新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区人民法院民 事 判 决 书（2019）新0109民初5244号 原告：方建，男，1974年9月6日出生，汉族，住乌鲁木齐市。委托诉讼代理人：周树声，新疆万和律师事务所律师。被告：新疆金凯特石油工程有限公司，住所地：乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇铁厂沟西村沙沟路1017号1栋。法定代表人：吴霞，该公司执行董事。委托诉讼代理人：周利荣，男，该公司总经理。委托诉讼代理人：方建利，该公司工作人员。原告方建与被告新疆金凯特石油工程有限公司（以下简称：金凯特公司）修理合同纠纷一案，本院于2020年9月10日立案后，依法适用普通程序，于2020年10月27日公开开庭进行了审理。原告方建及其委托诉讼代理人周树声，被告金凯特公司的委托诉讼代理人周利荣、方建利到庭参加诉讼。本案现已审理终结。方建向本院提出诉讼请求：1、要求被告支付拖欠的工程款3,973,301.26元。2、要求被告支付延期付款的利息198,665元以上二项合计：4,171,966.26元3、由被告承担本案的诉讼费事实和理由：2018年6月被告岳阳长炼机电工程技术有限公司乌鲁木齐分公司（以下简称：长炼公司乌市分公司）承包了神华新疆化工有限公司（以下简称：神新化工公司）甲醇合成及净化装置的检修工程，后长炼公司乌市分公司将部分检修工程分包给了被告。2018年6月29日被告又将甲醇合成装置空冷器更换等部分项目包给了原告，并签订了《神华新疆化工甲醇合成装置空冷器更换工程分包合同》。合同签订后原告按照合同约定，施工中根据建设单位、被告和长炼公司乌市分公司的要求，保质保量完成了工作内容。2018年9月20日施工单位、分包单位及建设单位出具了《工程项目竣工验收及签证单》，其对工程质量及工程量给予了认定。但被告并没有按照合同约定的以“中石化2009年检修定额”按实结算。原告按照该定额对其所完成的工作量所做的该项目结算为：5,073,301.26元。被告只付了110万元，但对剩余工程款迟迟不予支付。原告多次找被告要求结算，尽快只付剩余工程款，但被告总是找各种借口推诿。因被告未能支付工程款，使原告拖欠工人的工资也未能发放，故诉至法院。被告金凯特公司辩称．金凯特公司不拖欠原告工程款及利息，原告的诉求没有任何事实和法律依据。涉案的劳务价格总计3,256,946.60元，原告的诉求远远超出了结算价格，而且原告做的结算507万元与事实不符。2．本案是劳务欠款纠纷，我们与原告签订的劳务分包合同，是包工包料，原告作为劳务分包人，与我公司存在劳务纠纷，不是工程款纠纷。我们只欠原告劳务费16,402.06元。未支付完毕是因双方签订的工程分包合同第五条约定，原告一直未给我公司开具发票且没有缴纳3%的管理费，待原告履行完毕后我们根据合同约定支付劳务费，原告的行为已经违约，应当承担相应后果，原告主张利息没有依据。3．原告诉称我们只支付了110万元劳务费与事实不符。我们已向原告支付75万元劳务费，我公司借款17万元给原告，案外人周利荣给原告借款18万元。我公司给原告的借款以及周利荣的借款与本案劳务费不存在联系，属于另一法律关系。我们会另行提起诉讼。原告将劳务费和借款混为一谈，属于对客观事实认定理解错误。4．长炼乌市分公司于2018年6月12日与我公司签订修理修配合同，我公司将甲醇合成、净化装置空冷器更新的劳务部分，分别发包给了方建、胡逸飞、周华明周育群三个劳务队，2018年8月底我公司与原告签订了分包合同，实施各自的具体工作。而且我公司为了保证原告能够尽快正常施工，提前了三个月向原告开始支付劳务费。原告与我公司之间的劳务分包合同最终结算价格为885,797.92元。原告诉称的价格超过了全部的工作量。综上请求驳回原告的诉求。原、被告对以下证据和事实均认可：1、神华新疆化工甲醇合成装置空冷器更换工程分包合同；2、原告按约定进场施工；3、双方对被告已付75万元无争议。