北京市朝阳区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0105民初86373号原告：北京昕麒记文化传媒有限公司，住所地北京市丰台区葆台北路6号二区2号楼103。法定代表人：洪英爱，总经理。委托诉讼代理人：史立昌，北京国钦律师事务所律师。被告：理想国青年（北京）文化科技有限公司，住所地北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼10层1004。法定代表人：文兴坤。原告北京昕麒记文化传媒有限公司（以下简称昕麒记公司）与被告理想国青年（北京）文化科技有限公司（以下简称理想国公司）承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告昕麒记公司的法定代表人洪英爱及委托诉讼代理人史立昌到庭参加了诉讼。被告理想国公司经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告昕麒记公司向本院提出诉讼请求：1.判令理想国公司支付欠款1743016.1元；2.判令理想国公司支付利息（以1743016.1元为基数，自2018年6月30日起至实际支付之日止，按照中国人民银行同期贷款利率标准计算）。事实和理由：2018年6月30日，昕麒记公司与理想国公司签订了《理想城堡道具制作合同》（即《长春礼堂A厅B厅C厅场地布置合同》，以下简称《长春合同》），约定理想国公司委托昕麒记公司进行长春婚礼堂A厅至C厅场地布置项目，合同总价款220万元。合同签订后，理想国公司支付了首期款项45.7万元（包括道具费24万元及鲜花费21.7万元），昕麒记公司安排人员进驻现场定作道具和花艺，相关物品均已到位，但因理想国公司提供的房屋不符合消防规定，被有关部门通知停工，昕麒记公司只能撤回所有施工人员。2018年9月12日，理想国公司通知可以继续施工，昕麒记公司又组织人员到长春现场进行布置。9月15日，消防管理部门又通知不许开工，昕麒记公司不得不将定制的道具、花艺等物品堆放在现场，并撤离了全部人员。理想国公司未按照合同约定提供合法合规的场地，导致昕麒记公司无法履行合同，造成前期投入的定制道具、花艺和人工费用等损失，理想国公司应予赔偿。被告理想国公司未答辩。原告昕麒记公司向本院提交如下证据材料予以证明：1.《长春合同》及附件《长春婚礼堂A厅布置方案报价》《长春婚礼堂B厅粉色水雾心雨布置方案报价》《长春婚礼堂C厅紫色系布置方案报价》（以下分别简称《A厅报价》《B厅报价》《C厅报价》）、工程效果图；2.昕麒记公司与吉林xx金茂机械有限公司（以下简称xx公司）签订的《升降机租赁合同》；3.昕麒记公司与北京xx天宇文化传媒有限公司（以下简称xx公司）签订的《搭建制作合同》；4.昕麒记公司与北京景艺雕塑设计有限公司（以下简称景艺公司）签订的《物料制作合同》；5.昕麒记公司与景艺公司签订的《订货销售合同》；6.《长春婚礼堂增加费用》；7.《第二次去长春费用》；8.长春市经济技术开发区公安消防大队出具的《责令限期改正通知书》（复印件）；9.住宿费及保险费发票；10.杨x与“海州婚庆道具”签订的订单及付款凭证；11.长春项目现场照片（图片及光盘）；12.昕麒记公司与杨x签订的《合作协议》；13.党某某出具的《证明》2份；14.“长春婚礼堂施工现场沟通”微信群记录；15.火车票；16.支出凭证；17.杨x与义乌市丽媛花行签订的《销售合同》；18.谈话录音（光盘及文字整理材料）。理想国公司未举证。经本院核实，昕麒记公司的证据1-5、9-18或为原件，或可复现，无反驳意见及相反证据推翻，本院对证据的形式要件均予以认定，证明力将综合全案进行认定；证据6-7系昕麒记公司自行制作，按单方陈述处理；证据8系复印件，且涉及案外人，故本院不作认定。本院根据上述认证及当事人陈述查明事实如下：一、双方所签《长春合同》及附件的约定情况2018年6月30日，甲方（委托方）理想国公司与乙方（承接方）昕麒记公司签订《长春合同》及附件《A厅报价》《B厅报价》《C厅报价》、工程效果图。