江苏省沛县人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0322民初2390号原告：上海大屯能源股份有限公司江苏分公司，住所地江苏省沛县新城区萧何路北侧，统一社会信用代码91320000720579102K。负责人：毛中华，该公司经理。委托诉讼代理人：杨泽成，江苏恒联盛律师事务所律师。委托诉讼代理人：李相前，江苏恒联盛律师事务所律师。被告：苏州东方水处理有限责任公司，住所地苏州高新区金山东路**，统一社会信用代码91320505608200975N。法定代表人：王宏晓，该公司执行董事。委托诉讼代理人：李光星，徐州市铜山区铜山法律服务所法律工作者。委托诉讼代理人：陈全兴，江苏惟新律师事务所律师。原告上海大屯能源股份有限公司江苏分公司（以下简称大屯能源公司）与被告苏州东方水处理有限责任公司（以下简称东方水处理公司）买卖合同纠纷一案，本院于2018年11月27日立案，于2019年5月27日作出（2018）苏0322民初6913号民事判决书，被告对该判决不服，上诉于徐州市中级人民法院。徐州市中级人民法院于2020年6月3日裁定撤销（2018）苏0322民初6913号民事判决，发回重审。本院于2020年6月5日立案后，依法适用普通程序，另行组成合议庭，公开开庭进行了审理，原告大屯能源公司的委托诉讼代理人李相前、被告东方水处理公司的法定代表人王宏晓及委托诉讼代理人李光星、陈全兴到庭参加诉讼。本案现已审理终结。大屯能源公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告返还原告支付的投料款33.6万元（230-196.4）；并支付自2016年9月13日起以33.6万元为基数按照中国人民银行同期贷款利率计算至实际付清之日止的利息损失，现暂计算为3.192万元（自2016年9月13日起暂计算至2018年9月13日）本息合计36.792万元2、赔偿原告重新采购货款支出损失237.977万元。3.保留要求被告赔偿工期损失、误工费等相关损失的诉讼权利。4.诉讼费用由被告承担。事实和理由：2016年4月，原告因生产建设项目需要与东方水处理公司签订《中煤大屯热电“上大压小”新建项目凝结水精处理系统采购合同》（以下简称合同一）、《中煤大屯热电“上大压小”新建项目化学水汽取样系统采购合同》（以下简称合同二）。合同一约定大屯能源公司向东方水处理公司采购两台凝结水精处理系统，合同总价为789.59万元；合同二约定大屯能源公司向东方水处理公司采购两台化学水汽取样系统，合同总价为161.843万元。合同签订后，原告按照合同一的约定向被告支付投料款230万元，但被告东方水处理公司仅供应了合同一的部分货物后，便没有对合同一、合同二再继续供货，虽经原告多次催要，被告一直不履行供货义务，被告的行为严重影响了原告相关工程项目的建设和运行，致使原告对相关设备进行了另行采购，给原告造成了重大经济损失。东方水处理公司辩称，1、原告先提出解除合同，在被告签订解除合同时，原告明确提供资料后不打官司，现原告违约诉讼，不讲信誉。2、原告先违约，2016年12月5日原告发传真，有交货的要求，至2017年5月还不让被告交第一批货。原告于2017年9月30日通知交第一批货，原告签收时没有说被告晚交货。而原告能全面接受货物的通知一直拖到2017年12月3日才发出。3、原告违约导致交货时间推迟，期间物价上涨，被告又是以最低价中标，为此被告提出在保证质量的前提下，更改部分品牌进行交货，但原告只同意阀门品牌用SUPHA，其他均不能改，后原告提出终止合同由原告重新采购。现原告提出要求赔偿终止合同后原告高价采购之损失，原告的损失怎么算出来的，采购时间、方式、范围，供货单位资质业绩，以上都不相同，光比合同价没有可比性，连合同方式都不同。4、原告付款违约，对于汽水取样装置，原告根本没有支付过投料款，更违约在先，更未提出交货。预付款由于要保函，而保函要全额押金，被告为了不做损原告而不利已的事，双方约定被告不要原告预付款了。另一个凝结水合同原告付了30%投料款，说明当时不要原告预付款的事实，但原告在条件成熟后要付投料款。以上事实说明，原告没有按照合同约定支付两份合同的投料款，严重违约在先。