北京市西城区人民法院民 事 判 决 书（2018）京0102民初40694号原告（反诉被告）：辽宁大金重工股份有限公司，住所地辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号。法定代表人：金鑫，董事长。委托诉讼代理人：王军，辽宁观策（阜新）律师事务所律师。委托诉讼代理人：赵镇坤，辽宁观策（阜新）律师事务所律师。被告（反诉原告）：中国水利电力物资集团有限公司，住所地北京市西城区广安门内大街甲306号，实际经营地北京市石景山区银河大街6号院1号楼A座。法定代表人：叶河云，总经理。委托诉讼代理人：张贤娜，女，中国水利电力物资集团有限公司员工。委托诉讼代理人：王志钢，北京市盈科律师事务所律师。被告：大唐新能源朔州平鲁风力发电有限公司，住所地山西省朔州开发区招远路晨光花都小区20#楼6单元402室。法定代表人：张自立，总经理。委托诉讼代理人：徐露，女，大唐新能源朔州平鲁风力发电有限公司法务。委托诉讼代理人：梁栋，山西东奥律师事务所律师。原告（反诉被告）辽宁大金重工股份有限公司（以下简称辽宁大金公司）与被告（反诉原告）中国水利电力物资集团有限公司（以下简称中水电公司）、被告大唐新能源朔州平鲁风力发电有限公司（以下简称大唐风电公司）承揽合同纠纷一案，本院于2018年8月22日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）辽宁大金公司的委托诉讼代理人王军、赵镇坤，被告（反诉原告）中水电公司的委托诉讼代理人王志钢、张贤娜，被告大唐风电公司的委托诉讼代理人梁栋、徐露到庭参加诉讼。现本案已审理终结。原告（反诉被告）辽宁大金公司向本院提出诉讼请求：1.判令二被告接收原告已加工完成的24套塔筒及19台基础环；2.判令二被告共同支付原告已加工完成的34套塔筒及67台基础环的所有费用，合计人民币12040772元（具体明细为：已交货的10套塔筒和48台基础环包含质保金在内共计8012894元，10套塔筒设备款为10*507100=5071000元，运费10*79087=790870元；48台基础环设备款48*38900=1867200元，48*5913=283824元。未发货部分24套塔筒设备款为24*507100=12170400元，19台基础环设备款19*38900=739100元。扣除已支付的价款8455400元，剩余应付款项为12466994元，根据增值税由17％调低为13％，总计剩余应付款项为12040772元）；3.判令二被告共同赔偿原告自2017年3月1日起，按人民银行同期贷款利率计算的延期付款利息，暂计算至2018年8月20日为人民币1025817.41元（14477870×4.75％×537日÷360），实际需支付至二被告义务履行完毕止；4.判令二被告共同支付原告榆林基地自2017年1月起，就19台基础环、20套塔筒按2017年1月至2017年4月每套塔筒每月5000元，2017年5月起每套塔筒每月10000元，人工费每月4000元标准计算产生的储存费用，暂计算至2018年8月合计人民币3286000元，实际需支付至二被告义务履行完毕止；5.判令二被告共同支付原告鄂尔多斯基地（鄂尔多斯市宝风新能源设备制造有限公司厂区）自2017年3月至2018年11月，按每年固定租金300万元的标准计算的场地租赁费用人民币5250000元，及按每月6700元计算的看护人员工资人民币140700元，合计人民币5390700元；6.判令二被告共同支付原告鄂尔多斯基地（内蒙古聚祥集团鄂尔多斯市力强矿山设备有限公司厂区）自2017年9月1日起按每季度固定租金20万元标准计算的场地租赁费用，暂计算至2018年8月31日共四个季度为人民币800000元，实际需支付至二被告义务履行完毕止；7.判令二被告共同支付原告自2018年1月起，33套钢板（约4700吨）按30元/吨/年计算的储存费用人民币141000元，按100元/吨计算的钢板转运费用人民币470000元，合计人民币611000元；8.判令二被告共同支付原告自2017年5月起，按每月4万元计算的塔筒保护措施费，暂计算至2018年8月为人民币600000元，实际需支付至二被告义务履行完毕止；9.判令本案诉讼费及其他费用由二被告承担。事实和理由：辽宁大金公司与中水电公司及大唐风电公司于2015年5月20日签订了《中国大唐集团大唐平鲁白玉山风电场二期工程塔筒制作加工A标段买卖合同》（以下简称《合同》），约定合同总价4227.7万元，由辽宁大金公司向大唐风电公司交付67套沈阳华创CCWE-1500型风力发电机组塔筒（含基础环）。合同签订后，辽宁大金公司依约履行，截止至2016年12月共生产加工完成34套塔筒及67台基础环。但大唐风电公司在接收了10套塔筒及48台基础环后，拒不接收剩余设备，中水电公司亦始终未能安排接收。且中水电公司在前期支付了845.54万元的预付款及材料款后始终未按合同约定支付剩余价款。辽宁大金公司多次向大唐风电公司和中水电公司发函催告要求继续履行合同、接收设备并支付相应加工费，但大唐风电公司和中水电公司均未予以妥善解决。合同签订至今已逾3年，辽宁大金公司为解决设备材料的保管及仓储问题，在鄂尔多斯基地及榆林基地租赁厂房并雇佣人员进行看管维护，期间支付了大量费用。大唐风电公司和中水电公司拒不履行合同义务的行为已经构成根本性违约，给辽宁大金公司造成了巨大的经济损失。根据《中华人民共和国合同法》第六十条规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”第一百零七条：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”鉴于以上事实以及相关法律法规，辽宁大金公司为维护自身合法权益，故诉至法院。被告（反诉原告）中水电公司辩称，不同意辽宁大金公司的诉讼请求。理由：1.根据买卖合同15.1项约定，原告（反诉被告）不能擅自分包，原告擅自分包行为已经构成根本违约，原告有权拒绝收货，对于合同未履行的部分已经终止，中水电公司没有履行合同的义务；2.