限公司依照合同的约定对蚌埠普济中医院进行了装修施工并交付蚌埠普济中医院使用，蚌埠普济中医院应当按照合同约定及时支付工程价款。合同约定的工程总价为480000元，太和县京韵装饰有限公司主张增加项目价款为139926元，蚌埠普济中医院不予认可，因合同约定工程所有增减项目必须经蚌埠普济中医院签字认可，太和县京韵装饰有限公司提交的证据中蚌埠普济中医院签字确认的增加项目共计93480元，本院对此予以确认，对蚌埠普济中医院辩称这些增加项目没有实际施工的意见，不予采信。 庭审中，太和县京韵装饰有限公司认可合同第18项修改消防、水路、弱电、强电（工程价款40000元）剩余部分工程没有施工完毕，第24项监控（工程价款5000元）没有施工完毕，太和县京韵装饰有限公司应当先采取修理、重作的方式来保证质量，但因涉案工程蚌埠普济中医院已投入使用，且太和县京韵装饰有限公司主张蚌埠普济中医院拖欠其装修款，这一义务的履行存在障碍，难以实现，因此本院酌定依据合同约定的付款方式，扣除维修保证金24000元（工程总价款的5%）。 对蚌埠普济中医院辩称太和县京韵装饰有限公司工程质量不合格，造成其于2020年被蚌埠市龙子湖区公安消防大队罚款并支付了维修费用，应由太和县京韵装饰有限公司承担的理由，太和县京韵装饰有限公司认为2018年年底蚌埠普济中医院投入使用，其已将2018年-2019年的消防验收报告交给了蚌埠普济中医院，2020年消防大队的罚款与其无关，可能是蚌埠普济中医院后期使用不当或者维护不当造成的，因蚌埠普济中医院未能提供证据排除，本院对此合理怀疑予以采信，对蚌埠普济中医院的该项辩解意见，不予采纳。 原被告签订合同后，蚌埠普济中医院已支付太和县京韵装饰有限公司装修款417700元，太和县京韵装饰有限公司主张其中261000元是支付的一期装修工程尾款、3000元是口罩款，无相关证据证实，本院不予采信。蚌埠普济中医院应支付的工程款为549480元(480000+93480-24000)，减去已支付的工程款417700元，下欠工程款131780元。 装修合同约定余款在完工后三个月内结清，因太和县京韵装饰有限公司未对完工日期向本院提供证据，且部分工程尚未完工，故对太和县京韵装饰有限公司主张蚌埠普济中医院支付逾期付款利息损失的诉讼请求，不予支持。 综上，太和县京韵装饰有限公司部分诉讼请求符合法律规定，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下： 一、被告蚌埠普济中医院于本判决生效之日起10日内向原告太和县京韵装饰有限公司支付工程款131780元； 二、驳回原告太和县京韵装饰有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费8449元，减半收取计4224.5元，由原告太和县京韵装饰有限公司负担3024.5元，被告蚌埠普济中医院负担1200元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省蚌埠市中级人民法院。 审判员  周惠 二〇二〇年十二月二十三日 书记员  陶瑞 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实,应当提供证据加以证明,但法律另有规定的除外。 在作出判决前,当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的,由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。