对双方有异议的证据认定如下：1、原、被告均出示了神华新疆化工有限公司工程项目竣工验收及签证单，双方的区别是在施工单位处签名不同。被告认为以此不能证实竣工验收单上的工程内容均是原告施工的。因原告出示的该组证据与本院在神华新疆化工有限公司调取的证据一致，故本院以本院调取的签证单为准，可以显示备案的签证单上并无胡逸飞等人的签字。对原告以此证实其已签证单内所有工程本院结合其他证据综合认定。2、原告出示的车辆通行证及入厂证、单位工程费用表、考勤表等证据，被告对通行证的关联性不认可，对其它证据真实性、关联性均不认可。因仅凭车辆通行证、入厂证等不能证实工程为原告施工，而单位工程费用表是原告单方制作，未经双方共同委托，制作费用表的主体是否具有相关资质也不清楚，考勤表并无人员本人签名，故对以上证据本院不予确认。3、对被告出示的单位工程费用表、神华化工有限公司生产科出具结算凭证，因该证据中只有项目名称，同一个合成透平空冷器更换管束项目，有四套表格，只有手写体注明具体施工队，而此注明是否经过当事人认可不能显示。结算凭证与费用表之间相互矛盾，如果结算价是3,256,946.06元，则四套费用表中只有一个费用表中有相关数额，则其他费用表中的项目也显示属于该工程项目中的，费用远不止此数额，故对该证据的关联性不予确认。4、对被告出示的银行付款凭证，原告只认可其中的75万元，因原告对该组证据的真实性没有异议，本院按银行转账金额认定被告已付款项。5、对被告出示的原告向周利荣出具的借条和收条，原告认为是被告支付的，否则应增加起诉标的数额。因此组证据与原告主张该笔款项属于已付款项，而被告抗辩此笔款项不属于工程款，与本案争议应付工程款数额相关，故本院对该证据的关联性予以确认。6、对被告出示的胡逸飞等人与被告签订的合同。因合同具有相对性，被告是否与他人签订同样的合同不影响原、被告之间的合同关系，故对该组证据的关联性不予确认。7、对长炼公司及其乌市分公司在原告撤回对其诉讼前出示的修理修配合同和业务回单，原告对关联性不认可，被告认可。因该组证据可以证实被告与原告之间工程承包合同的关系是转包还是分包关系，且该组证据也可作为原、被告之间合同金额的旁证，故本院对该组证据的关联性予以确认。8、对证人李尧、应栋梁的证言，其作为原告的施工管理人员，与原告具有利害关系，对证人周育群、胡逸飞，被告以二人与其具有合同关系，且将此工程分包给二人，与本案的处理也具有利害关系。证人宋永锋、刘群、周超、周腾、赵胜强则是施工时参与工程的施工，各有各的分工，其职责导致证人不能证实工程是否全部由谁施工，故本院综合以上证人的证言对事实进行认定。9、对被告出示的购买材料及支付部分劳务费、运输费、租赁费的票据，原告认为该组证据是被告在神华公司还有其他项目，并不都是使用在涉案项目中，且吊车费用不包含在工程造价中。因该原、被告之间约定该工程是包工包料，如被告支付材料款项，应从工程款项中扣除，故本院对以上证据的关联性予以确认。本院经审理认定事实如下：2018年6月23日被告金凯特公司（合同中的乙方）与长炼乌市分公司（合同中的甲方）签订了《修理修配合同》，合同中所涉项目为：神华新疆化工有限公司甲醇合成、净化装置空冷器更新，项目地点位于新疆神华化工有限公司（甘泉堡）。修理修配的范围及内容有：神华新疆化工有限公司甲醇合成装置48组空冷器更新，净化装置18组空冷器更新，工作内容包括旧空冷器拆除，新空冷器安装、蒸气分配管、冷凝液管道、抽真空管道、清洗管道的拆除及恢复，临时保护措施的制作、钢结构修复、气密试压等工作。合同方式为由乙方提供人工、施工器械、工机具、施工辅材、制作临时保护措施的材料、气密水槽、施工照明灯具等，保证设备修理修配后的质量、保证修理过程的安全及修理后设备的质量安全、保证修理作业的工期、保证文明修理作业、施工用劳保用品（安全帽、工作服、劳保鞋、安全带、手套等）自备、乙方承担修理设备验收合格等全部修理作业所需的费用、并按甲方图纸、规范及国家相关标准、操作规程和业主、甲方及相关部门的要求、指令进行修理作业。