原告货款的支付，双方在买卖合同中有明确支付条件，现在支付货款条件尚未成就，对于货物存放费用，中水电公司经过调研，双方来往函件已经明确，存储费用每年34.55万元，没有加工的塔筒存储场地费用为12万元/年，33套塔筒钢板倒运费为15.5232万元，原告现在主张巨额费用，与之前主张不符。关于榆林基地费用，不过是原告违约分包的，分包人的场地，相关的费用应该由原告和分包人石家庄煤矿机械有限公司（以下简称石煤机公司）按照分包合同处理，原告所谓损失与中水电公司无关。关于鄂尔多斯基地，按照原告陈述，在该两个基地存放塔筒不过四套，但是原告对于该4套塔筒费用却提出四百多万的高额费用，没有合理性。综上请求驳回原告全部诉讼请求。被告大唐风电公司辩称，不同意原告（反诉被告）辽宁大金公司的诉讼请求。理由：辽宁大金公司在履行合同过程中存在私下分包的严重违约行为；辽宁大金公司提出的诉讼请求，只能在其不存在违约分包的情况下才有讨论的必要，以下假设原告没有违约的前提下的答辩：1.根据合同，大唐风电公司与原告之间没有直接资金给付关系；2.关于货款的支付及延期付款利息，原告尚未向大唐风电公司全部交货，也未按照约定向中水电公司提供合同约定的单据，故原告现在无权要求大唐风电公司支付货款；目前塔筒和基础环尚未全部到货，也未办理初步验收证书；大唐风电公司工程尚未完工，没有进行最终验收，原告无权要求支付最终验收款；3.原告榆林基地、鄂尔多斯基地等处发生的纠纷及可能产生的损失与中水电公司及大唐风电公司无关；4.关于钢板存放费用及塔筒保护措施费用，上述费用证据不足，真实性存疑，大唐风电公司不应承担虚构费用。关于价格问题，根据法院查明事实，辽宁大金公司尚未交付货物，工程尚未完工没有最终验收，原告无权要求支付货款及利息；大唐风电公司只承担未及时收货产生的仓储费用；原告诉请求超出标准费用真实性存有异议，大唐风电公司不应承担虚构的费用。另，大唐风电公司强调关于单个塔筒的费用，经过大唐风电公司调查该塔筒费用应在20万左右，而原告向大唐风电公司主张50多万，大唐风电公司对此费用存在质疑。被告（反诉原告）中水电公司向本院提出反诉请求：1.请求判决确认三方2015年5月20日签订的《合同》于2018年11月5日终止；2.请求判决辽宁大金公司返还套筒钢板33套；3.请求判决辽宁大金公司返还24套塔筒钢板折价款；4.请求判决辽宁大金公司返还超付的货款1114681.26元；5.请求判令本案受理费、评估费等一切诉讼费用由辽宁大金公司承担。事实和理由：2015年5月20日，反诉人中水电公司、被反诉人辽宁大金公司及原审被告大唐风电公司三方签订《合同》，双方约定由中水电公司向辽宁大金公司提供塔筒钢板67套，由辽宁大金公司加工完成67套塔筒加工制作。《合同》签订后，中水电公司依约支付了10％预付款，10％备料款。截至辽宁大金公司提起诉讼之日，根据辽宁大金公司陈述，辽宁大金公司共加工完成34套塔筒，交付10套，剩余24套未交付，33套塔筒钢板未下料。辽宁大金公司提起诉讼后，中水电公司根据辽宁大金公司提供的证据12、13，发现辽宁大金公司擅自将其中的33套塔筒和34套基础环分包给石煤机公司承揽加工，且因分包合同纠纷于2018年5月2日被诉至辽宁省阜新市新邱区人民法院。涉案三方《合同》第15.1约定：“卖方未经同意不得将本合同范围内的设备、部件进行分包（包括主要部件外购）。确需分包的，应首先将拟选择的分包商名单提交买方确认，并从经买方确认的名单中选定分包商。卖方擅自向未经买方确认的单位分包的，买方有权拒付分包部分的合同价款，并部分或全部终止合同。分包商不得再次分包。”根据辽宁大金公司提供的证据12、13，可以确认，三方于2015年5月20日签订《合同》后，辽宁大金公司即根本违反合同约定，擅自于2015年8月和石煤机公司签订《大唐平鲁白玉山风电场二期工程塔筒及基础环加工合同》，将33套塔筒和34套基础环分包给后者加工完成。根据辽宁大金公司提供的现有证据，本诉中辽宁大金公司诉请第1项要求交付的24套塔筒和19套基础环中，至少有20套塔筒和19套基础环是由辽宁大金公司违约分包后由石煤机公司加工完成的。鉴于尚有33套塔筒钢板未下料，故中水电公司在主张终止合同的同时要求返还该33套塔筒钢板；辽宁大金公司擅自分包的有20套塔筒已经由石煤机公司进行了加工，无法原物返还，故主张评估后返还折价款。另，《合同》签订后，中水电公司依约于2015年7月28日支付了10％预付款（4227700元，于2015年10月19日支付了10％备料款4227700元，共计845.54万元。截至辽宁大金公司提起诉讼之日，辽宁大金公司共交付塔筒10套，价值50.71万元/套×10套=507.1万元。交付基础环48台，其中15台是由辽宁大金公司擅自分包加工的，故中水电公司有权拒付该部分价款，剩余33台基础环价值3.89万元/台×33台=128.37万元。基础环和塔筒平均运费单价为：569.5万元÷（67套塔筒总重量147085kg+67台基础环总重量10999kg）=36.0252元/kg；10套塔筒对应的运费为：10套×2195.30kg×36.0252元/kg=790860.14元；33台基础环对应的运费为：33台×164.16kg×36.0252元/kg=195158.60元；上述四项费用之和为：734.071874万元。中水电公司共支付费用为845.54万元。上述二者差额即为辽宁大金公司应返还的超付款项，计1114681.26元。综上，中水电公司上述主张既有事实依据，又有法律依据，请依法裁判，支持中水电公司反诉请求，维护反诉人合法权益。辽宁大金公司对中水电公司的反诉辩称，不同意原告的反诉请求。理由：1.辽宁大金公司不存在擅自分包的情形；2.中水电公司对辽宁大金公司的合作模式完全知情并予以认可；3.合同至今无法继续履行，完全是因为中水电公司及大唐风电公司签订合同失职所导致；4.中水电公司要求返还钢板已经超出了本案审理的法律关系。大唐风电公司同意中水电公司的反诉请求。原告（反诉被告）辽宁大金公司向本院提交以下证据予以证明：1.《合同》；2.《风电塔筒运输合同》（合同编号：LNDJ-WL-2015-031）；3.《风电塔筒运输合同》（合同编号：LNDJ-WL-2015-038）；4.《风电塔筒发货明细单》44份；5.《辽宁大金大唐平鲁白玉山项目塔筒汇总表》（包头远诚）1张；6.《辽宁大金大唐平鲁白玉山项目基础环汇总表》（包头远诚）3张；7.