广东省广州市天河区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0106民初38005号原告：广州汇沣机电设备工程有限公司，住所地广州市海珠区新港东路海诚西街5号518房，统一社会信用代码91440105788917622R。法定代表人：王磊，总经理。委托代理人：黄旭驰，广东普罗米修（广州）律师事务所律师。被告：广州华骏实业有限公司，住所地广州市天河区马场路36号801房，统一社会信用代码914401011905319792。法定代表人：吴广佳，董事长兼总经理。被告：广州百嘉信集团有限公司，住所地广州市天河区黄埔大道西100号之二2004，统一社会信用代码91440101721921838K。法定代表人：吴广佳，董事长兼总经理。上述两被告共同委托代理人：刘焱、安家亮，均系广州百嘉信集团有限公司员工。原告广州汇沣机电设备工程有限公司（以下简称“汇沣公司”）诉被告广州华骏实业有限公司（以下简称“华骏公司”）、广州百嘉信集团有限公司（以下简称“百嘉信公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。原告汇沣公司的委托代理人黄旭驰，被告华骏公司及百嘉信公司共同委托代理人刘焱、安家亮均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告汇沣公司诉称：2016年3月31日，汇沣公司与华骏公司签订了《空调设备供货及安装合同》（含附件，以下简称“案涉合同”），约定汇沣公司为华骏公司位于广州市天河区马场路38号太阳新天地购物中心北翼项目实施空调设备供货及安装工程（以下简称“案涉工程）”，工程总包价为140万元，汇沣公司提供工程资料后90个工作日内华骏公司进行审核。案涉合同签订后，汇沣公司依约完成该供货及安装工程并已于2016年9月29日将相应工程资料交由华骏公司。后因华骏公司方原因，导致该项目停工，空调配电不到位，无法进行设备通电调试。经汇沣公司多次交涉及申请付款，华骏公司拒绝接收发票，汇沣公司无奈只好诉至法院。因华骏公司系百嘉信公司投资的独资公司，根据公司法规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。因此，为维护原告合法权益，请求法院判令：1、华骏公司立即向汇沣公司支付空调设备供应及安装工程款126万元及逾期付款利息（自2017年2月5日起按中国人民银行同期贷款利率计至付清日止），百嘉信公司对此承担连带责任；2、本案诉讼费用由两被告承担。被告华骏公司辩称：一、确认汇沣公司完成了案涉工程，但具体结算金额应以双方结算后的工程造价138.8万元认定。二、关于利息部分，案涉合同并没有对利息作出约定，所以不同意支付利息。三、华骏公司能够提供证据证明其财产是完全独立于股东百嘉信公司的。1、华骏公司提供了大华会计师事务所2018年作出的华骏公司自2017年1月1日至2017年12月31日期间的《广东华骏实业有限公司审计报告》，从而证明华骏公司具备完整健全的财务制度，清晰透明的财务账簿以及合法合规的各类财务报表及数据，可见，华骏公司与百嘉信公司之间不存在财产混同的情况。2、依据（2018）粤71执52号之三《执行裁定书》等执行文件内容，华骏公司主要财产均已被广州铁路运输中级法院查封，且其主要财产即为位于广州市天河区马场路36号的太阳新天地购物中心等房产，该部分房产均为华骏公司单独所有，也可以从侧面证实华骏公司的财产是独立于其股东百嘉信公司的。被告百嘉信公司辩称：一、案涉工程与百嘉信公司无关，百嘉信公司与汇沣公司之间也没有合同关系，所以不应承担任何法律责任。二、华骏公司能够提供证据证明其财产是完全独立于百嘉信公司的。1、华骏公司提供了大华会计师事务所2018年作出的华骏公司自2017年1月1日至2017年12月31日期间的《广东华骏实业有限公司审计报告》，从而证明华骏公司具备完整健全的财务制度，清晰透明的财务账簿以及合法合规的各类财务报表及数据，可见，华骏公司与百嘉信公司之间不存在财产混同的情况。2、依据（2018）粤71执52号之三《执行裁定书》等执行文件内容，华骏公司主要财产均已被广州铁路运输中级法院查封，且其主要财产即为位于广州市天河区马场路36号的太阳新天地购物中心等房产，该部分房产均为华骏公司单独所有，也可以从侧面证实华骏公司的财产是独立于其股东百嘉信公司的。经审理查明：2016年3月31日，汇沣公司（乙方、承包方）与华骏公司（甲方、发包方）签订了案涉合同，约定：第一条工程概况。（一）工程名称为太阳新天地购物中心北翼项目空调设备供货及安装工程；（二）工程地点为广州市天河区马场路38号。第二条承包范围。