其中，《长春合同》约定：工程项目为长春婚礼堂A（茜茜公主）厅、B（水型雾雨）厅、C（仲夏夜之梦）厅场地布置；甲方委托乙方进行长春婚礼堂A厅、B厅、C厅场地布置；工程地址为吉林省长春市南关区昆山路3966号，大厅规格2900平方米，施工内容详见合同附件；委托方式为包工包料；工程总天数为45天，自第一笔款收到日起算；工程价款为220万元，乙方优惠4000元，优惠款在打第三笔款时少打4000元给乙方；工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可后下厂制作；工程验收标准，双方同意参照设计效果图，以甲方确认选用的效果图和材料为标准验收；乙方完成工程后3日内甲方完成验收，并在验收报告上签字确认，如3日内甲方未安排人验收，视为甲方已验收完毕，乙方需要甲方签字确认；甲方提供项目场地规划平面图纸、每个厅的设计图纸、项目场地供电；乙方依照甲方道具明细施工图进行工作期间，发现图纸或技术要求不合理，应当天通知甲方，在履行过程中，由于设计变更所影响的工期以及由甲方因素、不可抗拒因素所延误的工期，经双方签字后进行调整从而最终确定竣工日期；乙方需参照甲方提供设计图纸制作并安装，如设计图纸里标注的材料价格过高时，经甲方同意后乙方用其他价格较低的材料替换；乙方在经双方确认的施工周期内完成制作并安装；（材料供应）乙方提供的材料、设备提前与甲方沟通，甲方同意后乙方再行使用；道具付款方式分4次结算，第一笔款在项目合作合同签订后2个工作日内甲方向乙方账户转入签订项目总款项的15%（即24万元），乙方收到款项后启动制作流程；第二笔款在道具安装结束日算起第90日即2018年11月18日转入签订项目总款项的35%（即45万元）；第三笔款在第二笔款转账日算起第90日（2019年2月18日）转入签订项目总款项的30%（即39万元）；第四笔款在第三笔款转账日起第90日（2019年5月18日）转入签订项目总款的15%（即19万元）；剩余签订项目总款项的5%（即6.5万元）工程质押金从签订合同日起1年付清（即2019年6月30日）；花艺付款方式分为3次结算，第一笔款在项目合作合同签订后2个工作日内甲方向乙方转入签订项目总款项的25%（即21.7万元），乙方收到款项后启动制作流程；第二笔款在花艺安装结束日算起第60日（2018年10月18日）转入签订项目总款项的35%（30.4万元）；第三笔款在第二笔款转账日算起第90日（2019年1月18日）转入签订项目总款项的40%（34.8万元）；工程施工中如有项目增加，总价款有变动时，双方应签订补充协议，补充增加的费用在签订完补充协议后10个工作日内全额付给乙方；甲方未按照合同规定期限支付工程价款，每逾期一天按未付工程款额的千分之一支付给乙方等。甲方落款处载明的签约人为罗某某。《长春合同》附件《A厅报价》《B厅报价》《C厅报价》）载明：出自昕麒记公司，联系人为杨x，报价日期为2018年6月8日，有效期限为2018年7月8日，执行地点为长春；项目总称为道具布置、舞台T台、花艺；合计分别为838945.6元、591114元、790920元；另载有项目名称、规格尺寸、数量、单位、单价等。其中，《A厅报价》载明：道具布置合计332940元（淡蓝色布满80块、单价193元，顶部铁艺造型350cm*200cm30个、单价780元，顶部铁艺造型300cm*150cm25个、单价660元，泡沫城堡1套、单价96000元，亚克力60平方、单价420元，塑料花雕刻60张、40元，水晶珠链3000米、9元，半圆木质柱子3根、8000元，木质柱子2根、单价16000元，木质异形背板1套、单价35000元，人工安装执行5天、共计36000元，扎带100包、剪刀30把、胶布20卷、小木条400米、钢丝绳300米均计为0元），舞台T台总计132937.6元（板材125张、单价195元，面板118张、单价173元，胶15桶185元，钢材280根、单价87.5元，钢化玻璃11.52平方米、单价180元，亚克力面板40平方米、单价420元，制作费28500元，运输费13500元），花艺总计373068元（淡蓝色秀球2500束、单价26元，深蓝色秀球2300束、单价26元，白色樱花4500支、单价19元，粉色樱花2500支、单价19元，藤条300米、单价35元，圆形铁艺18个、单价420元，桌花40个、单价380元，白色蝴蝶兰500支、单价29元，亚克力100平方、单价420元，花泥板6块、单价38元，花剪刀50把、花绳子100卷、胶带300卷、扎带60包，均计为0元，花艺师8人、单价1000元，差旅费15000元）。