北京市丰台区人民法院民 事 判 决 书（2020）京0106民初10532号原告（反诉被告）：北京易非凡科技发展有限公司，住所地北京市海淀区紫竹院116号8层C802室。法定代表人：蔡京丽，经理。委托诉讼代理人：蔡文伟，北京市金台律师事务所律师。被告（反诉原告）：北京冠月源装饰工程有限公司，住所地北京市丰台区成寿寺于家坟89号4幢一层103室。法定代表人：袁英民，经理。委托诉讼代理人：刘画荣，北京市天宁律师所律师。委托诉讼代理人：李源，男，1983年8月1日出生，汉族，该公司职工。原告（反诉被告）北京易非凡科技发展有限公司（以下简称易非凡公司）与被告（反诉原告）北京冠月源装饰工程有限公司（以下简称冠月源公司）合同纠纷一案，本院于2020年4月2日立案后，依法适用普通程序，由审判员独任公开开庭进行审理。原告（反诉被告）易非凡公司委托诉讼代理人蔡文伟，被告（反诉原告）冠月源公司委托诉讼代理人刘画荣、李源到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）易非凡公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付合同价款123835元；2.判令被告支付逾期付款违约金25000元；3.诉讼费由被告承担。事实和理由：2017年5月23日，易非凡公司和北京华睿九鼎装饰工程有限公司（以下简称华睿九鼎公司）签订《成都52中安全馆多媒体项目工程合同书》约定，华睿九鼎公司将成都52中安全馆多媒体项目（以下简称成都52中项目）的设备采购货物运输、安装调试、部分内容制作委托给易非凡公司，设备及参数以“成都52中安全馆多媒体报价清单0170523”为依据，项目总金额为480000元，华睿九鼎公司根据进度分四期支付，如延期支付造成工作滞后及工期延误等，易非凡公司有权要求免责，华睿九鼎公司延期付款的，则每逾期一日支付合同总额3‰的逾期违约金，违约金总额不超过合同总额的5％；发生争议由双方任一公司所在地人民法院审理等。合同签订后，华睿九鼎公司未按约定付款，易非凡公司按要求于2017年8月底完成了全部约定义务，包括增加的工作量。2018年1月，华睿九鼎公司将项目移交给业主成都52中。按易非凡公司实际完成工作量计算，华睿九鼎公司应付款为516335元，华睿九鼎公司已付款392500元，尚欠123835元未支付，故诉至法院。被告（反诉原告）冠月源公司辩称，不同意易非凡公司的诉讼请求。1.易非凡公司未按工程合同约定施工，擅自进行项目减项或未满足设计要求，构成违约，华睿九鼎公司有权拒绝支付剩余的工程款。刷卡测评A2-H03测评程序开发，未满足成都52中的设计要求，不能实现显示每个项目的分值，应减扣30000元。如何拨打119、112、A03-H04内容制作展项约定“拿起电话拨号模拟选择，119，120，11，110，语音对答形式模拟服务流程，语音内容固定，需根据提示进行对答。（四套不同语音内容）”，易非凡公司制作的交互内容不具有语音对答互动功能，仅能实现点击触摸屏，设备发出声音的单向语音提示，应减扣20000元。灭火实战训练A04a-H02控制主机约定数量3台，单价4000元/台，总价12000元，易非凡公司仅安装1台主机，应减扣8000元。AR扫描体验（编号A06-H04）约定AR体验区包含15个点位内容，造价90000元，易非凡公司仅制作8个点位，应减扣7个点位对应的价款6000元/个＊7个＝42000元。以上共计100000元。根据工程合同书第七条约定，如需修改合同方案，须双方协商解决，如遇减项华睿九鼎公司应书面向易非凡公司提出通知，减项所产生减少的费用将参照附件报价清单标准相应减少。易非凡公司未与华睿九鼎公司协商，也未经华睿九鼎公司同意擅自减项，相应造价款应从结算款中扣除，合同约定项目总金额480000元，扣除减项或未满足设计要求金额100000元，华睿九鼎公司应付易非凡公司项目款380000元，华睿九鼎公司已支付易非凡公司项目款392500元，故易非凡公司应退还项目款12500元。