被告保留向原告主张各项费用达300多万元的权利。请求法院驳回原告的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法向本院提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：一、原告通过公开招投标方式对《中煤大屯热电“上大压小”新建项目》化学水汽取样系统、凝结水精处理系统进行招标，被告中标该项目。2016年3月15日，原告作为买方，被告作为卖方，签订了《中煤大屯热电“上大压小”新建项目化学水汽取样系统技术协议》，该协议对原告需采购的设备应符合的技术规范、设备名称、产地、数量、性能、安装、实验、交货时间等作了约定。其中合同附件2供货范围第1.6约定提供所供设备中的进口件清单。所有进口设备（包括阀门、仪表等）应为出口国本国的产品，由供货商提供原产国、原产地、原产厂家（商会）证明、发货证明及报关单等。第2.4.1供货系统设备及全部部件供货清单中载明高温架部分超高温高压阀，数量14只，产地为进口，生产厂家Swagelok；高温高压阀，数量20只，产地为进口，生产厂家Swagelok；分析仪表中电导率仪，数量8台，产地为进口，生产厂家为SWAN。同时约定设备交货进度，取样架、化学仪表、其他，交货时间均为签订合同后6个月。合同第3.1条约定为了保证工程进度并能顺利开展工作，买卖双方根据需要组织设计联络会议解决技术接口问题，设计联络会具体安排视工程的实际情况和进度要求确定。3.2在联络会前两周，卖方向买方提交技术文件和图纸，以便买方在会上讨论和确定这些技术文件和图纸。3.3联络会议结束时，买卖双方签署会议纪要，会议纪要与合同具有同等法律效力。3.4设计联络会原则上不少于3次，第一次设计联络会原则上在卖方召开，会议所在单位提供办公会议，余下地点待定，联络会议由买方主持，卖方负责并提供交通、食宿。2016年4月12日，原告作为买受人，被告作为出卖人，双方签订了《中煤大屯热电“上大压小”新建项目化学水汽取样系统采购合同》，合同约定标的名称为化学水汽取样系统，数量2套，单价为80.9215万元/套，总价款为161.843万元，交货时间按技术协议要求。本合同约定的单价为含税到货价，税率17%（包括增值税、技术服务等费用）。另合同第3.1条约定本合同价格即合同总价为161.843万元。3.2本合同价格包括合同设备（含备品备件、专用工具）、技术资料、技术服务等费用，还包括合同设备的税费、运杂费、保险费等与本合同有关的所有费用。3.2.1本合同项下的设备总价格为158.843万元。本合同设备价格包括与设备有关的出卖人所应缴纳的税费、技术资料费、从制造厂到交货地点（车上）的运费、装卸、保险费及所有设备包装费以及合同设备所需进口配套设备的进口环节的相关费用和国外验收费用（如有）。3.2.2合同设备的技术服务费为3万元。3.2.3本合同项下的设备运杂费包括包装费、运杂费、保险费及上站费用，该费用已包含3.2.1中。合同第4.1.2条约定合同生效之日起一个月内，出卖人向买受人的设计单位提供满足设计要求的相关设备图纸资料并在交接完成后，同时向买受人提交金额为合同总价格（包括2台套设备和备品备件及专用工具价格）10%履约保函和金额为合同设备价格10%的盖有出卖人财务专用章的正式收据，经审核无误后一个月内，买受人支付给出卖人合同设备价格的10%，作为预付款。主要部件投料的核定标准：高温架和仪表架投入生产。合同第4.1.3条约定出卖人在每台化学水汽取样系统机组合同设备主要部件投料后，出卖人向买受人提供相应证明材料原件，且出卖人在提交金额为每台套合同设备价格（包括每套设备价格和备品备件及专用工具价格）30%的盖有出卖人财务专用章的正式收据，经审核无误后一个月内，买受人支付给出卖人该套合同设备价格的30%，作为投料款。合同第5.1条约定本合同设备的交货期及交货顺序应满足工程建设设备安装进度和顺序的要求，出卖人应保证交货及时和部套的完整性。合同第7.4条约定双方应在合同生效后一个月内，确定技术联络会的次数、时间和地点。技术联络会的费用由出卖人提供。二、2016年3月15日，原告作为买方，被告作为卖方，签订了《中煤大屯热电“上大压小”新建项目凝结水精处理系统技术协议》，该协议对原告需采购的设备应符合的技术规范、设备名称、产地、数量、性能、安装、实验、交货时间等作了约定。