《B厅报价》载明：道具布置合计387690元（粉色布幔80块、单价193元，珠帘6400米、单价9元，铁艺拱门8个78000元，亚克力竖条265米、单价630元，桁架150米、单价150元，桌花40个、单价280元，扎带100包、剪刀30把、胶布20卷、小木条400米、钢丝绳300米均计为0元，人工安装执行5天36000元），舞台T台合计114064元（板材125张、单价195元，面板118张、单价173元，胶15桶、单价185元，钢材280根、单价87.5元，制作费28500元，运输费13500元），花艺合计89360元（淡粉色秀球150束、单价26元，深粉色秀球180束、单价26元，淡紫色玫瑰100束、单价24元，紫罗兰2600条、单价16元，格子网260平方米、单价15元，花泥板260平方米、单价38元，花剪刀50把、花绳子100卷、胶带300卷、扎带60包均小计为0元，花艺师8人、单价1000元，差旅费15000元）。《C厅报价》载明：道具布置合计299820元（顶部泡沫球小计99440元，蝴蝶30个、单价400元，独角兽1个32000元，路引丝袜花10组、单价2680元，仪式区包厅布幔80块、单价176元，扎带26包、剪刀30把、胶布20卷、小木条400米、钢丝绳300米均小计为0元，背景网格UV喷530平方米、单价150元，人工安装执行5天36000元），舞台T台合计114460元（板材130张、单价195元，面板120张、单价173元，胶10桶、单价185元，钢材280根、单价87.5元，制作费28500元，运输费13500元），花艺合计376646元（淡紫色秀球4730束、单价26元，深紫色秀球2850束、单价26元，淡紫色玫瑰1880束、单价24元，迎宾区铁艺架子5组38500元，兔子1个13000元，桌花40组、单价860元，格子网482平方米、单价15元，花泥板482平方米、单价38元，花艺师8人、单价1000元，花剪刀50把、丝带100卷、胶带300卷、扎带60包均小计为0元，差旅费15000元）。二、双方就长春项目的沟通情况2018年7月31日，微信号为xx10的用户（以下简称sky）在名为“长春婚礼堂施工现场沟通”的微信群中表示，“即日起所有工艺、施工严格按照时间节点进行，任何一方造成时间延误，我司严格依据合同进行法务追究”。杨x回复“我本来8月5日能交工，但你们这个场地，我咋交工”。sky表示“你们现场开会研究，把确认好的时间表发群里”。杨x表示“现在只要你们把铺完地毯、地砖的时间告诉我，我还有4到5天就能交工，不然我没法制作安装”。同日，微信号为xx（以下简称liuying）的用户表示“按照上午开会说的，土建部分8月3日晚将厨房、卫生间、喜娘房交给装修；装修、布置水电、做防水、贴砖等需到8月11日早上交工；做发光走廊到8月4日早结束搭建活动，后上软膜，时间大概3天；所有厅内电焊活到8月3日撤离到厨房等地继续作业，作业时间为4天，后所有空调、消防、上下水作业于8月7日结束；大厅地毯8月3日开始铺设，工期3天，到8月7日晚结束”。杨x表示“按照你们给的时间节点，我8日道具重新进场，若进不了，耽误一天所有开销你们来负责；现在因为你们的工期问题，我一天好几万的吃住行人马费”。sky表示会互相严格控制时间，如再有耽误，一切按规计损，按章赔偿。杨x表示“如果7号之前能完工，我8号准时进场安排；我要的是地毯铺完，焊接全部完事，一个干干净净的空场”。8月13日，昕麒记公司的法定代表人洪英爱向微信昵称为“蔡蔡xx”的用户（以下简称蔡蔡）发送微信，表示“我的人在长春酒店呢，什么都不能做，崩溃了；木板都买了；升降车雇了4台，还有人员费用”。蔡蔡回复称“消防好像出问题了；大概明天差不多就行了，我们负责人现在消防局那边”。8月14日，洪英爱询问当日长春厅是否能进厅干活，表示很多人在干等着。蔡蔡回复称“具体情况我也不清楚，我昨天问刘总说今天没问题”。洪英爱提出让蔡蔡确认是否要把人从长春撤回。蔡蔡回复称“给刘总打电话一直没人接；撤吧”。诉讼中，昕麒记公司表示：icy为理想国公司的时任法定代表人高政威，liuying为理想国公司长春项目负责人刘某，蔡蔡为理想国公司董事长助理蔡某某。依据昕麒记公司提交的2018年10月30日谈话录音显示，一男性（以下简称甲男）表示“我们在跟长春协调把事情处理掉，但是我们不知道什么时候，要保证道具能进场安装，我们才能进行；如果纯按合同的话，就是我们的原因；大家都是为了早开业，你们干活把钱收回去”。