《货物运输车辆证明》（阜新志成）1张；8.货物运输保险凭证37张；9.公司函件5份（发送日期分别为：2017年4月18日、2017年12月26日、2018年1月31日、2018年4月26日）；10.《大唐风电公司会议纪要》（2017年5月15日）；11.《大唐风电公司会议纪要》（2017年6月12日）；12.《大唐平鲁白玉山风电场二期工程塔筒及基础环加工合同》；13.《民事起诉状》；14.《战略合作协议》；15.《仲裁申请书》；16.工资表（新证据）；17.《厂房、场地、设备租赁协议》；18.《民事起诉状》；19.《仓储保管协议》；20.《公路汽运货物运输合同》；20.（2018）辽阜市证民字第2205号《公证书》；21.（2018）辽阜市证民字第2205号《公证书》；22.（2018）辽阜市证民字第3075号《公证书》；23.石煤机公司出具的《关于大唐平鲁白玉山风电场二期项目启动的函》；24.公司往来函件（2015年9月7日）（复印件）；25.石煤机公司出具的《关于大唐平鲁白玉山风电场二期项目情况说明》；26.设备（部件）放行证明单；27.情况列表；28.照片；29.预付款统计表。被告（反诉原告）中水电公司向本院提交以下证据予以证明：1.买卖合同；2.民事起诉状、分包合同；3.民事判决书；4.关于白玉山塔筒存放场地的函；5.附件（2份）及收货证明；6.北京公司出具关于塔筒验收证书的说明；7.采购合同及补充协议。被告大唐风电公司向本院提交以下证据予以证明：1.买卖合同；2.2017年7月10日辽宁大金公司发来的关于白玉山钢板存放场地的函。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。通过审查当事人所提交的证据，结合当事人在本案审理过程中的陈述，本院对本案查明以下事实：一、关于《合同》的权利义务及履行情况2015年5月20日，中水电公司（买方）、辽宁大金公司（卖方）和大唐风电公司（最终用户）签订《合同》，合同包含三部分，第一部分为合同协议书，约定鉴于买方为获得以下合同货物和技术服务，及风电塔筒制作加工而公开招标，并接受了卖方以总金额4227.70万元整提供上述合同货物和技术服务的投标。第二部分通用条款，约定各条款含义。其中第11.4条约定，卖方违反合同约定迟延交货的，应按以下约定向买方支付迟延交货违约金：（1）迟交1-4周，每周支付迟交设备金额的0.5％；（2）迟交5-8周，每周支付迟交设备金额的1％；（3）迟交8周以上，每周支付迟交设备金额的1.5％。不满1周的按比例计算。迟延交货违约金总额达到合同总价的10％或者对安装、试运行有重大影响的合同设备迟交超过3个月时，买方有权终止合同并可以依其认为适当的条件和方法购买与未交合同设备类似的设备，由此发生的额外费用及买方因此对外支付的费用由卖方承担。买方部分终止合同的，卖方应继续执行合同中未终止的部分。15.1条约定，卖方未经同意不得将本合同范围内的设备/部件进行分包（包括主要部件外购）。确需分包的，应事先将拟选择的分包商名单提交买方确认，并从经买方确认的名单中选定分包商。卖方擅自向未经买方确认的单位分包的，买方有权拒付分包部分的合同价款，并部分或全部终止合同。分包商不得再次分包。15.2条约定，卖方具有独立的、自主的材料和设备采购权利，可以采用各种适合自己的采购方式，但应充分采纳买方提出的意见和建议，买方有权对部分分包与外购的设备/部件要求卖方招标采购，并确认结果，买方将决定是否参与技术部分，为买方提供符合技术要求的产品。15.3条约定，卖方应对所有分包事项承担本合同项下的全部责任。买方对分包商的确认与否并不减轻或免除卖方根据本合同所应承担的任何责任，也不增加买方的责任。18.2条约定，如果卖方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，买方将以书面方式通知卖方，卖方在接到通知后5天内作出修正，如果认为在5天内来不及纠止时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，买方将保留部分或全部中止本合同的权利。对于这种中止，买方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用，损失和索赔将由卖方负担。如果卖方的违约行为在本合同其它条款有明确规定，则按有关条款处理。第三部分专用条款，约定：设备名称为完整风电塔筒（沈阳华创）含基础环，规格为CCWE-1500，数量为67台套。付款条件是在买方收到最终用户同等比例款项的前提下执行，预付款在合同生效日期起20日内，卖方提交不可撤销的履约保函或履约保证金和相应经过财税部门确认的财务收据（正本一份，复印件一份)，买方审核无误后1个月内，支付合同总价的10％，即人民币：422.77万元给卖方作为预付款。关于塔筒备料款（10％）在卖方提供以下单据后，30天内经买方核对无误后，买方在收到最终用户同等比例款项后将合同总价的10％，即人民币：422.77万元，支付给卖方；（1）设备监理签字的支付证书（如存在设备监理)。（2）合同设备排产计划、主要原材料采购合同复印件。（3）相应经过财税部门确认的财务收据（正本一份，复印件一份）。塔筒到货款(60％)(分三次支付），卖方在合同设备交货后十五天内向买方提交下列单据在买方核对无误后，买方在收到最终用户同等比例款项后向卖方支付金额为该批合同设备价格60％(即人民币：2536.62万元）的货款：（1）金额为该批合同设备总价的60％的资金往来收据一份；（2）经买方的监造代表和买方代表共同签字的卖方发货通知单和设备到货验收单各一份；（3）金额为合同货物总价的100％的税务局监制的增值税（税率17％)发票一份。初步验收款（10％)合同设备初步验收证书签署后，卖方凭下列单证办理到货款支付申请手续。买方在申请手续办理完毕后30个工作日内支付设备价格的10％作为初步验收款。买方在收到最终用户同等比例款项后向卖方支付金额为该批合同设备价格l0％(即人民币422.77万元）的货款；（1）合同设备初步验收证书。（2）相应经过财税部门确认的财务收据（正本一份，复印件一份）。