易非凡公司未与华睿九鼎公司协商擅自减项，违反合同约定，故华睿九鼎公司有权行使先履行抗辩权，拒绝支付剩余工程款。2.易非凡公司未按合同约定履行售后服务，应赔偿华睿九鼎公司的损失。根据合同第十条约定，本合同项目自设备进场验收合格起计保修，保修期为1年。保修期内若项目出现问题，易非凡公司应在接到华睿九鼎公司通知后6小时内响应并安排专业技术人员进行电话指导，跟踪故障处理进度，若情况紧急且电话指导无效，易非凡公司在接到华睿九鼎公司或项目方通知的72小时内委派易非凡公司专业维修人员赶赴现场处理故障。因易非凡公司逾期供货、调试、完工，项目直至2018年10月12日才勉强通过验收，保修期应截止2019年10月11日届满，易非凡公司未按合同约定提供保修服务，2019年4月至2019年9月期间华睿九鼎公司代易非凡公司履行保修义务支付劳务费47163.26元、交通费1057元，2019年4月18日购买人体模型支付1450元，共计花费49670.26元。另，因易非凡公司在工程使用中未按合同约定的数量安装设备，其开发的软件不能满足成都52中的设计方案和要求，2018年9月27日成都52中向华睿九鼎公司送达书面《整改通知》，要求对3台灭火器及感应器、虚拟现实所用的电视及程序、排行榜程序、虚拟现实软件存在的功能问题等四项进行整改，直至验收易非凡公司未能完成整改。作为易非凡公司逾期完工向成都52中的补偿，华睿九鼎公司将委托北京易彩互联科技有限公司开发星图软件开发的星图软件无偿提供给成都52中使用，实际价值金额100000元整。易非凡公司应对上述损失共149670.26元承担赔偿责任。3.易非凡公司逾期供货、调试、完工给被告造成损失，应承担违约责任。根据合同第一条约定：工程施工周期60天，最终交付时间为2017年7月31日。因易非凡公司逾期完工，导致“成都52中项目工程”直至2018年10月13日才完工。根据合同第九条约定：易非凡公司逾期供货、调试，每逾期一日，向华睿九鼎公司支付合同总金额3‰的逾期违约金，但违约总金额不超过合同总额的5％。故易非凡公司应支付华睿九鼎公司违约金480000＊5％＝24000元。故提出反诉。被告（反诉原告）冠月源公司向本院提出反诉请求：1.判令易非凡公司返还工程款12500元；2.判令易非凡公司赔偿劳务费47163.26元、交通费1057元、更换维修费1450元、软件使用费100000元，共计149670.26元；3.判令易非凡公司支付违约金24000元；4.诉讼费由易非凡公司承担。事实和理由：2017年5月23日，双方签订《成都52中项目工程合同书》，约定华睿九鼎公司将成都52中项目的设备采购、货物运输、安装调试、部分内容制作委托给易非凡公司，设备参数以“成都52中安全馆多媒体报价清单20170523”为依据，项目总金额为480000元，易非凡公司存在以下违约行为。1.易非凡公司未按工程合同约定施工，擅自进行项目减项或未满足设计要求，应扣减100000元。根据工程合同书第七条约定，如需修改合同方案，须双方协商解决，如遇减项华睿九鼎公司应书面向易非凡公司提出通知，减项所产生减少的费用将参照附件报价清单标准相应减少。易非凡公司未与华睿九鼎公司协商，也未经华睿九鼎公司同意擅自减项，相应造价款应从结算款中扣除，合同约定项目总金额480000元，扣除减项或未满足设计要求金额100000元，华睿九鼎公司应付易非凡公司项目款380000元，华睿九鼎公司已支付易非凡公司项目款392500元，故易非凡公司应退还项目款12500元。2.易非凡公司未按合同约定履行售后服务，应赔偿华睿九鼎公司的损失。根据合同第十条约定，本合同项目自设备进场验收合格起计保修，保修期为1年。