洪英爱表示“你们说28日去对花料和核对东西，对完给我们答复”。昕麒记公司长春项目负责人姜某表示“谈花放在什么地方，对下数，颜色什么没有问题的话，我们该付你钱付你钱，你该给我做给我做，你要是不能给我做，我就不能付钱，这是原话吧？”甲男表示“对，我说的是”。昕麒记公司杨x表示“花艺供应商就要来了，你要再不给钱，人家就直接从义乌杀过来了”。另一男性（以下简称乙男）表示“我们公司有困难，目前我们在努力，并不是说我们因为这个不给钱了；至于多长时间就牵扯到消防，只能说等到验收后，现在是未知数；你说你要百分之百，我们是按照验收要求去做，验收有个标准；只要我们公司账户开了，你前期的费用就没有问题”。诉讼中，昕麒记公司表示：甲男是理想国公司的副董事长张某文，乙男理想国公司长春项目负责人刘某。2018年11月20日，洪英爱向蔡蔡催款，并表示“你们账户一直不开，那不能一直不给啊；泡雕等供应商都在等，现在公司没钱运营了”。蔡蔡回复称“我也想给啊，公司现在给不出来”。洪英爱让蔡蔡当日再问下高总怎么处理。11月24日，洪英爱询问蔡蔡“高总说什么时候给款，泡雕、工人和花艺的人天天要钱”。蔡蔡回复称账户还没能用。昕麒记公司提交有长春婚礼堂项目现场照片，表示其已依约履行《长春合同》项下义务，已采购道具、花艺且运达至项目现场，舞台已部分搭建完毕。前述照片显示：顶部铁艺造型、泡沫城堡、舞台T台、木制柱子、木制异形背板、淡蓝色秀球、白色粉色樱花、铁艺拱门、独角兽、兔子形秀球等已在现场搭建、安装，塑料花、布幔等摆放在现场。三、昕麒记公司为履行《长春合同》及附件的付款情况针对布幔费用。据昕麒记公司提交的温州商贸城莉莉纺织品店于2018年7月9日出具的《收款收据》及明细单记载：绒布黑色2772米，白色1848米，单价均为13元，金额共计65660元（包含加工费）。据昕麒记公司提交的银行凭证记载：2018年7月2日、8月3日、8日，其分别向某莉莉、“莉莉布行”付款1万元、1万元、11280元；7月19日，其向某莉莉付款2万元。以上共计51280元。诉讼中，昕麒记公司表示：前述51280元系其向温州商贸城莉莉纺织品店支付的长春项目布幔费用。针对顶部铁艺造型、亚克力、半圆木质柱子、木质异形背板、舞台T台、藤条、圆形铁艺、铁艺拱门、桌花、背景网络UV喷等费用。据昕麒记公司提交的其作为甲方与乙方xx公司于2018年7月9日签订的《搭建制作合同》记载：甲方拟在长春市经济开发区昆山路3966号千麦司法鉴定旁搭建“木质异形搭建制作安装”，甲方委托乙方承担会场的制作、搭建；所有物料最晚于2018年7月24日到达长春，25日早八点开始施工，施工时间为5日内结束搭建，2018年7月30日验收；乙方须于2018年7月30日前在现场搭建完毕并交付甲方使用等。《搭建制作合同》附件《长春婚庆场地报价》记载：项目为A-C厅异形钢木地台、造型柱、亚克力方块、桌花、造型雕刻圆锥、运输费、差旅费等，费用总计622250元，最终优惠价为62万元（含材料、制作、运输、搭建、维护、撤展）等。依据昕麒记公司提交的付款凭证显示，2018年7月10日至8月17日，其共向左某某转账148710元。诉讼中，昕麒记公司表示：其已针对《搭建制作合同》向xx公司支付148710元，因资金困难尚未支付剩余款项。针对A厅泡沫城堡、C厅独角兽、兔子费用。据昕麒记公司提交的其作为甲方与乙方景艺公司于2018年7月6日签订的《物料制作合同》记载：甲方拟在长春市经济开发区昆山路3966号千麦司法鉴定旁搭建“泡沫塑料雕刻工艺安装”，甲方委托乙方承担会场的制作、搭建；所有物料最晚于2018年7月27日到达长春，28日早八点开始施工，施工时间为48小时内干完，2018年7月30日验收；乙方须于2018年7月30日前在现场搭建完毕并交付甲方使用；合同金额为12万元（设计费、制作费、材料费、运输费、装卸费、人工费等乙方完成合同约定工作所需的一切费用）；预付50%活动款项，余款待2018年11月30日之前一次性支付等。《物料制作合同》附件《报价单》记载：项目名称为城堡、独角兽、兔子，运费、差旅费，总计123000元，打包价为12万元。