最终验收款（10％)买方在机组通过最终验收后，卖方提交下列单据经审核无误后15天内，以电汇或银行汇票方式支付给卖方合同设备总价的10％(即人民币：422.77万元）。买方在收到最终用户同等比例款项后向卖方支付金额为该批合同设备价格10％(即人民币：422.77万元）的货款；（1）买方和卖方共同签署的设备最终验收证书一式五份：一份正本、四份副本。（2）金额为该批合同设备总价的10％的资金往来收据一份。技术服务费的支付己包含在货物总价中。运杂费的支付：已包含在货物总价中。卖方承担合同设备的运输，交货地点：大唐平鲁白玉山风电场二期工程买方指定机位；运输方式：卖方自行决定。履约担保约定，履约担保金额为合同总价的10％。质量保证约定，合同设备的质量保证期为从合同设备取得初步验收证书后12个月。如果由于买方原因未能及时安装投运，则合同设备的质量保证期为在最后一批合同设备到达交货地之日起30个月。合同还约定了交货进度一览表：基础环序号设备/部件发运目的地数量交货时间1基础环大唐平鲁白玉山风电场二期机位9预付款到账后30天内首车到机位2基础环大唐平鲁白玉山风电场二期机位9预付款到账后36天内到机位3基础环大唐平鲁白玉山风电场二期机位9预付款到账后42天内到机位4基础环大唐平鲁白玉山风电场二期机位9预付款到账后48天内到机位5基础环大唐平鲁白玉山风电场二期机位9预付款到账后54天内到机位6基础环大唐平鲁白玉山风电场二期机位9预付款到账后60天内到机位7基础环大唐平鲁白玉山风电场二期机位13预付款到账后80天内到机位塔架序号设备/部件发运目的地数量交货时间1塔架大唐平鲁白玉山风电场二期机位9钢板成套到齐后30天内首套到机位，45天内全部到机位。2塔架大唐平鲁白玉山风电场二期机位9钢板成套到齐后60天内3塔架大唐平鲁白玉山风电场二期机位9钢板成套到齐后75天内4塔架大唐平鲁白玉山风电场二期机位7钢板成套到齐后90天内5塔架大唐平鲁白玉山风电场二期机位33最终用户提前30天以传真通知为准，按照最终用户需求计划表执行表中的交货日期为最终全部运至施工现场的日期。1、设备的交货进度应满足工程安装进度的要求。2、交货地点及方式：风电施工现场最终用户指定即为车板交货。根据本合同的规定，卖方应对迟交货负责。3、钢板的采购清单在月日之前必须提供给买方。4、具体发货时间最终用户提前10天以函件告知卖方。合同附件2为合同价格表：价格（大写）：肆仟贰佰贰拾柒万柒仟元整单位：人民币（万元）序号设备（部套）名称单价一设备价格3658.21基础环260.63二随机备品备件0三专用工具0四技术服务费0五设计费（不需要，主机厂家设计）六运保费569.5七总价4227.7八3年商业运行及第一次大修用备品备件庭审中，中水电公司认可收到辽宁大金公司的塔筒10套、基础环48个。辽宁大金公司已完成尚未交付的塔筒有24套，基础环19台。大唐风电公司向辽宁大金公司支付合同总价10％预付款422.77万元和10％备料款422.77万元，合计845.54万元。二、与案外人签订的协议2015年7月29日，辽宁大金公司（甲方）与包头市远诚物流有限责任公司签订《风电塔筒运输合同》（合同编号：LNDJ-WL-2015-031），约定甲方委托乙方进行货物运输，运输内容：大唐平鲁白玉山二期风电场项目风电塔筒数量67套。塔筒（含基础环）运输单价：365.64元/吨、58000元/套，共计：3886000元。此价格在合同执行期间为闭口含税（11％）价格，具体以实际发运数量为准。运输地点及交接方式：乙方负责由大金鄂尔多斯工厂运至大唐平鲁白玉山二期风电场，甲方业主指定机位车板交接货。2015年9月17日，辽宁大金公司（甲方）与阜新志成大件运输有限公司签订《风电塔筒运输合同》（合同编号：LNDJ-WL-2015-038），因原大唐平鲁白玉山二期风电场项目运输合同（合同编号：LNDJ-WL-2015-31）因生产地点变更，经二次招投标定价，甲、乙双方平等友好协商，甲乙双方就甲方委托乙方进行的货物运输事宜达成一致并签订协议该协议，约定运输内容为：大唐平鲁白玉山二期风电场项目风电（含基础环）数量33套、另加基础环1个。塔筒（含基础环）运输单价：89000元/套。基础环运输单价：6410元/个；共计：2943410元，此价格在合同执行期间为闭口含税（11％）价格，具体以实际发运数量为准。运输地点及交接方式：乙方负责由大金榆林工厂运至大唐平鲁白玉山二期风电场，甲方业主指定机位车板交接货物运输单价：365.64元/吨、58000元/套，共计：3886000元。此价格在合同执行期间为闭口含税（11％）价格，具体以实际发运数量为准。运输地点及交接方式：乙方负责由大金鄂尔多斯工厂运至大唐平鲁白玉山二期风电场，甲方业主指定机位车板交接货。辽宁大金公司（甲方）与石煤机公司（乙方）签订《大唐平鲁白玉山风电场二期工程塔筒及基础环加工合同》，约定乙方向甲方供应规格为CCWE-1500基础环34套和规格为CCWE-1500塔筒33套，合同总价7394920元。基础环交货时间为合同正式生效材料到厂且具备成套性后15天内开始交付首车基础环（3台），40天内交付完毕，塔筒的交货时间为塔筒材料到厂且具备成套性后30天开始交付首套塔筒，55天内交付完毕。交货地点为榆林市石煤机公司厂区内。付款方式为电汇或承兑汇票。合同约定最终用户为：大唐风电公司。该合同下方有辽宁大金公司和石煤机公司签章。2018年5月2日，石煤机公司向新邱区人民法院提起诉讼，要求辽宁大金公司支付拖欠款项。三、来往函件情况2017年4月18日，辽宁大金公司向大唐风电公司发函，载明内容：大唐风电公司：平鲁白玉山二期67套截止4月18日，67台基础环已全部喷涂油漆，已发货48台库存19台，首批34套塔筒已全部油漆完成，已发货10套，库存24套。后33套塔筒钢板已全部到货，未下料。鉴于此项目钢板、塔筒至少存放至2017年12月的情况，现对钢板、塔筒质量提出以下几点看法：1、我公司的钢板存储场为露天式存储场，长期阴雨天一定会造成钢板的腐蚀出现麻坑、点蚀的情况，针对此问题目前暂无较好的解决方案；2、目前已油漆完成的基础环、塔筒受腐蚀的影响不大，但本项目需要安装电气（电灯、接线盒等），我公司可用薄塑料包裹此部分原件，但同样无法保证不会进入雨水、潮气进而影响电气质量；3、塔筒受本身钢板重量影响会发生变形，长期存放会使塔筒的椭圆度的变化；4、因本项目长期未发货已造成我公司成品摆放区堆压，我公司不得榆林基地、鄂尔多斯基地花高额费用租用其他场地堆放，而且不便于保管；根据此项目运营情况我司建议责司统一租赁场地、集体保管，我司可提供包装布、米支撑等材料尽最大限度配合完成塔筒的存放工作。