（一）施工图纸经甲方确认后，乙方供应空调设备、工程材料，按甲方确认的施工组织设计进行安装施工和负责履行保修服务承诺及合同约定的所有其他工作…（十）具体工程内容为1、空调冷冻水系统安装及保温工程；2、空调风柜安装及调试工程；3、风机盘管安装及调试工程；4、空调送风管、回风管、新风管及冷凝水管安装及保温工程；5、卫生间排风系统的安装工程（仅北翼二层）；6、空调设备所需配电系统由甲方自理。第三条承包方式。本工程按承包范围以总价包干形式发包与承包，以招标文件、图纸及其他会审记录和现场情况为准，由乙方包深化设计、包报建设、包工包料（含设备）、包安装…不包施工安装发生水电费。未经甲方同意，不得转包或分包出去。第五条工程价款。（一）工程合同总价。1、本工程总包价为人民币（含税）1400000元整。包括承包范围内所有材料设备费、工资、进退场费、利润、税金、管理费…在工程承包范围内，本合同价款作为进度款的付款依据。（三）工程竣工结算。按本条（一）工程合同总价和（二）造价调整所产生的工程造价增减以及各类奖罚金得出相应的结算价。第六条工程款的支付与结算。乙方每次要求支付合同款时，须先向甲方提出书面付款申请，甲方审核后按照以下条款付款：1、本工程合同签订后七个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的10%作为预付款；2、乙方完成工程形象进度70%，经甲方审核确认后，甲方向乙方支付至合同总价的50%；3、工程全部完工，安装调试完毕并经甲方验收合格后七个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的85%；4、甲乙双方办理完成结算手续后十个工作日内，甲方向乙方支付至工程结算总价的95%；5、本工程结算总价款的5%作为质量保修金，质量保证金按以下方式处理：（1）在保修期内乙方完全履行了保修责任，保修期满后十五个工作日内，甲方一次性退还乙方；（2）在保修期内乙方未完全履行保修责任，保修期满后十五个工作日内，甲方根据乙方保修责任的履行情况，并结合甲方或第三方代为维修所产生的费用，与乙方结算，多退少补；（3）在保修期内乙方拒不履行保修责任，甲方有权全部扣除乙方的质量保证金作为维修费用，如质量保证金不足以支付实际维修费用，甲方有权向乙方追索。第八条工期。本工程工期定为60个日历天。第九条验收与竣工。（六）竣工结算：乙方应在全部工程验收合格后的60天内向甲方报送竣工结算报告。甲方在收到乙方移交的工程物业、完整的工程资料和竣工结算报告后，应在90个工作日内提出审核意见。…第十条保修期与保修责任。（一）保修期：本合同约定本工程的保修期为2年，从竣工验收合格之日起计。第十七条其他约定。（三）合同附件：1、工程报价清单；2、主要材料设备品牌范围；3、施工图纸；4、维修服务承诺书。2016年4月8日，汇沣公司向华骏公司递交了《工程进度款申请书》，称按照约定案涉合同签订后七个工作日内华骏公司应向汇沣公司支付合同总价的10%即140000元作为预付款，请华骏公司给予审核和审批。2016年5月4日，汇沣公司收到华骏公司通过银行转账方式支付的140000元，备注：工程款。2017年10月20日，汇沣公司向华骏公司发出了《关于太阳新天地购物中心北翼项目空调设备供货及安装工程复工事宜》，称汇沣公司接到华骏公司通知关于太阳新天地购物中心北翼项目将于近期重启复工，对此表示祝贺并愿意配合华骏公司进场复工。汇沣公司于2016年3月31日与华骏公司签订案涉合同，4月11日进场，依据华骏公司确认的图纸及进度计划进行施工，7月完成主体施工且进入新天地商场空调主系统试压，10月完成风口百叶安装，完成合同范围内工程量98%以上，空调系统已具备使用条件，但由于其他水电装修单位未同步进场施工，致使工程（设备）无法最终验收。截至2017年10月20日，汇沣公司仅收到首笔工程款即合同金额的10%人民币140000元。根据案涉合同第六条第二款的约定汇沣公司完成工程形象进度70%，华骏公司应向汇沣公司支付至合同总价的50%，而汇沣公司已于2016年5月16日向华骏公司提交了该笔进度款560000元的申请，请华骏公司予以支付。由于华骏公司停工单方面改变了合同履约条件，导致无法进行空调系统调试验收，工期和付款拖延造成汇沣公司资金成本大幅增加，汇沣公司实际已完工等待调试验收14个月，请华骏公司在复工前通融付款至合同总价的70%即再支付进度款280000元，对于华骏公司单方面项目停工造成的施工窝工从而导致的管理成本等，请华骏公司予以补偿，并请华骏公司接收案涉工程相关发票。2017年12月15日，汇沣公司向华骏公司发出了《关于太阳新天地购物中心北翼项目空调设备供货及安装工程复工事宜》，再次强调汇沣公司已完成案涉合同内98%以上工程量，由于华骏公司原因导致无法进行空调系统调试验收，而华骏公司仍未支付剩余工程款，请华骏公司在复工前通融付款至合同总价的70%即280000元。并请华骏公司在复工前进行完工确认及工程结算，而复工后的拆改为合同外增加工程。对于华骏公司单方面项目停工造成的施工窝工从而导致的管理成本等，请华骏公司予以补偿，并请华骏公司接收案涉工程相关发票。