据昕麒记公司提交的其作为甲方与乙方景艺公司于2018年7月30日签订的《订货销售合同》记载：名称为泡沫雕塑，单价为14250元，数量为2，合计为28500元；预付款为50%，进度款为50%；交货日期为2018年8月8日，收货地址为长春市经济开发区昆山路3966号千麦司法鉴定旁等。同年8月10日，景艺公司给昕麒记公司开具《收据》，记载：收到昕麒记公司交来的泡沫雕塑制作费28500元。据昕麒记公司提交的微信付款凭证及银行凭证记载：其向“景艺天成”、景某某转账共计112500元。前述凭证记载的转账说明为泡雕预付款、泡调尾款、长春三个厅搭建预付款、泡雕城堡预付款、长春补泡雕。诉讼中，昕麒记公司表示：《物料制作合同》《订货销售合同》记载的合同总金额为148500元，后双方协商扣减6000元，即最终合同总金额为142500元；其已向景艺公司支付112500元，余款3万元因资金困难尚未支付。针对A厅塑料花雕刻，C厅顶部泡沫球、蝴蝶、路引丝袜花、桌花。据昕麒记公司提交的杨x与“海州婚庆道具”于2018年7月3日、7月28日、8月4日签订的订单显示：杨x订购顶部泡沫球、蝴蝶、路引丝网花、桌花、蓝色秀球、铁丝网（数量50卷，单价为50元，小计2500元）等，总金额分别为7万元、9700元、71535元；收款账户为潘某某名下账户等。据昕麒记公司提交的付款凭证显示：其共向潘某某、“工厂”付款183700元。付款凭证记载的附言为道具余款及追加道具和绢花费用、货款。诉讼中，昕麒记公司表示：其中161215元系针对长春项目A厅塑料花雕刻，C厅顶部泡沫球、蝴蝶、路引丝袜花、桌花的付款。针对珠帘费用。据昕麒记公司提交的淘宝网截屏显示：2018年7月2日，杨x通过淘宝网购买“低价透明婚庆八角珠帘吊顶水晶珠帘婚礼路引装饰亚克力珠帘串道具”，金额分别为11760元、900元，共计12660元。据昕麒记公司提交淘晶岛电子商务商行于2018年7月1日出具的《收款收据》记载：品名为水晶珠帘、水晶滴，数量分别为1万、4000，金额分别为38000元、3000元，共计41000元。诉讼中，昕麒记公司表示：前述淘宝网截屏系针对长春项目A厅水晶珠帘及B厅珠帘；除通过淘宝网支付的12660元外，杨x还通过微信向该淘宝网卖家订货，总计金额为41000元，与《收款收据》金额对应。针对人工安装、执行费用。据昕麒记公司提交的党某某出具的《证明》2份记载：于7月25日-8月1日、8月12日至15日去长春干活分别11人、9人，每人每天费用800元，每人分别共工作8天、4天，费用分别为70400元（11人*8天*800元）、28800元（9人*4天*800元），共计99200元。据昕麒记公司提交的付款凭证显示：其向党某某、“阿东”“北京不好混”付款共计35399元。付款凭证记载的转账说明为人工费、工资、车票、前面的工资、9人去长春工人余款。诉讼中，昕麒记公司表示：前述工人负责长春项目三个厅的现场搭建工作，党某某是包工头，其应支付人工安装执行费99200元，已支付27400元，因资金困难尚欠71800元未付。针对淡蓝色秀球、白色樱花、粉色樱花、藤条、白色蝴蝶兰、淡粉色秀球、紫罗兰、淡紫色玫瑰等费用。据昕麒记公司提交的义乌市丽媛花行出具的《销售合同》记载：订货商联系人为杨x，送货地址为甲方指定；品名为淡蓝色秀球、深紫色秀球、淡紫色玫瑰、深蓝色秀球、白色樱花、粉色樱花、藤条、白色蝴蝶兰、淡粉色秀球、深粉色秀球、紫罗兰、粉色牡丹、紫色牡丹、蓝色牡丹，另载有数量、单价、小计金额等，合计金额共计530380元。据昕麒记公司提交的转账凭证记载：其共计付款39200元。诉讼中，昕麒记公司表示：其实际支付《销售合同》项下款项39200元，因资金困难尚欠491180元未付。针对花泥板、花泥费用。据昕麒记公司提交的微信付款凭证记载：2018年7月26日至28日，其向“蔚蔚”付款共计5500元。诉讼中，昕麒记公司表示：该5500元系针对长春项目三个厅花泥板的付款。针对花艺师费。据昕麒记公司提交的微信付款凭证记载：其于2018年7月9日向李某转账7440元。微信付款凭证记载的转账说明为长春花艺师订金。诉讼中，昕麒记公司表示：该7440元系针对长春项目支付的花艺师费用，因其资金困难尚欠37500元未付，其与花艺师未签订书面合同。针对差旅费用。据昕麒记公司提交的发票记载：2018年7月4日、25日，经济技术开发区百盛宾馆分别给昕麒记公司开具住宿费发票共计2张，价税合计703.87元；7月31日，xx有限公司给昕麒记公司开具住所费发票共计9张，价税合计8413元。