因易非凡公司逾期供货、调试、完工，项目直至2018年10月12日才勉强通过验收，保修期应截止2019年10月11日届满，易非凡公司未按合同约定提供保修服务，2019年4月至2019年9月期间华睿九鼎公司为代易非凡公司履行保修义务支付劳务费47163.26元、交通费1057元，2019年4月18日购买人体模型支付1450元，共计花费49670.26元。作为易非凡公司逾期完工向成都52中的补偿，华睿九鼎公司将委托北京易彩互联科技有限公司开发星图软件开发的星图软件无偿提供给成都52中使用，实际价值金额10000元整。易非凡公司应对上述损失共149670.26元承担赔偿责任。3.易非凡公司逾期供货、调试、完工给被告造成损失，应承担违约责任。根据合同第一条约定：工程施工周期60天，最终交付时间为2017年7月31日。因易非凡公司逾期完工，导致“成都52中安全馆多媒体项目工程”直至2018年10月13日才完工。根据合同第九条约定：易非凡公司逾期供货、调试，每逾期一日，向华睿九鼎公司支付合同总金额3％的逾期违约金，但违约总金额不超过合同总额的5％。故易非凡公司应支付华睿九鼎公司违约金480000＊5％＝24000元。原告（反诉被告）易非凡公司辩称，不同意冠月源公司的反诉请求。1.双方合同约定的价款为480000元，加上增加的项目，总价款516330元，华睿九鼎公司没有超付工程款，而是欠付工程款125000元。2.劳务费、交通费等与事实不符，该劳务费实际上是华睿九鼎公司应当支付给其项目经理郑建军的劳动报酬，不应由我方承担，交通费不能证明与我方有关，更换维修费是按照合同约定应当提供两个模型，后来更换了一个假人模型，这两个模型我们已经按照合同提供了，我们去现场看的时候还是两个，华睿九鼎公司没有更换过。软件使用费，华睿九鼎公司与第三方签订了软件开发合同，这个软件在涉案项目用不上，即使可以使用，也与本案合同无关。软件开发合同是在我们验收合格之后才签订的。原告（反诉被告）易非凡公司围绕诉讼请求向本院提交了工程合同书、报价清单、消防设备移交单、完工设备清单、多媒体项目增减明细、收款收据、送货单等证据，被告（反诉原告）冠月源公司向本院提交了转账记录、设备采购订单、聊天记录、整改通知等证据，根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年5月23日，华睿九鼎公司（甲方）与易非凡公司（乙方）签订《多媒体项目工程合同》约定：一、项目内容：成都52中安全馆多媒体项目设备采购、货物运输、安装调试、部分内容制作（以上简称多媒体工程）。施工周期60天，最终交付时间2017年7月31日。二、设备及参数：详见附件：“成都52中安全馆多媒体报价清单20170523”此清单经甲乙双方共同商讨确定，作为乙项目实施的依据，同时作为本合同附件。三、合同金额及付款方式：1.项目总金额（未税）：肆拾捌万元整（￥480000元），相关费用清单与报价详见附件“成都52中安全馆多媒体报价单20170523”。2.合同签订后2个工作日内甲方向乙方支付即付合同项目总额的40％，即拾玖万贰仟元整（￥192000元）。若因此部分款项延时支付造成的发货不及时等系列问题，乙方有权要求免责。3.工程涉及的硬件设备到场90％（主要硬件设备全部到场）后，甲方向乙方支付本合同的款项的40％，即拾玖万贰仟元整（￥192000元），乙方即可进行安装调试。若因此部分款项支付延时造成的现场安装调试工作滞后及工期延误等系列问题，乙方有权要求免责。4.设备安装点亮后3个工作日内甲方向乙方支付合同总额的10％，即肆万捌仟元整（￥48000元），若因此部分款项支付延时造成的现场安装调试工作滞后及工期延误系列问题，乙方有权要求免责。5.设备调试完毕验收合格后7个工作日内支付合同总额的10％，即肆万捌仟元整（￥48000元），若因此部分款顶支付延时造成的后期运行维护纠纷，乙方有权要求免责。四、运输与产品交付：1.设备由乙方运输到甲方指定的地点，运输费用及产生的相关费用由乙方承担。2.设备到场后由甲方提供单独库房以供设备存放，乙方将在设备到场前5个工作日之内以书面（形式包但不局限于传真或电子邮件）告知甲方，由于库房准备导致的发货延迟，对工程造成的影响乙方不予承担相应责任。