其中合同附件2供货范围第1.6约定提供所供设备中的进口件清单。所有进口设备（包括阀门、仪表等）应为出口国本国的产品，由供货商提供原产国、原产地、原产厂家（商会）证明、发货证明及报关单等。第2.1条设备范围中，过滤系统中运行滤元，数量为500支，产地为进口，生产厂家为Pall；中压阀门（含同品牌执行机构），数量2套，产地为进口，生产厂家为Bray,低压蝶阀（含同品牌执行机构），数量2套，产地为进口，生产厂家为Sed；高速混床系统中中压阀门（含同品牌执行机构），数量2套，产地为进口，生产厂家为Bray,低压蝶阀（含同品牌执行机构），数量2套，产地为进口，生产厂家为Sed。附件3设备交货进度约定混床系统、再生系统、管道及安装材料、树脂、化学仪表、其他，交货时间均为合同签订后6个月。合同第3.1条约定为了保证工程进度并能顺利开展工作，买卖双方根据需要组织设计联络会议解决技术接口问题，设计联络会具体安排视工程的实际情况和进度要求确定。3.2在联络会前两周，卖方向买方提交技术文件和图纸，以便买方在会上讨论和确定这些技术文件和图纸。3.3联络会议结束时，买卖双方签署会议纪要，会议纪要与合同具有同等法律效力。3.4设计联络会原则上不少于3次，第一次设计联络会原则上在卖方召开，会议所在单位提供办公会议，余下地点待定，联络会议由买方主持，卖方负责并提供交通、食宿。2016年4月19日，原告作为买受人，被告作为出卖人，双方签订了《中煤大屯热电“上大压小”新建项目凝结水精处理系统采购合同》，合同约定标的名称为凝结水精处理系统，数量2台套，单价为394.795万元/套，总价款为789.59万元，交货时间按技术协议要求。本合同约定的单价为含税到货价，税率17%（包括增值税、技术服务等费用）。另合同第3.1条约定本合同价格即合同总价为789.59万元。3.2本合同价格包括合同设备（含备品备件、专用工具）、技术资料、技术服务等费用，还包括合同设备的税费、运杂费、保险费等与本合同有关的所有费用。3.2.1本合同项下的设备总价格为784.59万元。本合同设备价格包括与设备有关的出卖人所应缴纳的税费、技术资料费、从制造厂到交货地点（车上）的运费、装卸、保险费及所有设备包装费以及合同设备所需进口配套设备的进口环节的相关费用和国外验收费用（如有）。3.2.2合同设备的技术服务费为5万元。3.2.3本合同项下的设备运杂费包括包装费、运杂费、保险费及上站费用，该费用已包含3.2.1中。合同第4.1.2条约定合同生效之日起一个月内，出卖人向买受人的设计单位提供满足设计要求的相关设备图纸资料并在交接完成后，同时向买受人提交金额为合同总价格（包括2台套设备和备品备件及专用工具价格）10%履约保函和金额为合同设备价格10%的盖有出卖人财务专用章的正式收据，经审核无误后一个月内，买受人支付给出卖人合同设备价格的10%，作为预付款。主要部件投料的核定标准：前置过滤器和高速混床、再生设备投入生产。合同第4.1.3条约定出卖人在每台套凝结水精处理系统机组合同设备主要部件投料后，出卖人向买受人提供相应证明材料原件，且出卖人在提交金额为每台套合同设备价格（包括每套设备价格和备品备件及专用工具价格）30%的盖有出卖人财务专用章的正式收据，经审核无误后一个月内，买受人支付给出卖人该套合同设备价格的30%，作为投料款。合同第5.1条约定本合同设备的交货期及交货顺序应满足工程建设设备安装进度和顺序的要求，出卖人应保证交货及时和部套的完整性。合同第7.4条约定双方应在合同生效后一个月内，确定技术联络会的次数、时间和地点。技术联络会的费用由出卖人提供。三、2016年1月，被告就凝结水精处理系统向原告提供报价表，在报价总表中载明，1#机组设备价格526.07万元，2#机组设备价格244.22万元，合计770.29万元，技术服务费5.0万元，运杂费7.0万元，合计789.59万元。