在双方各自承担项目范围中，乙方承担项目有：焊机及附件（电源线、焊把线等），切割锯、气割工具等，配电箱、施工临电电缆等，劳保用品，安全帽等安全防护工具，焊条、油麻、氧气、乙炔等施工辅材、耗材，施工用临时保护措施材料、气密检查用水槽材料、现场照明电缆、灯具，所有材料设备装卸、吊装及搬运工作、提交给甲方的施工过程控制资料、现场二次搬运运输及人工。业主方提供吊车、运输车辆，主材，第三方搭设脚手架及搭、拆人工费。甲方向乙方收取3%的管理费，乙方向甲方提供16%的增值税发票。合同签订后被告金凯特公司与原告方建在2018年6月29日签订了《神华新疆化工甲醇合成装置空冷器更换工程分包合同》，合同中金凯特公司为甲方，方建为乙方。合同约定的工程名称为：神华新疆化工甲醇合成装置空冷器更换。施工地点为神华新疆化工有限公司（甘泉堡），工程内容为甲醇合成装置空冷器更换，承包方式为包工包料。分包价格为按中石化2009年检修定额。工程税金按实际开票计算，由乙方承担，从乙方工程款中扣回，同时向乙方收取3%管理费。结算方式为工程完工验收合格，在长炼乌市分公司付款到甲方账户时，乙方需提供真实有效的发票，甲方3天内给乙方付清。双方签订合同后，方建开始进入工地施工，2018年8月28日，工程竣工。施工期间金凯特公司提供主材，由方建组织劳务施工。2018年9月14日，长炼公司乌市分公司向发包单位神华新疆化工有限公司上报工程项目竣工验收及签证单。该签证单编号为XTXQ2018－212，项目名称为：透平空冷器更换管束。开工日期为2018年8月7日，竣工日期为2018年8月28日。交工日期为2018年8月28日。竣工工程内容有：1空冷管束试压支架制作安装（主材和油漆乙供）。2、试压用碳钢矩型水箱制作并运至装置现场指定位置安放（主材乙供，使用完毕由中心收回）。3、48台空冷管束制作安装及拆除保护加强设施。（主材乙供）4、Y型分布管支架加固制作安装（主材和油漆乙供）。5、上部检修平台拆除移位及复位安装1.6T、直爬梯2个拆除移位及复位安装1.4T，施工高度24米。6、底部检修平台保护性拆除、制作安装新平台，做防腐（主材和油漆乙供）。7、直爬梯拆除移位及复位安装2个0.4T。8、制作安装并保护性拆除挡风墙与管束连接钢管支架，做防腐（主材和油漆乙供）。9、保护性整体拆除并恢复安装带行走机械冲洗装置4个，单个重0.3吨；双轨道保护性割除及恢复槽钢、防腐做法电动工具除中锈、除刷环氧富锌底漆、云铁中间漆、脂肪族聚胺脂面漆各两遍（油漆乙供），施工高度24米。10、保护性拆除并恢复安装（氩电联焊）抽真空管道，做防腐（油漆乙供），施工高度24米。11、保护性拆除并安装冷凝管短节12个，保护性拆除并安装大小头。所有焊缝刷漆（油漆乙供）。12、单管束试压顺流管束每组管束41根管共36台；试压盲板制作钢板共12个、36台管束试压焊接安装及割除盲板共72次，试压用管箱制作6个，36台管束试压焊接安装及割除试压用管箱共36次。单管束试压单排逆流管束，每组管束41根管共12台，试压盲板制作，12台管束试压焊接安装及割除盲板共24次。试压发现管子漏点24处进行补焊处理。保护性拆除、安装顺流管束共36台；保护性拆除、安装、单排逆流管束共12台，（上述主材乙供）。设备基础标高14米。13、保护性拆除并氩电联焊安装。制作安装及拆除防变形十字支撑，做防腐，施工高度24米。14、上联箱保护性割除并调整打磨后安装，做防腐，施工高度24米。15、上联箱底面贴板补焊，做防腐，施工高度24米。16、保护性拆除并制安管箱侧面堵板，焊接安装角钢。17、下联箱安装48个、侧面堵板焊接安装钢板8块、焊缝补漆、做防腐，基础高度14米。18、48台空冷器重205.488吨运至装置现场外的组焊厂房场地，组装成框，使用30T汽车吊和配合人工12人（焊工6个，起重2个，普工4人），6天，每天12小时。材料槽钢（主材乙供）。19、安装蒸汽分布管制作安装及拆除临时检修平台4个。螺栓144套。（主材乙供）。20、挡风墙加固支撑制作安装及拆除，施工高度14米。21、挡风护板保护性割除及安装。22、管束管口护板制作安装（主材乙供）。23、更换重型彩钢瓦楞板（主材乙供）。