3.设备到场后甲乙双方需根据设备清单进行清点核对并签字。五、安装调试与验收：1.合同签订后乙方在指定时间内将合同规定设备到达甲方指定地点。2.甲方指定项目经理郑建军，设备进场验收与项目完工竣工验收由甲方指定项目经理签字后生效。3.验收分为设备进场与竣工验收，由甲方指定项目经理协助并负责签署验收单。4.验收中遇到需要修改的问题由验收现场签订修改方案，乙方修改完成以后2个工作日之内由甲方再次验收。5.乙方安装调试并经自检合格后，报请甲方验收，甲方需在2个工作日内进行验收，如在规定时间内甲方没有进行验收，自动视为验收合格，甲方需按合同规定的付款方式向乙方支付款项。甲乙双方的验收时间不受第三方影响，以双方合同约定为准。六、项目增项：1.如现场需要修改合同方案，须双方协调解决，如因乙方需要增加成本投入则按照增项处理。2.如遇增项甲方应书面向乙方提出增项通知，具体操作细节由现场项目负责人协调安排。3.增项所产生费用其相关费用参照附件“成都52中安全馆多媒体报价清单20170523”标准收取，若增项内容不在以上附件范围内则甲乙双方另行协商。七、项目减项：1.如需要修改合同方案，须双方协调解决。如因乙方已产生成本投入则按照实际发生处理。2.如遇减项甲方应书面向乙方提出通知，具体操作细节由项目负责人协调安排。3.减项所产生减少费用将参照附件“成都52中安全馆多媒体报价清单20170523”标准相应减少。八、双方责任和义务：项目调试过程中双方需积极配合、充分沟通以保证展厅整体效果。1.甲方承担的具体工作包括：（1）及时提供成都52中项目的现场要求，按设计要求完成钢架结构、土建结构和强弱电布线的施工等现场辅助建设。（2）甲方要承担外围设备的施工，提供详细的点位图纸及系统布线图，保障外部钢架、设备的安全、准确、及时的完工。（3）协调乙方在施工过程中与其他施工方遇到的问题。2.乙方承担的具体工作包括：（1）乙方派专人至甲方现场开展安装工作，并负责项目安装后的调试和培训工作。（2）实施结束后乙方为甲方培训1-2名多媒体项目的操作与维护人员，甲方需在安装调试完成当日指定操作与维护人员。九、违约责任：1.乙方逾期供货、调试，每逾期一日，向甲方支付合同总金额3‰的逾期违约金，但违约金总额不超过合同总额的5%。如因甲方工程装修造成工程延期，乙方不负任何责任，工期相应顺延。如因乙方自身造成工程延期，按照逾期供货违约条款承担违约金。2.如甲方延期付款，则每逾期一日向乙方支付合同总金额3‰的逾期违约金，但违约金总额不超过合同总额的5%。十、售后维护：1.本合同项目自设备进场验收合格起计保修，保修期为壹年（如需延保，费用按照“成都52中安全馆多媒体报价清单20170523集成费用”标准收取）。保修期内，若项目出现问题，乙方在接到甲方通知的6小时内响应并安排专业技术人员进行电话指导，跟踪故障处理进度；若情况紧急且电话指导无效，乙方在接到甲方或项目方通知的72小时内委派乙方专业维修人员赶赴现场处理故障。2.保修期内，设备非人为因素损坏乙方无偿给予免费保修。保修期结束后，乙方根据市场价格收取维修费用。3.保修期过后若出现问题，如甲方无法自行处理故障，则需乙方上门协助，甲方需承担故障品成本费及上门服务费用，具体事宜双方另行协商处理。4.易损耗材不列入保修范围，投影机灯泡类保修期为六个月或500小时，以先到为准。易非凡公司提交的项目增加明细中，增项A07-H05，音箱一套；A09-H02，8口网络交换机1台；A09-H03,5口交换机3台；A09-H04，路由器2台；A09-H07，机柜一台；对上述增项数量，冠月源公司予以认可，但不认可价格，认为价格过高。对于A03-H02,22寸触摸屏4块，冠月源公司认可数量，但不认可属于增项。对于集成费用，冠月源公司认为，双方未约定，无合同依据。