高速混床系统中中压阀门，数量2套，生产厂家BRAY/SED/KEYSTONE/SUPHA，价格31万元；低压蝶阀，数量2套，生产厂家BRAY/SED/KEYSTONE/SUPHA，价格8万元；前置过滤器系统运行滤元，数量500支，生产厂家Pall/Graver/3M/SUPHA,价格38.5万元；中压阀门，数量2套，生产厂家BRAY/SED/KEYSTONE/SUPHA，价格13万元；低压蝶阀，数量2套，生产厂家BRAY/SED/KEYSTONE/SUPHA，价格3.5万元。四、2016年7月5日，被告就中煤大屯热电“上大压小”新建项目凝结水精处理系统及化学水汽取样系统履约保函事宜向原告发送传真，内容为“关于履约保函的事宜我司作如下申请：1、根据合同的条款我司应给贵司开具10%的履约保函，贵司支付10%的预付款。我司请求不予开具此合同的10%的履约保函，我司暂自动放弃10%的合同预付款。2、根据合同条款及现场的要求，我司抓紧安排此项目设备生产，保证不影响设备的交货同时满足现场的进度。3、我司恳请贵司在安排支付设备投料款时将预付款一并支付给我司。”被告在落款处加盖公司印章。后双方在履行合同时，被告没有向原告开具10%的履约保函，原告亦未向被告支付10%的合同预付款。五、2016年7月6日至7日，在中煤大屯发电厂筹建处三楼会议室召开“锅炉补给水系统、凝结水精处理系统第一次设计联络会”，原、被告均派人参加。该次设计联络会就凝结水精处理系统工艺部分及热控部分的技术问题进行了沟通。其中约定“主厂房内的再生和运行单元需要提供.sat格式的三维图形文件，具体提供日期设计院提前1个月书面通知……”。2016年8月5日，在被告会议室举行了凝结水精处理系统的第二次设计联络会，该次会议原告方陈惠杰、被告方王宏晓及工程实施部人员参加，约定“精处理中压部分主设备，2016年8月15日预付款到位，下料生产，预计发货日期为2016年10月30日；精处理低压部分主设备，2016年8月15日预付款到位，下料生产，预计发货日期为2016年10月30日……”。六、2016年9月20日，原告向被告发送传真，内容为“根据现场施工进度及设计院出图计划要求，凝水精处理系统所需资料请于10月15日之前尽快提供给设计院，具体内容如下：1、凝结水精处理区域（包括混床、再生、酸碱部分）平面布置图及其剖面图。2、再生和酸碱部分的管道支吊架详图和管道立体图。3、凝结水精处理区域的三维模型。”2016年10月21日，被告向原告出具收据一份，其收到原告支付的凝结水精系统的投料款230万元。七、2016年12月5日，原告向被告发送传真，内容为“根据项目现场施工进度情况，一号机组凝结水精处理系统拟定于2017年4月20日开始供货，二号机组凝结水精处理系统拟定于2017年5月5日开始供货，化学水汽取样系统拟定于2017年6月20日开始供货，请根据供货时间、安装先后顺序安排生产。如因项目工程原因造成供货时间变更，我方会提前两个月进行告知。你我双方根据现场施工进度情况，及时沟通协调设备生产进度，发货前你方应以电话、传真形式将发货清单及有关事项通知我方，以便我方提前安排接货事宜。”2017年11月20日，原告向被告发送传真，内容为“根据项目现场施工进度，由你公司生产的凝结水精处理系统剩余产品、汽水取样系统供货时间为2017年12月30日，请你公司根据供货时间、安装先后顺序安排发货。请贵公司收到传真后于3日内以传真形式回复，确认发货日期和排产计划。”2017年12月1日，被告向原告以传真形式回复，内容为“由贵公司与我公司在2016年签订的中煤大屯热电上大压小新建项目之化学水取样系统及凝结水精处理系统设备合同，合同经双方签字盖章生效后。我公司在2017年初开始系统设备的备料及组织生产，高压容器设备于2017年5月下旬制作完成并经试压达标、衬胶、设备外表油漆图层验收合格，具备发货条件。我公司委派生产部杨建忠副总前往贵公司项目工地现场协调发货交接事宜。贵公司因其他原因不具备设备接收条件，要求延迟交货，交货期待定，发货前由贵司提前通知我公司。我公司只能将所有采购的系统仪表、水泵及阀门等附属设备通知采购方停止合同执行。2017年11月中旬贵公司通知我公司要求取样架及精处理系统设备在12月30日交货，我公司物资部立即在2017年11月25日对所有系统仪表、水泵及阀门等附属设备的供货商进行了沟通协商。供货商认为之前所订合同已废除，需重新按现行价格重新签订购销合同，按目前重新采购计算，交货期为16-18周，无法满足贵公司要求的设备供货日期要求。