安徽省合肥市瑶海区人民法院 民 事 判 决 书 (2020)皖0102民初12571号 原告：安徽程壹模板架业有限公司，住所地安徽省合肥市高新区潜水东路7号办公楼507室。 法定代表人：耿立通，总经理。 委托诉讼代理人：唐勇，安徽卓泰律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张姝颖，安徽卓泰律师事务所律师。 被告：深圳新艺华建筑装饰工程有限公司，住所地深圳市福田区福保街道福保社区市花路创凌通科技大厦A座七层。 法定代表人：李卫东，董事长。 委托诉讼代理人：李亚东，安徽徽达律师事务所。 原告安徽程壹模板架业有限公司（以下简称：程壹公司）诉被告深圳新艺华建筑装饰工程有限公司（以下简称：新艺华公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告程壹公司委托诉讼代理人张姝颖、被告新艺华公司委托诉讼代理人李亚东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告程壹公司向本院提出诉讼请求：1、被告立即支付原告工程款1222314.3元，逾期付款违约金453071.2元（以1222314.3元为基数按照月息2%自2019年4月4日计算至2020年10月10日，此后继续计算至款清日止），合计1675385.5元；2、依法判令由被告承担本案的全部诉讼费用。 事实与理由：2018年2月，原告与被告签订《外脚手架承包合同》一份，合同约定由原告承包被告合肥职业技术学院项目精装修工程的钢管脚手架大包工程。合同包干价室内架、外围架1550000元。2018年2月10日前付原告30万元工程款，2018年6月1日前付原告1000000元工程款，架子拆完一个月内付清工程款。合同第十一条约定，被告如未按合同约定付款或延期支付劳务费，则应按照所欠的数额按月2%的利率计算违约金给原告。合同第十二条还约定每栋单体楼的搭拆架时间以书面签字为准，拆架时间在合同约定到期期限后，十天内从顶层拆清，如若在约定期限内未达到拆除部位，要按照超期计算0.3元/立方米/天付款给原告。2018年4月25日，原告与被告就新增的图书馆中庭结算工程价款为16万元。2019年4月4日，原告与被告就工程延期费用进行结算工程款为1162314.3元。因此，案涉工程累计工程价款为2872314.3元。时至今日，被告累计支付原告1650000元，尚欠1222314.3元未支付。故诉至法院。 被告新艺华公司辩称：一、被告在原告起诉前已支付211万元，尚欠工程款本金620000元。二、原告所述的外脚手架承包合同已在2018年履行完毕，且款项已支付完毕，被告目前所欠的620000元与该份合同无关。三、基于原被告双方在2019年7月4日又签订新的协议，该新的协议并没有约定迟延付款违约责任，因此原告主张月息2%的迟延付款违约金没有法律依据。 经审理查明：2018年2月，原告与被告就合肥职业技术学院项目精装修工程中钢管脚手架大包工程签订《外脚手架承包合同》一份，双方约定原告施工承包范围为钢管脚手架大包，包看管材料，承包方式为钢管脚手架搭拆包工包料、搭拆防护、包安全、包质量、包进度、包验收。工期为（1）看台、大学生活动中心、食堂室内、外围脚手架至2018年5月31日；（2）大学生活动中心室内脚手架至2018年7月31日；（3）图书馆内、外围脚手架至2018年9月31日。合同第三条合同价款与支付方式载明结算方式为包干价，室内架、外围架1550000元（不含税金）均包括现场材料看管费用，被告承诺于2018年2月10日前付原告300000元工程款；2018年6月1日前付原告1000000元工程款；架子拆完一个月内付清工程款。同时，合同第十一条违约责任第3款约定如下：“甲方（新艺华公司）如未按合同付款或延期支付劳务费，则应按照所欠的劳务费额按每月2%的利率计算违约金支付给乙方（程壹公司）”。 2018年4月24日，原、被告就案涉工程新增图书馆中庭施工项目结算确认合同外增项工程价款为160000元。2019年4月4日，原告向被告出具安徽程壹模板架业有限公司租金结算表一张，表明自2018年10月1日起至2019年4月1日止脚手架延期使用费用为1221229.46元，被告委派驻地项目经理张宏波签字认可1162314.3元。 至2019年7月4日，原告与被告又达成《脚手架补充协议》一份，共同确认双方已签订脚手架承包合同，现经友好协商根据现场实际情况调整工期，图书馆行政楼内架及外架从2018年10月1日延长至2019年7月10日延期费用为1020000元，本项目至2019年8月25日之前被告使用脚手架原告应无条件免费配合，2019年7月待被告收到工程款后，支付原告300000元，2019年8月待被告收到工程款后，支付原告200000元，剩余工程款，待总包方给被告办理结算收款至整个工程85%后付清（最迟2020年1月23日前付清）。 另查明，自2018年2月11日起至2019年9月6日，被告陆续通过“汤平”等人账户向原告支付工程款合计2110000元。 本院认为：案涉《外脚手架承包合同》及《脚手架补充协议》系原、被告的真实意思表示，内容均不违反法律、法规的强制性规定，合法有效，签约双方理应严格遵守并切实履行。被告辩称《外脚手架承包合同》甲方处加盖的并非新艺华公司公章，合同的来源及签订过程不明，因其未就该份合同的公章真伪申请司法鉴定，同时自身提交的《脚手架补充协议》已承认原被告此前确已签订脚手架承包合同，本院对此不予认定。本案中，原被告就主合同《外脚手架承包合同》中工期调整及调整后延期费用又达成《脚手架补充协议》，该份协议系对《外脚手架承包合同》的补充说明及延续，是为主合同的重要组成部分。因此《外脚手架承包合同》并未履行完毕，且双方在合同第十一条对逾期付款的违约责任作出明确约定，被告作为案涉交易的付款主体，迟延履行合同义务应承担违约责任。至于原告主张的欠付工程款本金及违约金数额的问题，因原告当庭确认被告已付工程款为2210000元，承认被告欠付工程款本金为620000元，对此本院予以认定。而原告按照月息2%主张逾期付款违约金过高，结合原、被告达成的《脚手架补充协议》中延期费用的分期付款约定，本院支持以欠付款项为基数，按照全国银行间同业拆借中心受权公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）四倍标准计算违约金，原告主张超出部分，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 一、被告深圳新艺华建筑装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内一次性支付原告安徽程壹模板架业有限公司工程款620000元及违约金（其中以100000元为基数，按照全国银行间同业拆借中心受权公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）四倍标准自2019年9月1日起计算至款清日止；以520000元为基数，按照全国银行间同业拆借中心受权公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）四倍标准自2020年1月24日起计算至款清日止）； 二、驳回原告安徽程壹模板架业有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费19878元，保全费5000元，合计24878元，由原告安徽程壹模板架业有限公司负担8974元，被告深圳新艺华建筑装饰工程有限公司负担15904元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于合肥市中级人民法院。 审判员  彭发传 二〇二〇年十二月十一日 书记员  王 徽 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。