对于灭火器排行榜增项20000元，冠月源公司认可AR体验区有灭火器3台，电视机1台，但是排行榜未完成开发，且排行榜费用4000元与工程清单A02-H03测评程序存在重复计算，应扣除，电视机费用3500元与A02-H04液晶显示屏重复计算应扣除，该项内容系易非凡公司单方报价，且未提供证据加以证明。对于减项，冠月源公司予以认可。庭审中，易非凡公司认可现场设备数量与其主张的数量，相差一台路由器，同意在诉讼请求中扣除1650元。冠月源公司现已向易非凡公司支付货款392500元，冠月源公司在2019年10月25日庭审中认可上述付款中包含增项付款8500元。华睿九鼎公司于2020年1月6日名称变更为冠月源公司。本院认为，易非凡公司与冠月源公司签订的《成都52中安全馆多媒体项目工程合同书》系双方真实意思表示，且内容亦不违反法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效，双方均应按照约定履行。本案中，涉案工程自2017年完工后至今近三年，冠月源公司未在规定的时间内进行验收，自动视为验收合格并按约定的方式支付款项，现涉案工程价款480000元，冠月源公司已付392500元，已付款项中包含增项工程款8500元，故涉案工程款中尚有96000元未支付。对工程增项一节，增项设备名称及价格未经双方书面确认，但冠月源公司认可存在音箱、交换机等设备增项，易非凡公司主张的增项设备价格未经冠月源公司确认，现易非凡公司提供的增项设备采购收款收据及送货单，证明采购增项设备支付款项19500元，故对于易非凡公司主张的增项工程款，本院在19500元范围内予以支持，超出部分不予支持。双方均认可增项款项中，冠月源公司已支付8500元，易非凡公司认可项目存在1650元项目减项，并同意在诉讼请求中扣除，故对易非凡公司主张的工程款，本院支持105350元，超出部分不予支持。冠月源公司认为易非凡公司在施工过程中擅自增减项目，部分施工未实现约定设计要求和效果，应予以扣减工程款100000元，并要求易非凡公司返还已付工程款125000元，本院认为，冠月源公司在涉案工程完工后未提出书面质量异议及修改方案，其提供的证据亦不足以证明易非凡公司的施工不符合合同要求，故冠月源公司要求扣减并返还工程款的反诉请求，无事实和法律依据，本院不予支持。对冠月源公司主张的售后维修产生的劳务费、交通费、更换维修费及软件使用费，本院认为，郑建军系冠月源公司在案涉工程中指定的验收人员，职务为冠月源公司的项目经理，现冠月源公司提供其与郑建军的转账凭证，不足以证明系冠月源公司支付的案涉工程的维修等费用，故对冠月源公司主张的上述反诉请求，本院不予支持。关于双方主张的违约金，因易非凡公司存在迟延调试、整改等情形，冠月源公司存在迟延支付工程款的情形，故双方均应按照合同总额5%的标准向对方支付违约金，故对双方主张的违约金，本院均不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条之规定，判决如下：一、北京冠月源装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内给付北京易非凡科技发展有限公司款项105350元。二、驳回北京易非凡科技发展有限公司的其他诉讼请求。三、驳回北京冠月源装饰工程有限公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3277元，由北京易非凡科技发展有限公司负担1077元（已交纳），北京冠月源装饰工程有限公司负担2200元（于本判决生效后七日内交纳）。反诉案件受理费4023元，由北京冠月源装饰工程有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，可于本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第二中级人民法院。审判员  徐全影二〇二〇年十二月二十二日书记员  张燕玲