24、广告牌制作安装3米1.5米135个。25、风机四周护板变形拆除换新回装焊接（主材乙供）。26、过道门封堵板钢板拆装。27、主蒸气管道内焊接安装及拆除隔离盲板1个。钢板1块，槽钢10米（主材乙供）。28、密封条安装100米，主材乙供。29、人孔拆装换垫3个，石棉垫片制作人工3个工日、主材乙供。30、框架平台更换防腐。31、压力表安装调试。32、钢丝绳安装材料（主材乙供）。33、新旧管束现场放置用枕木材料（主材乙供，使用完毕由中心收回）。34、5吨值班车90个台班。施工用30T汽车吊。35、管束间焊缝渗透检测。36、空冷岛系统整体气密实验。包括空冷岛1座，蒸汽分配管，抽真空管道，主蒸汽管道。37、氧气乙炔笼子制作安装、拉运单个材料（乙供）：槽钢、无缝钢管、角钢、钢板、防晒网。38、防护用毛毡。39、根据甲方开会决定，管束可能不能按时到货，准备用旧管束修复使用，施工准备材料可赛新金属橡胶修补剂；金属菱形修补片（主材乙供）。人员准备：120工日（准备方案、准备施工机具材料、人员办理入厂手续）。40、施工期间由于大型吊车故障修理误工2天，脚手架搭设不及时误工2天。施工人员每天95人（焊工47人；管工27人；起重工3人；电工.1人；普工17人。）41、合成装置用工：95人（焊工47人；管工27人；起重工.3人；电工1人；普工17人），8月8日-8月7日，8月29--8月31日共7天每天工作时间9：00--21:00。42、人员、设备机具调遣、远征费（从库车调造至乌鲁木齐）：施工人员：115人（7月15日到场，8月3日进）车辆：30T汽车吊：1辆；40T平板拖车：1辆；130双排值班车：1辆。设备机具：电焊机：14台；其他机具10T。当天长炼公司乌市分公司向发包单位神华新疆化工有限公司上报另一份工程项目竣工验收及签证单。该签证单编号为XTXQ2018－163，项目名称为：更换空冷器翅片管束。开工日期为2018年8月7日，竣工日期为2018年8月28日。交工日期为2018年8月28日。竣工工程内容有：1、管支撑制作安装：4个。单个材料（主材乙供），防腐做法动力工具除中锈、涂刷环氧富锌底漆、云铁中间漆、脂肪族聚胺脂面漆各两遍，（主材和油漆乙供）。2、空冷管束试压支架制作安装并运至装置现场指定位置安放36个。单个支架材料，防腐做法动力工具除中锈、涂刷环氧富锌底漆、云铁中间漆、脂肪族聚胺脂面漆各两遍，（主材和油漆乙供）。3、试压用碳钢矩型水箱制作并运至装置现场指定位置安放2个，单个材料（主材乙供，使用完毕由中心收回）。4、18台空冷管束制作安装及拆除保护加强设施(主材乙供）。保护加强设施在单管束试压和安装就位时安装拆除各一次。5、原自制暖气及管线拆除。6、主蒸汽管道内焊接安装及拆除隔离盲板。7、波纹补偿器更换(氩电联焊）：螺栓停工紧固，开工松开。8、主蒸汽管保护性拆除、利旧打磨回装（氩电联焊）。主蒸汽管及上管箱内壁清理油污施工高度17米。9、抽真空管及伴热线保护性拆除、打磨利旧回装（氩电联焊），施工高度17米。10、空冷护板保护性拆除、焊接安装（主材乙供）。施工高度17米。11、保护性整体拆除并恢复安装带行走机械冲洗装置2个。12、人孔拆装。施工高度17米。13、上下管箱割除、钢板焊缝打磨，管箱内壁清理油污，施工高度17米。14、空冷管束保护性吊装拆除。施工高度17米。保护性装卸。15、拉运至组焊中心场地。组装成框合人工12人（焊工6个，起重2个，普工4人），4天，每天12小时。框架制作安装，材料（主材乙供)。16、新管束单片试压18组、每组管束37根管，试压用管箱制作3个。（主材乙供）17、新管束单片吊装、找正、焊接，设备基础标高17米。18、管束管口护板制安（主材乙供）。施工高度17米。19、上下管箱制作安装防腐，管箱底板钢板开孔、施工完后贴板补焊补漆。防腐做法电动工具除中锈、涂刷环氧富锌底漆、云铁中间漆、脂族聚氨酯面漆各两遍。施工高度17米。（主材和油漆乙供）。20、密封条安装。施工高度17米。21、空冷岛系统整体气密实验。包括空冷岛1座，主蒸汽管。