为保证项目按期顺利实施，我公司采购部立即邀请多家具有同类业绩的仪器仪表、阀门、水泵的品牌企业进行质量及供货时间比选，最终确定能满足项目要求的供货商及产品品牌……”。2017年12月7日，原告给被告回传真，内容为“贵公司关于水泵、仪表及阀门的传真已收悉，经过我方与华东电力设计院等单位协商沟通：取样架仪表和精处理仪表在同类型电厂一直使用进口品牌，并未使用过国产品牌，为保障我厂设备正常运行，仪表使用SWAN品牌或在招标规范书中另外两种品牌中选定，供货时间可与仪表厂家进行协商。控制仪表部分除压力和压差变送器外，其它型号众多，具体设备应根据招标规范书中规定品牌进行协商。进口阀门和国产阀门按照招标规范中的其它品牌进行咨询采购，确实因为供货时间问题，我方与设计院沟通后可以增补其它品牌供贵公司选择。水泵部分自吸泵可以按照贵公司简易选择招标规范书中的江苏天力品牌，离心泵应按照招标规范书中其它两个品牌进行咨询采购。”2018年1月11日、2018年2月8日，原告分别向被告发送传真，内容均为“根据项目节点要求及现场施工进度，汽水取样系统和凝结水精处理系统已具备安装条件，11月20日已给贵公司发传真要求12月30日到货，现设备未到货，已影响我方施工进度，现要求贵公司尽快组织生产和外购件的采购工作并发货至现场，以确保后续施工顺利进行，望贵司给予支持。”八、被告依据凝结水精系统采购合同向原告发货196.4万元，该款应否包含运费及技术服务费，双方存在争议。化学水汽取样系统合同，双方未实际履行。九、2018年4月11日，双方协商一致解除《中煤大屯热电“上大压小”新建项目化学水汽取样系统采购合同》及《中煤大屯热电“上大压小”新建项目凝结水精处理系统采购合同》，并约定任何一方具有根据原合同追究另一方违约责任和赔偿损失的权利。十、2018年4月16日，原告通过竞争性谈判的方式对凝结水精系统被告未供货部分进行采购，后无锡电站辅机有限公司被确定为供应商。在无锡电站辅机有限公司提供的《中煤大屯热电“上大压小”新建项目凝结水精处理系统技术协议》中，该协议对原告需采购的设备应符合的技术规范、设备名称、产地、数量、性能、安装、实验、交货时间等作了约定。其中协议第2.1设备范围卖方需提供的供货范围清单前置过滤滤元中运行滤元，数量为504支，厂家/产地3M/Graver/Get;中压及程控阀门，数量1套，厂家/产地德国SED。该协议中约定的供货范围比原、被告之间的技术协议中的供货范围多了启动阳树脂、启动阴树脂。在其提供的投标报价表中，运行滤元，总价50.4万元；中压及程控阀门，总价165万元；启动阳树脂总价31.65万元，启动阴树脂总价38.34万元。原告在诉请中已扣除启动阳树脂、启动阴树脂的价格69.99万元（31.65万+38.34万）。2018年6月11日，原告与无锡电站辅机有限公司签订《工业品买卖合同》，约定“凝结水精处理系统，数量2套，含税单价420万元，含税总价840万元，交货时间为泵、气动隔膜阀、液位开关、衬塑管道2018年7月25日前，其它设备2018年7月10日前……”。十一、2018年4月16日，原告通过竞争性谈判的方式对化学水汽取样系统进行采购，后苏州新三可电力设备有限公司被确定为供应商。在苏州新三可电力设备有限公司提供的《中煤大屯热电“上大压小”新建项目化学水汽取样系统技术协议》中，该协议对原告需采购的设备应符合的技术规范、设备名称、产地、数量、性能、安装、实验、交货时间等作了约定。其中协议2.4.1供货系统设备及全部部件供货清单降温降压架中高压阀，数量34只，生产厂家Parker;分析仪表中电导率表，数量为25只，生产厂家Hach。在其提供的报价总表中，降温降压架中高压阀，数量32只，单价为0.24万元，合计7.68万元；分析仪表中电导率表，数量为25只，单价为1.3万元，合计32.5万元，生产厂家为Polymetron/Swan/Hach。2018年5月30日，原告与苏州新三可电力设备有限公司签订《工业品买卖合同》，约定“化学水汽取样系统SQY-350C-A，数量1套，含税单价113万元；化学水汽取样系统SQY-350C-B，数量1套，含税单价110万元；合计223万元，交货时间2018年5月30日前。税率为16%。”。