2017年5月15日，辽宁大金公司、中水电公司、大唐风电公司、中唐电工程咨询有限公司、葛洲坝内蒙古风电设备有限公司召开了关于平鲁二期塔筒及钢板存放方案讨论会，就项目合作中存在的问题进行了深入交流，并形成如下纪要：一、辽宁大金公司：1.榆林基地塔筒摆放区租用中煤集团厂区，今年中煤集团欲恢复生产，需重新租用场地，关于榆林地区塔筒存放提出以下两种方案：1.1在榆林当地重新找场地存放。1.2由大唐风电公司在朔州地区找场地存放，从朔州堆场至机位的二次倒运仍由辽宁大金公司承担。以上方案由辽宁大金公司负责调研并提出具体实施方案，报送大唐风电公司、中水电公司审核。2.鄂尔多斯基地，库存成品的4套塔筒发至现场（具体以业主现场项目经理通知为准）；3.鄂尔多斯基地钢板存放提出以下三种方案：3.1在附近租用室内厂房存放；3.2将第二批33套钢板转运至朔州富甲工业园存放，后期塔筒加工在朔州完成；3.3将现露天存放的钢板做简易防护；以上方案由辽宁大金公司负责调研并提出具体实施方案，报送大唐风电公司、中水电公司审核。4.塔筒内易损坏的电气件问题，由辽宁大金负责对现有塔内电气件进行检查，并制定合理方案。二、葛洲坝公司：1.钢板防护问题：露天存放的钢板转运至业主指定室内厂房存放，具体实施方案由葛洲坝公司制定，报送大唐风电公司、中水电公司审核。2.塔筒防护问题：将全部黑塔采用喷涂临时性防护油漆方式进行防护，具体防腐、转运、椭圆度检测方案由葛洲坝公司制定，报送大唐风电公司、中水电公司审核。3.塔筒镀锌件问题：第一批33套已到场的塔筒镀锌件采用搭建临时防护棚进行防护；第二批33套塔筒附件建议进行镀锌处理。4.库存油漆使用问题：葛洲坝公司盘点现有油漆情况，根据库存情况制定使用方案，决定是否对黑筒进行防腐。三、平鲁白玉山二期项目因发货时间不能确定，导致生产厂家存放的黑筒及钢板锈蚀、麻坑、塔筒镀锌件锌层氧化变黑、已防腐的塔筒表面油漆变色等问题，在不影响塔筒设备质量及使用安全性情况下，业主方给予认可。2017年6月12日，大唐风电公司会同辽宁大金公司商谈了关于平鲁二期塔筒及钢板存放方案讨论会，就项目合作中存在的问题进行了深入交流，并形成如下纪要：1.将榆林基地20套塔筒，19台基础环统一发至朔州存放。1.1大唐风电公司负责落实朔州存放场地（场地租赁费用、塔筒看护费用、装卸车费用由大唐风电公司负责）并于6月18日之前回复辽宁大金公司存放场地情况，1.2辽宁大金公司负责榆林至朔州、朔州至风机机位的运输及发货前的检验及消缺。1.3目前辽宁大金公司已收到榆林基地关于塔筒存放费用的律师函（2017年1月至4月的场地费用，此费用由相关方协调解决），此次会议纪要明确6月25日务必保证塔筒及基础环开始发货。1.4如因大唐风电公司原因导致辽宁大金公司榆林基地塔筒、基础环无法发运所产生的场地费用由大唐风电公司承担。2.榆林基地20套塔筒发至朔州后，可以给辽宁大金公司支付部分塔筒到货款，付款比例后续协商确定。3.辽宁大金公司鄂尔多斯基地，库存成品的4套塔筒于6月18日开始发货至风机机位。4.辽宁大金公司鄂尔多斯基地钢板存放，由辽宁大金公司在附近租用室内厂房存放，6月18日回复大唐风电公司钢板场地租赁情况及相关费用（场地租赁及倒运费由大唐风电公司负责）。未尽事宜后续协商确定。2017年12月26日，辽宁大金公司向大唐风电公司发函，载明内容：大唐风电公司：2015年5月签订的《合同》，合同总价：4227.7万元，合同供货范围为：67套沈阳华创CCWE-1500型风力发电机组塔筒（含基础环）。现将本项目执行情况汇报如下：一、原材料情况：本项目塔筒钢板为贵司提供，基础环的钢板、基础环和塔筒法兰、油漆及其他内附件等均为我公司采购。目前，贵司已将67套塔筒钢板分别运输至我司位于鄂尔多斯（47套）和榆林（20套）的生产基地，同时我司已采购67台基础环和34套塔筒所需所有物料。二、生产及发货情况：1、基础环已生产完成67台，已发运48台，已完工未发运19台基础环现存放于榆林生产基地。2、塔筒已生产完成34套，已发运10套，已完工未发运24其中4套存放于鄂尔多斯生产基地，20套存放于榆林生产基地。3、剩余33套贵司供货钢板存放于鄂尔多斯生产基地。三、项目已收款情况：本项目已收到贵司支付的合同总价10％预付款422.77万元和10％备料款422.77万元，合计845.54万元。四、项目应付款项：1、已发运到现场的第一批10套塔筒到货款378万元。2、按照2017年5月15日关于塔筒和钢板的存放会议纪要相关要求，申请款项如下：2.1申请对已完工未发运的24套塔筒进行厂内验货，并申请贵司支付24套塔筒到货款907.2万元；2.2已完工未发运的19台基础环和24套塔筒存放场地租赁费7元/㎡/月，场地面积20000㎡，暂按照12个月计算，19台基础环和24套塔筒场地占用费用168万元；2.3塔筒存放过程中保护措施费：4万元/月（塔筒存放过程中需定期翻转防止塔筒变形的措施，如不需要可以通知我司取消此项措施，后续因塔筒堆放出现变形等质量问题，我司不承担任何责任），暂按照12月计算，24套塔筒保护措施费用48万元；2.4未加工的33套钢板（约4700吨）原材料存放场地租赁费用30元/吨.年，33套钢板存放费用14.1万元/年，倒运100元/约47万元，合计：61.1万元。本项目执行情况汇报如上，因本项目自合同签订至今已近两年，导致我司资金积压严重，已严重影响我公司正常经营活动，目前项目处于暂停状态，按照2017年5月15日召开的会议要求，望贵司尽快支付塔筒到货款。同时，由于鄂尔多斯和榆林生产基地租赁合作即将到期，已完工的塔筒和钢板无法在工厂继续保管，需要我公司另行就塔筒和钢板进行倒运和存放并租赁仓库和堆场，同时明确发生的费用如何解决，就本项目后续执行如何处理，请在2017年12月29日前回复我公司。2018年1月31日，辽宁大金公司向中水电公司发函，载明内容：2015年5月签订的《合同》，合同总价：4227.7万元，合同供货范围为：67套沈阳华创CCWE-1500型风力发电机组塔筒（含基础环）。