以上住宿费共计9116.87元。据昕麒记公司提交火车票记载：2018年7月23日、25日，杨x、张某、杨x某、田某某、姜某、李某某、代某、彭某乘车从北京前往长春，车票共计2140元。8月1日、3日，杨x、张某、杨x某、姜某、李某某、尹某某乘车从长春返回北京，车票共计2106.5元。以上车票共计4246.5元。据昕麒记公司提交的付款凭证显示：其于2018年7月23日通过“携程网”分别支付长春百盛宾馆209元、支付长春铂尔顿商务酒店322元；于2018年7月19日至31日通过“同程艺龙”、中国铁路总公司支付火车票款共计3608元；于2018年7月23日支付13200元。诉讼中，昕麒记公司表示：针对长春项目支付差旅费共计17339元。针对格子网费。据昕麒记公司提交的微信付款凭证记载：其于2018年7月22日、23日向“北京丝网批发”转账2600元、1万元，共计12600元。昕麒记公司表示：除《长春合同》载明款项外，实际履行中其还产生增项费用127250元，包括布幔费用17250元（冰丝改绒布150条，单价115元）、物流费用15000元、铁丝网1万元（数量100卷，单价100元）、人员费用85000元（数量5天，单价17000元）；第二次去长春的增加费用包括人员工资28350元，每日9人，8月12日每人750元，8月13日-15日每人800元）、升降机费5600元（7日*4辆*200元/辆/日）、北京至长春往返火车票6410元（8月12日北京至长春10人，8月15日长春至北京10人）、住宿费3180元（4日*5间*159间/日）、地毯1650元（300平米*5.5元/平米）、木板640元（10张*64元/张）；其曾口头告知理想国公司增项内容及增加费用，理想国公司承诺最终一并结算。针对增项布幔费。据昕麒记公司提交的杨x与微信号为xinlin1006*****（以下简称xilin）的用户于2018年7月3日进行的微信往来记录显示，杨x称“蓝色的没有绒布，只有冰丝的”。xilin表示“就用白色的丝绒吧，用灯光染出来会好点”。杨x回复“好的，那就选用白色绒布跟黑色绒布吧；我算好尺寸就开始做了”。诉讼中，昕麒记公司表示：xilin是理想国公司的设计人员西某，昕麒记公司按照西某要求将长春项目A厅的淡蓝色布幔、B厅的粉色布幔、C厅的布幔换成白色冰丝布料；其曾口头告知理想国公司冰丝布料费用更高，增加了17250元，理想国公司让昕麒记公司将增加费用汇总为表格向其提交。针对增项物流费。据昕麒记公司提交的xx有限公司于2018年8月17日出具的《收款收据》记载：商品名称为道具运费，金额为8000元，数量为1车。昕麒记公司另提交有xx有限公司于2018年7月6日出具的托运单、2018年7月18日双通物流货运单，分别记载：托运人为义乌、潘某某，合计费用分别为1240元、1544元。以上合计金额为10784元。诉讼中，昕麒记公司表示：其实际支付增项物流费15000元，剩余凭证未留存。针对增项铁丝网费。据昕麒记公司提交的银行凭证记载：2018年8月10日，其向潘某某支付1万元。银行凭证记载的附言为长春网费。针对增项人工安装、执行费用，增加的地毯费用及模板费用，昕麒记公司均未举证。诉讼中，昕麒记公司表示：因二次前往长春产生了人工费增项费用，与党某某出具的《证明》不重合，其系通过现金方式向工人支付增项工资，未留存相应付款凭证。针对增加的差旅费用。据昕麒记公司提交的火车票记载：2018年8月12日，张某、李某某、严某某、周某某、尹某、尹某某、杨x、彭某、侯某、杨x某乘车从北京前往长春，车票共计3485元；8月15日，张某、侯某、李某某、尹某某乘车从长春返回北京，车票共计1236元。以上车票共计4721元。针对增加的升降机费用。据昕麒记公司提交其作为需方与供方xx公司于2018年8月13日签订《升降机租赁合同》记载：供方提供自行走升降机12米，数量为4台，租赁给需方使用，需方交押金2万元；起租日期为2018年8月13日，租赁期限为7日起，按实际使用天数结算；租金为每台200元/天，来回运费为150元*4台*2趟（押金扣除）；使用现场所在地为千麦司法鉴定所（昆山路）；供方代理人为王某松等。8月14日，王某松在《升降机租赁合同》手书“已结算完毕，收据已开完”。诉讼中，昕麒记公司表示：其实际支付升降机增项费用5600元（7日*4辆*200元/辆）。