宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民法院   民事判决书   （2020）宁0303民初17号   原告：银川市林波机电设备安装有限公司。   法定代表人：孙某。   委托诉讼代理人：樊某。（特别授权代理）   被告：宁夏太阳山新发煤矿有限公司。   法定代表人：周某1，该公司董事长。   委托诉讼代理人：刘某，男。（特别授权代理）   委托诉讼代理人：周某2，该公司股东。（特别授权代理）   原告银川市林波机电设备安装有限公司（以下简称林波机电公司）与被告宁夏太阳山新发煤矿有限公司（以下简称新发煤矿公司）承揽合同纠纷一案，本院于2020年1月2日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原、被告委托诉讼代理人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   原告林波机电公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告新发煤矿公司支付原告工程款35万元；2.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2014年11月20日原、被告签订了煤矿机电设备安装合同，约定工期41天，由《安全技术措施》《施工组织设计》及矿各级领导审核后开工，41天完成机电设备安装。由于矿方没高压电源（10KV），无法进行设备的运转调试，停工到2016年12月20日矿方通知高压电源（10KV）接通，通知原告上来试运转，并有《试运转方案》，矿各级领导审核后进行了试运转。按合同矿方应支付到工程进度总工程款90%，而矿方只支付到工程款65%，而且从2016年试运转后矿方不验收，使用试运转设备到今年。原告给周某2打电话索要设计院图纸准备做移交资料，周某2说矿方在做移交资料，原告告诉周某2移交资料不是矿方能做的，原则定谁施工谁做资料，并且提到工程款的事，周某2说没有。   被告新发煤矿公司辩称，原告在事实和理由部分陈述与事实不符。原、被告签订合同约定工期为41天，2014年12月31日完工。由于原告组织人员不能完成安装，导致2014年12月31日无法验收，影响被告的生产进度造成停产，给被告造成了300万元的损失。2016年9月被告恢复生产，希望继续与原告合作完成涉案工程，但是原告人员一直不到位，拖延至2016年年底仍然无法完成。原告陈述矿方没有高压电、矿各级领导审核进行试运转不符合事实，事实上被告有高压电，皮带没有铺设完成，不具备试运行的条件。此时，原告将人员撤回，原因是铺设皮带时将被告皮带损坏，长约3米多、宽度为5厘米左右，之后被告催促原告协商皮带安装试运行事宜，原告委托诉讼代理人多次不接电话，也不回短信，严重影响原告的生产和经营活动。同时，原告扣留被告的设计图纸，到2018年10月份才返还，无法谈及试运行以及资料的事情。   当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。原告林波机电公司提交的宁夏太阳山新发煤矿主斜井胶带输送机设备安装工程施工组织设计一份、安全技术措施一份、电气设备预防性试验报告一份（附资质文件一份）、试运行方案一份、大倾角皮带输送机安装合同一份、检验报告复印件一份，被告新发煤矿公司质证后无异议，本院予以确认并在卷佐证。被告提交的短信记录一份，原告质证后对真实性无异议，经查，该份证据能够证明截止2016年12月，原告尚有部分工程未完工，被告尚欠原告款项未支付的事实，予以认定；证人证言一份，原告质证后有异议，因证人未到庭接受质询，不予认定。   根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定如下事实：2014年11月20日，原告林波机电公司（乙方）与被告新发煤矿公司（甲方）签订大倾角皮带输送机安装合同一份，约定工程名称为宁夏太阳山新发煤矿有限公司主斜井大倾角胶带输送机，机械设备及电控设备安装；承包方式为包清工，乙方必须按照甲方提供的设计图纸、系统功能、设备材料的要求，组织安装和调试，并包通过有关部门的验收；合同工期自2014年11月20日至2014年12月31日止，共41天，完成安装调试（以通过用户及甲方代表验收合格为准）；在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期；本工程安装含税总造价为105万元，安装工程必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整（甲方要求增加的工程除外）。甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款。合同签订之日起，乙方安装人员进场后3日内，甲方付总工程款的30%，完成驱动装置及井下机尾拉紧装置，H型架上托辊架具备展放胶带条件，支付合同总价款的50%。通过甲方及有关部门初验验收合格，并且本工程无故障运行三个月且安装资料编制齐全完成交与甲方后，付总工程款的10%，剩余的10%为质保金，一年内无安装质量问题五日内付清质保金，同时双方对于违约责任及双方责任等做了约定。签订合同后，原告按照合同约定履行了部分合同内容，被告累计向原告支付工程款70万元。截至2016年12月，尚有合同中约定的调试工作未完成，被告尚欠原告35万元款项未支付。   本院认为，关于本案案由，原告林波机电公司与被告新发煤矿公司自愿协商，双方签订大倾角皮带输送机安装合同，由原告为被告完成主斜井大倾角胶带输送机，机械设备及电控设备安装，双方形成承揽合同纠纷。关于原告要求被告支付工程款35万元的诉讼请求，双方约定合同总价款为105万元，合同签订之日起，乙方安装人员进场后3日内，甲方付总工程款的30%，完成驱动装置及井下机尾拉紧装置，H型架上托辊架具备展放胶带条件，支付合同总价款的50%。通过甲方及有关部门初验验收合格，并且本工程无故障运行三个月且安装资料编制齐全完成交与甲方后，付总工程款的10%，剩余的10%为质保金，一年内无安装质量问题五日内付清质保金，原告按照合同约定履行了部分义务，被告已向原告支付了70万元款项，下剩35万元未支付，双方在庭审中对于未支付价款的数额予以认可。工期自2014年11月20日至2014年12月31日，根据庭审中被告提交的短信聊天记录，截止2016年12月，涉案工程尚存在安装调试等问题未解决，被告要求原告解决，原告未予以解决，因合同中约定原告义务包含组织安装和调试，并通过有关部门的验收，原告未按照合同约定完成全部义务，双方对于原告已完成部分未进行结算。综上，对原告要求被告支付工程款35万元的诉讼请求不予支持。   综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：   驳回原告银川市林波机电设备安装有限公司的诉讼请求。   案件受理费6550元，由原告银川市林波机电设备安装有限公司负担。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院。   审判长曹佳宝   人民陪审员白玉昌   人民陪审员周花     二〇二〇年十二月三十日   书记员叶文亮   附法律条文：   《中华人民共和国合同法》   第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。   当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。   《中华人民共和国民事诉讼法》   第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。   第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。   当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。   人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。   《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》   第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。   在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。