现将本项目执行情况汇报如下：一、原材料情况：本项目塔筒钢板为贵司提供，基础环的钢板、基础环和塔筒法兰、油漆及其他内附件等均为我公司采购。目前，贵司已将67套塔筒钢板分别运输至我司位于鄂尔多斯（47套）和榆林（20套）的生产基地，同时我司已采购67台基础环和34套塔筒所需所有物料。二、生产及发货情况：1、基础环已生产完成67台，已发运48台，已完工未发运19台基础环现存放于榆林生产基地。2、塔筒已生产完成34套，已发运10套，已完工未发运24其中4套存放于鄂尔多斯生产基地，20套存放于榆林生产基地。3、剩余33套贵司供货钢板存放于鄂尔多斯生产基地。三、项目已收款情况：本项目已收到贵司支付的合同总价10％预付款422.77万元和10％备料款422.77万元，合计845.54万元。四、项目应付款项：已产生费用：1、已发运到现场的第一批10套塔筒到货款378万元。2、按照2017年5月15日关于塔筒和钢板的存放会议纪要相关要求，申请款项如下：2.1申请对已完工未发运的24套塔筒进行厂内验货，并申请贵司支付24套塔筒到货款907.2万元；2.2此项目于2016年12月已经将67台基础环及34套塔筒制造完毕，因现场无法接收货物导致一直存放于我公司榆林及鄂尔多斯制造基地。榆林基地产生费用：按照自2017年1月开始至2018年1月为期1年，榆林基地以1万元/段/月费用标准向我公司追索存储费用：1万元/段/月*60段*12月=720万。鄂尔多斯基地产生费用：该基地2017年9月份开始无交货项目，所租场地现仅为该项目存储成品及钢板。因此鄂尔多斯制造基租赁费用：300万元，因此白玉山项目产成品及钢板存储时间为8个月，费用为200万元。塔筒存放过程中保护措施费：4万元/月（塔筒存放过程中需定期翻转防止塔筒变形的措施，现已进行8个月（自5月份会议纪要时间开始计算）），合计费用32万元。未来将会产生费用：2.2已完工未发运的19台基础环和24套塔筒存放场地租赁费7元/㎡/月，场地面积20000㎡，暂按照12个月计算，19台基础环和24套塔筒场地占用费用168万元；2.3塔筒存放过程中保护措施费：4万元/月（塔筒存放过程中需定期翻转防止塔筒变形的措施，如不需要可以通知我司取消此项措施，后续因塔筒堆放出现变形等质量问题，我司不承担任何责任），暂按照12月计算，24套塔筒保护措施费用48万元；2.4未加工的33套钢板（约4700吨）原材料存放场地租赁费用30元/吨.年，33套钢板存放费用14.1万元/年，倒运费100元/吨，约47万元，合计：61.1万元。本项目执行情况汇报如上，因本项目自合同签订至今已近两年，导致我司资金积压严重，已严重影响我公司正常经营活动，目前项目处于暂停状态，按照2017年5月15日召开的会议要求，望贵司尽快支付塔筒到货款同时，由于鄂尔多斯和榆林生产基地租赁合作即将到期，已完工的塔筒和钢板无法在工厂继续保管，需要我公司另行就塔筒和钢板进行倒运和存放并租赁仓库和堆场，同时明确发生的费用如何解决，就本项目后续执行如何处理，请在2018年2月2日前回复我公司。2018年4月26日，辽宁大金公司向中水电公司发函，载明内容：2015年5月签订的《合同》，合同供货范围为：67套沈阳华创CCWE-1500型风力发电机组塔筒（含基础环）。现场仅接收48台基础环和10套塔筒，剩余已生产完成的19台基础环、24套塔筒以及33套钢板等原材料分别存放我司鄂尔多斯工厂和榆林工厂近三年之久。我多次发文要求解决本项目后续供货及赔偿费用问题，均未得到解决及回复。我司在租赁的生产场地即将到期，租赁方要求我公司支付场地占用费、应付账款、限期支付等索赔的诉求，并向我们发送了律师告知函，要求我们书面正式回复。经过我公司研究，特发函告：白玉山项目由于现场原因导致合同履约困难，合同签订至今已三年之久，无法最终结算，我公司垫付大量资金，严重影响我公司正常经营活动。证券会在历次审计过程中提及此事，同时我公司多次派人商均无法得到解决。目前租赁两个场地即将到期，由于项目延期设备长期占用场地车间已停产18个月无法继续生产，如不在限定时间内解决应付款及相关索赔，我方将通过法律来维护我方合法的权利。上述事宜请贵司在2018年5月4日前书面答复解决办法，否则我公司在被诉讼的同时将贵司及相关单位列为第三被告依法进行诉讼。希望本函能引起贵司及相关单位的重视，避免因诉讼给对贵司及相关单位带来诸多不必要的损失和后果。2018年5月2日，辽宁大金公司向中水电公司发函，载明内容：2015年5月签订的《合同》，合同总价：4227.7万元，合同供货范围为：67套沈阳华创CCWE-1500型风力发电机组塔筒（含基础环）。现将本项目执行情况汇报如下：一、原材料情况：本项目塔筒钢板为贵司提供，基础环的钢板、基础环和塔筒法兰、油漆及其他内附件等均为我公司采购。目前，贵司已将67套塔筒钢板分别运输至我司位于鄂尔多斯（47套）和榆林（20套）的生产基地，同时我司已采购67台基础环和34套塔筒所需所有物料。二、生产及发货情况：1、基础环已生产完成67台，已发运48台，已完工未发运19台基础环现存放于榆林生产基地。2、塔筒已生产完成34套，已发运10套，已完工未发运24套，284其中4套存放于鄂尔多斯生产基地，20套存放于榆林生产基地。3、剩余33套贵司供货钢板存放于鄂尔多斯生产基地。三、项目已收款情况：本项目已收到贵司支付的合同总价10％预付款422.77万元和10％备料款422.77万元，合计845.54万元。四、项目应付款项：4.1、由于该项目自签订合同至今已达到3年，因此申请对已完工未发运的24套塔筒进行厂内验货，并申请贵司支付该项目前34套塔筒及后33个基础环所有款项（包含质保金）合计申请1999.4395万元；4.2其余已产生费用：此项目于2016年12月已经将67台基础环及34套塔筒制造完毕，因现场无法接收货物导致一直存放于我公司榆林及鄂尔多斯制造基地。榆林基地产生费用：按照自2017年1月开始至2018年5月为期16个月，榆林基地以1万元/段/月费用标准向我公司追索存储费用：1万元/段/月*60段*16个月=960万。