22、所有焊缝补漆，防腐做法电动工具除中锈、涂刷环氧富锌底漆、云铁中间漆、肪族聚胺脂面漆各两遍（油漆乙供）。施工高度17米。以上两份竣工验收及签证单中的施工单位栏中专业工程师处有李尧签字，在负责人处有长炼公司乌市分公司的负责人刘革伟签字，并加盖了长炼公司乌市分公司的公章。发包单位内部审批最后日期为2018年9月20日。长炼公司乌市分公司分别于2019年1月29日、2019年2月15日向金凯特公司支付工程款3,627,251.16元和1,495,047.56元。2019年9月5日，金凯特公司向长炼公司发出澄清函，内容为：2018年长炼公司与金凯特公司在神华检修期间双方所签订的净化装置空冷项目合同已履行完成，且账已清。2018年8月14日方建出具借条，载明今借到现金15万元，方建在借款人处签名，该借条由周利荣持有。2018年11月6日，方建向金凯特公司总经理周利荣出具收据，载明今收到周利荣现金3万元。金凯特公司通过银行转账方式向方建支付的款项有：2018年8月30日支付25万元、2018年9月7日分两次共支付20万元、2018年11月21日支付10万元、2019年1月29日支付20万元，2019年2月1日支付12万元，2019年2月2日支付5万元，其中12万元和5万元的转账凭证上摘要记载为借款，剩余凭证上摘要记载为付劳务费，以上通过银行转账方式支付的款项合计92万元。本案在审理过程，经本院委托新疆铭鉴工程造价咨询事务所进行工程造价鉴定，该鉴定机构出具新铭鉴字[2020]第55号工程造价鉴定意见书。鉴定机构因原、被告对工程内容争议太大，采取分别计价的方法出具鉴定结论。在鉴定机构方建陈述两份工程项目竣工验收及签证单的内容均由其完成。金凯特公司对编号为XTXQ2018－212的鉴证单中新疆金凯特石油工程有限公司代理人对方建所说不予认可。金凯特公司认为编号XTXQ2018-212《工程项目竣工验收及签证单》中第1、2、3、4、18、20、21、22、23、24、28、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42项的共计24项工程内容均不是方建施工。第9项工程内容中70m槽钢制作由胡逸飞施工，方建仅负责安装：第13项工程内容中的制作安装及拆除防变形十字支撑由胡逸飞施工；第16项制安管箱侧面堵板，焊接安装角钢；第19项的144套高强度螺栓由胡逸飞安装，所有材料均由新疆金凯特石油工程有限公司、胡逸飞提供，方建仅提供劳务为清包工。编号XTXQ2018－163《工程项目竣工验收及签证单》中第1项至第28项内容均不是方建施工。新疆金凯特石油工程有限公司提出方建仅施工了编号XTXQ2018-212《工程项目竣工验收及签证单》中第5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、19、25、26、27、29项，共计18项工程内容。鉴定结论分别为：方建提出的施工工程总造价为5,034,224.13元，金凯特公司提出方建施工的工程造价为568,539.35元。在鉴定意见中鉴定机构将金凯特不认可方建施工部分列出了造价明细表，对第5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、19、25、26、27、29项的主材费用合计数额为116,272.44元。本院认为，本案争议焦点之一是原、被告之间签订的《神华新疆化工甲醇合成装置空冷器更换工程分包合同》合同性质。因双方涉案合同中权利义务均围绕着空冷器的更换，即拆除旧有设施，更换新设施，并维修相关设施，其施工内容不涉及房屋及其附属设施，而被告与其发包人长炼公司乌市分公司签订的也是《修理修配合同》，根据《中华人民共和国合同法》第二百五十一条规定“承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作”。故此本院认为本案合同纠纷的性质属于修理合同纠纷。原、被告签订的合同是双方当事人的真实意思表示，不违反法律强制性规定，原、被告应当按照合同约定履行各自义务。