诉讼中，昕麒记公司另表示：2018年7月23日至8月2日，其第一次进场，所有设备、设施、道具、鲜花、物料均到了现场，其完成了约70%的搭建工作；2018年8月12日至15日，其第二次达到长春，等待理想国公司处理消防问题，但一直没有处理完毕；2018年8月14日，长春市经济技术开发区公安消防大队发布《责令限期改正通知书》，载明该大队于2018年8月13日对刘某负责的长春理想城堡婚庆服务有限公司施工现场进行消防监督检查，发现该单位装修工程未进行消防设计备案，责令该单位于2018年8月17日前改正，改正期间应采取措施，确保消防安全等；消防部门将现场查封后，理想国公司不让昕麒记公司动现场的物品，不清楚后续物品如何处理。另查，据昕麒记公司提交其作为甲方与乙方杨x签订的《合作协议》记载：双方合作共同对甲方与理想国公司签订的长春项目和北京项目的合作，包括项目的谈判、道具、花艺的订购承揽、安装等事宜；关于道具、花艺的订购、资金投入以双方实际投资比例为准，利润与风险承担成正比，按照实际投入比例享受和承担；无论以哪方名义订购的产品（包括道具、花艺或其他），甲方均可作为对外结算的依据等。诉讼中，杨x到庭表示：针对其为长春项目支付的有关款项，其同意以昕麒记公司名义在本案中向理想国公司主张相关权利。本院认为，昕麒记公司与理想国公司签订的《长春合同》及附件系双方真实意思表示，内容未违反法律法规的强制性规定，应属合法有效。双方均应依约履行各自义务。《长春合同》约定理想国公司委托昕麒记公司在其指定的长春项目场地进行婚礼堂场地制作、安装等布置工作，理想国公司应提供符合消防安全、施工要求、布置条件的场地供昕麒记公司进行舞台搭建、道具及花艺布置。昕麒记公司提交的微信往来记录、谈话录音、现场照片、付款凭证、与案外人签订的有关合同等证据形成完整证据链条，无反驳意见及相反证据推翻，本院采信昕麒记公司关于其为履行《长春合同》及附件已向案外人支付相应款项，其已将《长春合同》约定的道具、舞台、花艺运送至项目现场并完成部分搭建工作，因理想国公司提供的项目场地不符合有关部门的消防安全要求导致场地被封闭，昕麒记公司无法完成剩余施工工作的陈述。我国合同法规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。第一，针对昕麒记公司主张的增项费用及增加费用一节。双方所签《长春合同》及附件对长春项目三个厅的制作项目名称、数量、单价、金额进行明确约定，同时约定合同金额为包工包料费用，如有项目增加、总价款有变动时，双方应签订补充协议。《长春合同》附件明确记载三个厅的报价单由昕麒记公司制作，其作为提供会议服务、组织文化艺术交流活动、承办展览展示等的专业主体，应对于合同履行期间可能产生的费用有充分的预估与考量。昕麒记公司主张的增项费用（包括布幔、物流、差旅等费用）及增加费用（向案外人付款的金额高于合同约定的金额，包括泡沫城堡、格子网、地毯、模板、升降机等费用）在《长春合同》附件报价单中均有对应约定。现无证据证明双方曾就昕麒记公司主张的增项费用或增加费用签订过补充协议，亦无证据证明理想国公司或其有权受托人曾对昕麒记公司主张的增项费用或增加费用表示认可。此外，就昕麒记公司主张的人员费用、地毯、模板等增项费用，其未举证证明实际支出了前述款项，应自行承担举证不能的法律后果。故昕麒记公司主张理想国公司支付增项费用的诉讼请求，无事实和合同依据，本院不予支持；其主张按照向案外人付款的金额（高于《长春合同》附件报价单上载金额）要求理想国公司支付相应款项的诉讼请求，无事实和合同依据，本院仍按照《长春合同》附件报价单记载的相应款项金额计算。第二，针对塑料花雕刻、顶部泡沫球、蝴蝶、路引丝袜花、桌花、珠帘、顶部铁艺、亚克力、半圆木质柱子、木质异形背板、舞台T台、藤条、圆形铁艺、铁艺拱门秀球、花泥板、差旅费等费用，昕麒记公司提交的与案外人签订的合同、订单或付款凭证金额虽少于《长春合同》附件报价单记载的金额，昕麒记公司亦表示因资金困难尚未向案外人实际支付部分款项，但考虑到昕麒记公司因理想国公司违约造成的损失亦包括合同正常履行完毕其可获取的预期利益损失、昕麒记公司欠付案外人款项属于其理应支付的合理费用，结合双方过错程度、合同约定金额、合同实际履行情况等因素，依据公平原则，本院认为昕麒记公司主张按照合同附件报价单约定的金额要求理想国公司支付前述款项的诉讼请求，于法有据，本院予以支持。