详见附件1；鄂尔多斯基地产生费用：鄂尔多斯制造基地年租赁费用：300万元，因白玉山项目最后一批发运时间为2017年3月，因此自2017年3月至2017年12月合计9个月为白玉山项目产成品及钢板在2017-2018年存储时间，按300万元/12月=25万/月。9个月合计费用225万元（由于白玉山项目无法发货，导致该基地后续虽无项目执行但仍然需要租用）。另由于该项目于2018年2月前无法解决后续塔筒存放问题，致使该基地协议进入新的一年（2018年）计费，导致该基地2018年租赁费用300万元也需一并承担。另外，该基地塔筒存储需派专人看护，看护人员工资6700元/月*14个月=93800元整。综上，鄂尔多斯基地目前已产生费用合计：225万元+300万元+9.38万元=534.38万元详见附件2；塔筒存放过程中保护措施费：4万元/月（塔筒存放过程中需定期翻转防止塔筒变形的措施，现已进行12个月（自2017年5月份会议纪要时间开始计算），合计费用48万元。未加工的33套钢板（约4700吨）原材料存放场地租赁费用30元/吨/年，33套钢板存放费用14.1万元/年，倒运100元/吨，约47万元，合计：61.1万元（一年期，如存储期满，需后续另行商议存储事宜）。详见附件3、4因该项目暂停导致目前已发生其余费用合计为：960万元+534.38万元+48万元+61.1万元=1603.48万元。故，本次我公司申请费用总价为1999.4395万元+1603.48万元=3602.9195万元。如剩余塔筒及基础环另行寻找场地存储，经我公司咨询，未来将会产生费用：1、已完工未发运的19台基础环和24套塔筒存放场地租赁费7元/㎡/月，场地面积20000㎡，暂按照12个月计算，19台基础环和24套塔筒场地占用费用168万元；2、塔筒存放过程中保护措施费：4万元/月（塔筒存放过程中需定期翻转防止塔筒变形的措施，如不需要可以通知我司取消此项措施，后续因塔筒堆放出现变形等质量问题，我司不承担任何责任），暂按照12月计算，24套塔筒保护措施费用48万元。四、关于钢板的购买及交付情况2015年5月22日，中水电公司（买方）、中国水利电力物资北京公司（卖方）、大唐风电公司（最终用户）签订《大唐新能源平鲁风电场工程A标段塔筒筒壁钢板采购合同》（以下简称《钢板采购合同》），约定买方为获得以下合同货物和技术服务，即风电塔筒筒壁钢板而公开招标，并接受了卖方以总金额3049.6528万元整，提供上述合同货物和基数服务的投标。合同约定了最终合同总价为3049.6528万元，钢板数量为34套。2015年8月28日，卖方中国水利电力物资北京公司向买方（委托方）中水电公司（辽宁大金公司）、最终用户委托方北京中唐电工程咨询有限公司按照上述合同约定交付34套塔筒筒壁钢板。2016年8月，中水电公司（买方）、中国水利电力物资北京公司（卖方）、大唐风电公司（最终用户）签订《大唐新能源平鲁风电场工程A标段塔筒筒壁钢板采购合同补充协议》（以下简称《补充协议》），约定：合同总计为67套塔筒钢板，前期最终用户需要34套，4846.41吨，剩余33套钢板，重量4697.8488吨，最终用户于2016年5月19日以传真形式确定供货。67套塔筒钢板投标价格3136.5939万元，重量为9604.074吨，出厂价为3059.7613万元；平均0.3186万元/吨，运费76.8326万元。平均0.008万元/吨。2015年完成钢板供货34套，重量4846.41吨，总其中出厂价为1508.8137万元，运费38.7713万元，实际采购总价格1547.585万元。本次供货钢板最终出厂价调整为1498.6523万元，运费调整为37.6309万元，合同总价为1536.2832万元。本协议采购总价格调整为3083.8682万元，其中出厂价调整为3007.466万元，运费调整为76.4022万元。2017年3月24日，卖方中国水利电力物资北京公司向买方（委托方）中水电公司（辽宁大金公司）、最终用户委托方北京中唐电工程咨询有限公司按照上述合同约定交付33套塔筒筒壁钢板。庭审中，辽宁大金公司认可收到上述钢板，其中34套钢板已经加工完毕，剩余33套钢板存放于辽宁大金公司鄂尔多斯生产基地，并未加工。截至庭审之日，辽宁大金公司已完成加工尚未交付的塔筒为24套，基础环19台。其中20套塔筒、19台基础环存放于辽宁大金公司榆林生产基地，4套塔筒存放于鄂尔多斯生产基地。上述事实有双方当事人提交的证据及当事人陈述意见、开庭笔录在案佐证。本院认为，辽宁大金公司与中水电公司、大唐风电公司签订的《合同》系各方当事人的真实意思表示，并未违反法律法规的强制性规定，应属有效。本案的争议焦点在以下几个方面：一、关于本案的案由承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。本案中辽宁大金公司与中水电公司、大唐风电公司签订的《合同》，名为买卖合同，实为辽宁大金公司按照中水电公司、大唐风电公司的要求将钢板加工为塔筒及基础环，并向其交付标的物，由中水电公司、大唐风电公司给付报酬的承揽合同关系，据此，本院将本案案由调整为承揽合同纠纷。二、辽宁大金公司是否存在分包行为根据相关法律规定，承揽人可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成。本案中，辽宁大金公司将案涉案塔筒的部分加工任务委托石煤机公司完成，并租用了石煤机公司的场地和设备等，但同时亦委派了相关工作人员对此进行指导。且根据案涉《合同》中约定，买方监造工程师以驻厂监造的方式进行监理工作，同时约定对监造内容的规定第一项即为制造厂及人员审查。通过具有监理工程师签字的《设备（部件）放行明细单》及石煤机公司出具的说明可以证明，中水电公司委托的监理公司对辽宁大金公司将辅助工作交由第三方完成的情况从一开始就明知，而依据合同中对监理单位的监造方式及监造内容的约定，可以认定中水电公司及大唐风电公司对辽宁大金公司的此种加工模式及加工质量是予以认可的。因此辽宁大金公司并未违反合同中关于禁止分包的规定。但鉴于本案中，项目本身出现的情况，双方均确认案涉合同已再无履行的基础及可能性，中水电公司亦提出申请终止合同，故本院确认合同终止。三、双方履行案涉《合同》中的违约情况及违约责任的承担合同终止后，结合双方履行合同过程中履行合同和违约的情况，以及考虑本案项下标的物为定制产品，遵循物尽其用的原则。