2018年7月11日，汇沣公司向华骏公司发出了《关于太阳新天地购物中心北翼项目空调设备供货及安装工程支付工程款事宜》，称汇沣公司2017年10月接到华骏公司将于2018年初重启复工的通知，但直至今日仍未有复工的任何迹象。敦促华骏公司按照案涉合同的约定支付至合同总价的85%即490000元，并称由于华骏公司方原因装修单位未进场施工，空调系统缺少供电无法进行设备及系统调试，剩余2%工程量即为系统调试费用，请华骏公司进行完工确认并按照合同约定办理结算手续支付工程结算总价的95%。案件审理过程中，汇沣公司与华骏公司就案涉工程结算达成一致，于2019年12月25日签署了《工程结算确认书》，确认案涉工程结算总价为人民币138.8万元，华骏公司称已经支付了14万元，尚未支付的工程款金额为人民币124.8万元。另，华骏公司于1994年2月24日成立，注册资本11000万元人民币，现为百嘉信公司的全资子公司。原告汇沣公司还提交了如下证据：1.《空调设备供货及安装合同》及附件；2.首期款支付往来及发票；3.设备供应相关单据；4.竣工资料页；5.工程登记、联络单、文件签收资料；6.工商登记情况；7.结算单。被告华骏公司、百嘉信公司提交了如下证据：1.（2018）粤71执52号、（2018）粤71执52号之一《执行裁定书》；2.《广州华骏实业有限公司审计报告》。本案庭审中，双方确认如下内容：1.汇沣公司确认其于2016年4月进场施工，同年6月完工，案涉工程不存在转包、分包的情况；2.华骏公司确认案涉工程已完工，后收到了汇沣公司提供的工程资料。本院认为：原告汇沣公司与被告华骏公司签订的案涉合同系双方当事人的真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效，双方均应切实履行。关于原告汇沣公司要求被告华骏公司支付空调设备供应及安装工程款人民币126万元并支付逾期付款利息的诉请。1.汇沣公司与华骏公司均确认案涉工程已完工，且汇沣公司已提交证据证明在案涉工程完工后华骏公司拖延支付剩余工程款的事实，故汇沣公司现要求华骏公司支付剩余工程款项理据充足，本院予以支持。至于剩余工程款项的具体金额，汇沣公司与华骏公司签署了《工程结算确认书》，确认案涉工程结算总价为138.8万元，现有证据可证明华骏公司已经支付了14万元，故华骏公司拖欠汇沣公司工程款人民币124.8万元，本院予以认定。2.关于支付逾期付款利息的诉请。虽案涉合同中未约定逾期支付工程款须支付相应利息，但华骏公司在庭审中也确认由于其更换了新的管理团队故资料一直未审核，该事由属于其自身经营事项，与汇沣公司无关，不能因此而迟延审核工程资料及拖延支付剩余工程款项，故其由于自身原因怠于与原告进行结算，从而未能及时支付剩余工程款项的行为确会给汇沣公司造成相应的资金损失，故汇沣公司据此主张支付逾期付款利息并无不当，本院予以支持。至于逾期付款利息的起算时间，案涉合同第九条第六款约定华骏公司在收到汇沣公司移交的工程物业、完整的工程资料和竣工结算报告后，应在90个工作日内提出审核意见。汇沣公司主张案涉工程已经完工并交付，华骏公司也予以认可，并确认收到了汇沣公司提交的工程资料。现汇沣公司要求华骏公司自收到案涉工程竣工资料90个工作日后的2017年2月5日开始计算逾期利息并无不妥，本院予以支持。关于汇沣公司要求百嘉信公司承担连带责任的诉请。经查，虽然华骏公司是百嘉信公司的全资子公司，但百嘉信公司已举证证明华骏公司具备独立的财务制度，两个公司之间不存在财产混同的情况，对此，汇沣公司未提供其他证据予以反驳。现有证据不足以认定华骏公司与百嘉信公司存在财产混同的情况，因此，对于汇沣公司主张由百嘉信公司承担连带责任的诉请，本院不予支持。综上所述，本院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十七条、第十八条的规定，判决如下：一、被告广州华骏实业有限公司自本判决发生法律效力之日起十日内，向原告广州汇沣机电设备工程有限公司支付欠付的空调设备供应及安装工程款124.8万元及逾期付款利息【以124.8万元为本金，自2017年2月5日起计至实际清偿之日止，按照中国人民银行的同期同类贷款利率（其中2019年8月20日之后按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率）计付】。二、驳回原告广州汇沣机电设备工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费17600元，由原告广州汇沣机电设备工程有限公司负担100元，被告广州华骏实业有限公司负担17500元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审 判 长  陈 宇人民陪审员  丘东友人民陪审员  欧阳燕二〇二〇年十二月十八日书 记 员  梁怡筠李愿