第三，针对花艺师、舞台T台制作费、人工安装执行费费用。昕麒记公司称应向花艺师支付4万元，其提交的付款凭证金额仅为7440元，未提交合同、欠款凭证等其他证据佐证，应自行承担举证不能的法律后果。此外，昕麒记公司自认因施工现场被封闭，其尚余部分搭建及花艺摆放工作未完成，故舞台T台制作费、人工安装执行费、花艺师费用金额应予相应酌减。昕麒记公司自认理想国公司已向昕麒记公司支付《长春合同》项下合同款45.7万元，现无证据证明理想国公司存在其他付款行为，依据在先论述，昕麒记公司有权要求理想国公司支付的剩余合同款金额为167万元。超出部分，依据不足，本院不予支持。《长春合同》对理想国公司分期支付道具款及花艺款的时间及条件进行明确约定，其中最后一笔道具款及花艺款的支付时间分别为2019年6月30日、1月18日，同时约定若理想国公司逾期付款，每日应按照千分之一标准向昕麒记公司付款。现合同约定的付款时间早已届满，理想国公司至今未付清欠款，昕麒记公司有权向理想国公司主张逾期付款造成的利息损失。针对计息标准，昕麒记公司主张按照中国人民银行同期贷款利率标准要求理想国公司支付利息，于法有据，本院予以支持。另外，根据中国人民银行的相关公告，自2019年8月20日起，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于当月20日公布贷款市场报价利率，故自2019年8月20日后，利息计算标准应调整为按照全国银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。针对计算基数及起算时间，昕麒记公司主张自2018年6月30日起算利息，与合同约定不符。本院依据双方合同约定、本院在先支持的欠款金额，将利息调整为以30.4万元为基数，自2018年10月19日起算；以45万元为基数，自2018年11月19日起算；以30.6万元为基数，自2019年1月19日起算；以39万元为基数，自2019年2月19日起算；以19万元为基数，自2019年5月19日起算；以3万元为基数，自2019年7月1日起算；均按照中国人民银行同期贷款利率标准计算至2019年8月19日止，自2019年8月20日起至实际支付之日止，均按照全国银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准计算。理想国公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，视为其放弃答辩、质证的权利，不影响本院根据查明的事实和证据依法作出裁判。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条、第二百五十一条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告理想国青年（北京）文化科技有限公司于本判决生效后十日内给付原告北京昕麒记文化传媒有限公司欠款167万元；二、被告理想国青年（北京）文化科技有限公司于本判决生效后十日内给付原告北京昕麒记文化传媒有限公司利息（以30.4万元为基数，自二〇一八年十月十九日起算；以45万元为基数，自二〇一八年十一月十九日起算；以30.6万元为基数，自二〇一九年一月十九日起算；以39万元为基数，自二〇一九年二月十九日起算；以19万元为基数，自二〇一九年五月十九日起算；以3万元为基数，自二〇一九年七月一日起算；均按照中国人民银行公布的金融机构同期同类贷款基准利率计算至二〇一九年八月十九日止；自二〇一九年八月二十日起至款项清偿之日止，均按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；三、驳回原告北京昕麒记文化传媒有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费20201元、公告费260元，由原告北京昕麒记文化传媒有限公司负担846元（已交纳），由被告理想国青年（北京）文化科技有限公司负担19615元（于本判决生效之日起七日内交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。审判长  温晓汾审判员  李佳佳审判员  牟诚诚二〇二〇年十二月三十日书记员  王 玥