辽宁大金公司按照合同约定已经加工完成的塔筒及基础环，应由定作人大唐风电公司接收并支付相应的货款。且本案案涉合同签订主体尽管买方为中水电公司，实际用户为大唐风电公司，但上述两公司均为中国大唐集团有限公司旗下的公司，双方之间存在密切关联，故应对该项目承担同等责任，综上，本院认为，上述两公司应对该合同项下的付款及相关义务承担连带责任。故关于辽宁大金公司要求中水电公司、大唐风电公司接收已加工完成的24套塔筒及19台基础环并按照合同约定支付相应的货款的诉讼请求，符合合同约定及法律规定，本院予以支持。具体货款金额明细如下：已交付的10套塔筒为5071000元、运费为790870元，48台基础环设备款为1867200元、运费为283824元。未发货的24套塔筒及19台基础环设备款共计12909500元。上述两项共计20922394元，扣除已支付的8455400元，二被告还应支付12466994元，现因税率调整，原告主动将款项调低为12040772元，本院不持异议。关于辽宁大金公司要求中水电公司、大唐风电公司支付延期付款利息的诉讼请求，因货物尚未交付，该部分诉讼请求于法无据，本院不予支持。本案合同履行中，辽宁大金公司完成货物加工后，多次发函催促大唐风电公司收货，大唐风电公司因自身原因未能收货的实际情况，导致涉案货物已经堆放数年迟迟未能交付，且因中水电公司、大唐风电公司的上述违约行为，对于合同约定的货物交付方式、付款条件都已经造成重大影响和变更，亦促成了付款条件的成就，故关于中水电公司、大唐风电公司辩称工程尚未完工，没有进行最终验收，付款条件未成就，不同意支付已加工完成货物的全部款项的答辩意见，本院不予采信。庭审中，大唐风电公司认可由于其自身场地原因导致迟迟未能收货，货物存放于辽宁大金公司租用的场地必然产生相应的损失，故大唐风电公司、中水电公司应对此承担相应的违约责任，故关于辽宁大金公司要求大唐风电公司、中水电公司承担24套塔筒及19台基础环存储费用的诉讼请求，本院认为，符合合同约定及法律规定，结合辽宁大金公司多次发函的内容及与案外人签订相应合同的情况，本院酌定截至2020年12月31日前，大唐风电公司、中水电公司应向辽宁大金公司支付存储费、保管费、塔筒保护措施费等共计500万元，自2021年1月1日之后，按照每月18万元计算至实际拉走货物之日止。关于大唐风电公司、中水电公司向辽宁大金公司交付的未加工的33套钢板，应由辽宁大金公司向大唐风电公司、中水电公司返还，并由大唐风电公司、中水电公司支付相应的储存和运输费用。辽宁大金公司要求大唐风电公司、中水电公司承担自2018年月1日起支付33套钢板存储费用及倒运费的诉讼请求，本院认为，符合合同约定及法律规定，结合辽宁大金公司多次发函的内容及与案外人签订相应合同的情况，本院酌定截至2018年1月1日起至实际拉走钢板之日止，大唐风电公司、中水电公司应向辽宁大金公司支付钢板存储费每年141000元及倒运费420000元。关于中水电公司反诉要求辽宁大金公司返还20套塔筒钢板折价款以及返还超付的货款1114681.26元的诉讼请求，无事实及法律依据，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十一条、第一百零七条、第二百五十一条、第二百五十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、确认原告（反诉被告）辽宁大金重工股份有限公司与被告（反诉原告）中国水利电力物资集团有限公司、被告大唐新能源朔州平鲁风力发电有限公司于2015年5月20日签订的《中国大唐集团大唐平鲁白玉山风电场二期工程塔筒制作加工A标段买卖合同》于本判决书生效之日起终止；二、被告（反诉原告）中国水利电力物资集团有限公司、被告大唐新能源朔州平鲁风力发电有限公司于本判决生效之日起三十日内向接收原告（反诉被告）辽宁大金重工股份有限公司已加工完成的24套塔筒及19台基础环，并自行承担运输费用；逾期未收取货物，按照每月180000元向原告（反诉被告）辽宁大金重工股份有限公司支付仓储费、保管费、塔筒保护措施费等；三、被告（反诉原告）中国水利电力物资集团有限公司、被告大唐新能源朔州平鲁风力发电有限公司于本判决生效之日起三十日内向原告（反诉被告）辽宁大金重工股份有限公司支付货款12040772元；四、被告（反诉原告）中国水利电力物资集团有限公司、被告大唐新能源朔州平鲁风力发电有限公司于本判决生效之日起三十日内向原告（反诉被告）辽宁大金重工股份有限公司支付已发生的仓储费、保管费、塔筒保护措施费等5000000元；五、原告（反诉被告）辽宁大金重工股份有限公司于本判决生效之日起三十日内向被告（反诉原告）中国水利电力物资集团有限公司、被告大唐新能源朔州平鲁风力发电有限公司返还33套涉案钢板，同时，被告（反诉原告）中国水利电力物资集团有限公司、被告大唐新能源朔州平鲁风力发电有限公司于本判决生效之日起三十日内向原告（反诉被告）辽宁大金重工股份有限公司支付钢板存储费（自2018年1月1日起至实际拉走之日止，按照每年141000元计算）及倒运费420000元；六、驳回原告（反诉被告）辽宁大金重工股份有限公司其他诉讼请求；七、驳回被告（反诉原告）中国水利电力物资集团有限公司其他反诉诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费172757元，由原告（反诉被告）辽宁大金重工股份有限公司负担32757元（已交纳）；被告（反诉原告）中国水利电力物资集团有限公司、被告大唐新能源朔州平鲁风力发电有限公司负担140000元（于本判决生效后七日内交纳）；反诉案件受理费7416元，由被告（反诉原告）中国水利电力物资集团有限公司、被告大唐新能源朔州平鲁风力发电有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第二中级人民法院。上诉期满后七日内仍未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。审 判 长  程洁玲人民陪审员  王玉敏人民陪审员  王双静二〇二〇年十二月二十九日法官 助理  赵泓翔书 记 员  洛萧萧