本院认为，原、被告之间的买卖合同，系双方当事人之间的真实意思表示，对双方均有约束力。一、被告应否退还原告货款33.6万元并支付利息的问题。首先，2018年4月11日，原、被告双方协商一致解除《中煤大屯热电“上大压小”新建项目化学水汽取样系统采购合同》及《中煤大屯热电“上大压小”新建项目凝结水精处理系统采购合同》；其次，根据该两份合同的约定，本合同设备价格包括与设备有关的出卖人所应缴纳的税费、技术资料费、从制造厂到交货地点（车上）的运费、装卸、保险费及所有设备包装费以及合同设备所需进口配套设备的进口环节的相关费用和国外验收费用（如有）；至合同解除之日，被告供应的设备价值为196.4万元，该款项应包含运费，而被告已收到原告支付的投料款230万元，根据《中华人民共和国合同法》第九十七条规定，被告应返还原告支付的投料款33.6万元（230万元-196.4万元），对原告的该项诉讼请求，本院予以支持。合同解除后，被告应扣除其设备款后返还原告多支付的投料款，但被告未履行该项义务，原告有权要求被告支付利息损失，原告要求从2016年9月13日起，以33.6万元为基数，按中国人民银行同期贷款利率计算至实际付清之日止，暂计算至2018年9月13日的利息为3.192万元；因双方协商解除合同的时间为2018年4月11日，故利息损失的起算点本院调整为从2018年4月12日开始计算，至2018年9月13日的利息为6090元；从2018年9月14日起，以33.6万元为基数，按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计算至2019年8月19日；从2019年8月20日起，以33.6万元为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至实际付清之日止；超出的部分，本院不予支持。二、关于被告应否赔偿原告损失的问题。首先，2016年4月，原、被告双方签订凝结水精处理系统采购合同，约定供货时间为按技术协议要求，技术协议中约定1#、2#机组交货时间均为合同签订后6个月，即为2016年10月；履约保函双方约定合同生效之日起一个月内，出卖人向买受人的设计单位提供满足设计要求的相关设备图纸资料并在交接完成后，同时向买受人提交金额为合同总价格（包括2台套设备和备品备件及专用工具价格）10%履约保函和金额为合同设备价格10%的盖有出卖人财务专用章的正式收据，经审核无误后一个月内，买受人支付给出卖人合同设备价格的10%，作为预付款；2016年7月5日，被告给原告发传真，被告不再给原告开具履约保函，原告也不再给被告支付预付款，后双方均按照该传真内容履行；其次，在2016年8月5日的第二次设计联络会上约定2016年8月15日预付款到位，下料生产，2016年10月30日供货；但原告实际支付被告该款的时间为2016年10月21日，原告未按照约定时间支付该款，存在违约，被告的供货时间应顺延；第三，2016年12月5日，原告给被告发传真，通知被告一号机组凝结水精处理系统拟定于2017年4月20日开始供货，二号机组凝结水精处理系统拟定于2017年5月5日开始供货，化学水汽取样系统拟定于2017年6月20日开始供；被告称2017年5月，被告派人到原告工地，该设备系衬胶设备，不能露天过冬和暴晒，原告不具备接货条件，所以未按传真约定的时间发货；该陈述被告未提供证据证实；后原告又通知被告发货，被告于2017年9月27日、9月29日，向原告发送部分货物；第四，2017年11月20日，原告向被告发传真，通知原告根据项目现场施工进度，凝结水精处理系统剩余产品及化学水汽取样系统供货时间为2017年12月30日；被告于2017年12月1日向原告回传真，陈述“贵公司因其他原因不具备设备接收条件，要求延迟交货，交货期待定，发货前由贵司提前通知我公司。我公司只能将所有采购的系统仪表、水泵及阀门等附属设备通知采购方停止合同执行。供货商认为之前所订合同已废除，需重新按现行价格重新签订购销合同，按目前重新采购计算，交货期为16-18周，无法满足贵公司要求的设备供货日期要求。