原告按照被告的要求履行了自己的工作，被告应按照合同约定支付工程款。本案争议焦点之二是原告是否在工程中是否“包料”。通过原、被告举证情况看，在双方合同中约定原告“工程税金按实际开票计算”、“乙方需提供真实有效的发票”的情况下，原告在庭审中不能出示购买材料或支付劳务费的发票，而被告出示的发票、到货验收单中有钢板、槽钢、方管、金属菱形修补等与签证单中乙供材料相对应的材料，故本院对乙供材料部分的工程款从全部工程款中扣除。根据鉴定意见中“方建提出的施工工程总造价为5,034,224.13元”扣除签证单中“第5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、19、25、26、27、29项的主材费用合计数额为116,272.44元后，原告完成工程量金额为4,917,951.69元（5,034,224.13元-116,272.44元）。本案争议焦点之三是被告已付工程款数额。双方对银行转账支付的75万元没有争议。对于原告向周利荣出具的借条和收条中的18万元，原告认为应算作被告已支付的工程款。被告认为此笔款项是周利荣的个人向方建的借款。因周利荣是本案的委托诉讼代理人，同时也是被告公司的总经理，但其并不是法定代表人，不能当然代表公司，故对原告向周利荣出具的借条和收条不应扣减被告应付工程款。对被告转账凭证中摘要为借款的两笔款项，因本案中被告并无证据证实原、被告之间有借款的合意，而作为银行转账凭证中摘要是单方行为，并不因原告收取转账的款项就视为其同意借款，而被告尚欠原告工程款，故本院将此两笔款项作为工程款予以抵扣。被告尚未原告的工程款为3,997,951.69元（4,917,951.69元-75万元-17万元）。因双方合同约定被告还应扣除原告应支付3%管理费，故被告还应支付工程款剩余97%的工程款，即3,878,013.14元（3,997,951.69元×97%）。本案争议焦点之四是被告是否应当承担利息损失及其数额。按双方合同约定被告应在长炼公司乌市分公司付款到被告账户时，原告提供真实有效的发票后，被告予以支付，而长炼公司乌市分公司最后一笔支付给被告的工程款在2019年2月15日，故本院对原告自2019年2月15日之后至原告主张利息截至2019年9月15日之日的利息要求予以支持，原告按年利率6%计算利息损失的主张，因该利率是民间借贷纠纷中法律规定的违约利息计算方式，而本案纠纷性质不适用此规定，本院以2019年8月20日前由中国人民银行发布的同期银行贷款利率和2019年8月21日后发布的LPR计算原告利息损失为97,704.69元。对于被告以原告未按约定提供发票而拒付工程款的意见，因提供发票是合同的附随义务，而支付工程款是合同主要义务，以对方的附随义务对抗自己的主要义务不符合公平原则。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第二百五十一条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条规定，判决如下：一、被告新疆金凯特石油工程有限公司于判决生效后十日内向原告方建支付工程款3,878,013.14元；二、被告新疆金凯特石油工程有限公司于判决生效后十日内向原告方建支付利息损失97,704.69元（3,878,013.14元×4.35%÷365天×186天）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费40,175.73元，由被告金凯特公司负担38,285.87元，由原告方建负担1,889.86元。鉴定费５万元由被告金凯特公司负担。邮寄送达费200元，由原告负担140元，被告负担60元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。审  判  长   纪洪刚审  判  员   刘亚军人民 陪 审员   孙义成二 〇 二 〇 年 十 二 月 十 九 日书  记  员   石 豪书  记  员   华晓君