要求更改部分设备品牌”，后原告针对更改部分设备品牌回复被告，但对被告陈述的其不具备接收条件未持异议，故被告在第三点陈述的被告于2017年5月派人到现场发现原告不具备接货条件，所以延迟发货系真实的；且在该传真中也可以看出有部分原材料价格上涨；第五，原告于2018年1月11日、2018年2月8日向被告发送传真，催促原告供货，根据被告2017年12月1日的传真可以看出，被告交货期为16-18周，故被告不能按期发货。综上，从原被告签订合同的时间、约定的交货时间，及双方之间的传真往来内容对交货时间的更改，可以认定系原告先违约。另原、被告双方解除合同后，原告与无锡电站辅机有限公司、苏州新三可电力设备有限公司分别签订了凝结水精处理系统买卖合同、化学水汽取样系统买卖合同；该两份合同的总价款均高于原、被告之间的合同，且该两份合同中对于部分设备的品牌及产地与原合同的约定也不一致，虽然存在原材料涨价的事实，但在使用效果、性能相同的情况下，原告与案外人所签合同中约定的品牌、产地与原合同不同，价格也高于原合同约定的价格，仅凝结水精处理系统中中压及程控阀门价格就高出90万元（165万-75万），运行滤元价格高出11.9万元（50.4万-38.5万），而该高出的损失，系原告自行选择供应商并同意其报价造成的，且原告违约在先，原告延期收货，后期原材料价格上涨，应由原告自行承担。故，原告要求被告赔偿损失237.977万元的诉讼请求，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十三条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十三条规定，判决如下：一、被告苏州东方水处理有限责任公司于本判决生效之日起十日内返还原告上海大屯能源股份有限公司江苏分公司货款336000元及利息损失（2018年9月13日之前的利息为6090元；从2018年9月14日起，以336000元为基数，按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计算至2019年8月19日；从2019年8月20日起，以336000元为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至实际付清之日止）；二、驳回原告上海大屯能源股份有限公司江苏分公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费28782元，由原告上海大屯能源股份有限公司江苏分公司负担22351元，被告苏州东方水处理有限责任公司负担6431元（于本判决生效后十日内给付）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省徐州市中级人民法院。审 判 长  沙 茹人民陪审员  郝敬利人民陪审员  姜苏芳二〇二〇年十二月三日书 记 员  侯春秋法律文书执行提示1、法律文书生效后，义务人应当自觉履行。义务人履行金钱等给付义务的，可以直接交付权利人，也可以直接或通过银行转账方式交付本院，办理款物交接手续。本院开户名称：沛县人民法院。开户行：中国建设银行股份有限公司沛县沛城分理处。账号：32×××18。2、生效法律文书确定的履行期限届满后，义务人未履行义务的，权利人有权申请法院执行。申请执行的期间为二年，从法律文书规定的履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。申请执行时效的中止、中断，适用法律关于诉讼时效中止、中断的规定。3、申请执行人应配合法院执行，积极提供被执行人的下落和财产线索。根据法律规定，当被执行人除其本人及其所扶养家属的生活必需品外，无其他可供执行的财产，申请执行人又提供不出被执行人的到期债权、预期收益等可供执行财产线索时，申请执行人将承担执行不了的法律后果。4、人民法院在执行中，可依法对被执行人的财产采取查封、冻结、扣划、拍卖、变卖等措施。被执行人拒不申报或隐报财产、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，致使判决、裁定无法执行的；隐匿、转移、变卖、毁损已被法院查封、扣押、冻结的财产；妨害执行人员执行的，人民法院将依法对被执行人或者有关人员予以罚款、拘留；情节严重的，依法追究刑事责任。