贵州省仁怀市人民法院民 事 判 决 书（2020）黔0382民初6037号原告：刘建兵，男，1979年7月29日出生，汉族，住四川省仁寿县。委托诉讼代理人：黄叔喜，重庆华升（道真）律师事务所律师。被告：李扬路，男，1988年1月27日出生，汉族，住贵州省遵义市新蒲新区。原告刘建兵与被告李扬路不当得利纠纷一案，本院于2020年10月22日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告刘建兵及其委托诉讼代理人黄叔喜到庭参加诉讼,被告李扬路经本院传票传唤无正当理由拒不当庭参加诉讼，本案依法缺席审理。现已审理终结。原告刘建兵向本院提出诉讼请求：1.请求依法判决被告向原告返还不当得利461426.71元(庭审中变更为169241.5);2.请求依法判决本案的诉讼费用由被告承担。事实和理由:2019年11月15日，原告与案外人何小海为承接四川雅兴装饰工程有限责任公司(以下简称“雅兴”公司)承包的贵州省遵义市仁怀市维也纳国际酒店(惠邦国际城店)室内装修工程，二人签订《项目合作协议书》，并由何小海作为代表与雅兴公司签订《室内涂料施工合同》，合同签订后，原告与何小海约定将该装修工程承包给谭各仕，并于2019年11月15日签订《室内涂料合同》，后谭各仕又将该装修任务转包给被告，并于2019年12月26日签订《室内涂料合同》。以上合同签订后，何小海与原告解除合伙关系，约定二人签订的合同项下的权利义务归原告，于是原告与雅兴公司另行签订《室内涂料施工合同》，由原告单独承包该装修工程。2020年3月30日，原告与谭各仕《债权债务转让协议书》，谭各仕将其与被告签订的合同之债权债务全部转移给原告。谭各仕与被告签订的《室内涂料合同》约定，该合同承包方式为包工不包料，合同单价为:墙面墙布面积11元/平方米;新建墙体现吊顶外增高面积及轻钢龙骨隔墙隐蔽面积打底石膏含挂网一遍4元/平方米;天棚乳胶漆11元/平方米;墙面乳胶漆11元/平方米;抗裂砂浆抹灰4元/平方米,并约定合同单价不因工程实施期间劳动力、主材、及辅助材料、施工机器设备等的价款调整而做任何调整、业主方验收不合格时，由被告无偿返工、工期等事项。合同未签订前，被告于2019年11月22日左右组织人员进场施工，实施至2020年7月20日左右，被告在未完成合同约定的施工任务便单方停止施工，并组织工人到劳动局等部门闹事，致使工程停工。被告因长期拖欠工人工资，大部分员工离开，致使工程没有明显进度，雅兴公司分别于2020年7月18日、2020年7月24日、2020年7月28日向原告送达《告知函》，告知原告现场工人严重不足，无法满足工程进度需要，要求立即组织15-20名工人施工。无奈之下，原告便自行另外找工人进场施工。原告组织工人进场后发现，被告所完成的工程部分大部分需要返工重做，且所做工程几乎才是一个半成品。资金支付情况:2020年1月19日，被告找原告借支至今用于支付工人工资，原告向被告支付80000元工程款，后相继又于2020年6月12日支付100000元、2020年8月12日支付6000元，此外，施工期间被告找原告借支生活费等，原告共计通过微信支付被告48000元，以上共计支付288000元。此外，因被告将款项拿到之后，并未支付工资，且擅自停工离开后，李扬路未出面电话关机微信联系不上，超达40余名工人到现场及劳动部门闹事，致使直接代付工资280000元，包含由雅兴公司直接支付至劳动局的220000元和原告直接支付的60000元。综上，原告共计支付人工费568000元。工程完成情况:被告进场之后，因未及时支付工人工资，于是大部分工人在2020年7月中旬离开工地，致使工地停工，当时的工程量完成情况大概为总工程量的50%，且完成部分大部分需要返工。原告经多次与被告协商重新组织工人进场施工，被告均不进场施工，在雅兴公司的催告下，原告只能自己找工人完成剩余的工程。经与雅兴公司结算，原告自行完成的工程量及返工部分的工程量并正常验收合格的情况下，原告共计需支付被告399108.50元，留取3%的质保金11973.25元。但由于被告未完成工作任务便擅自停工，且不对工程量进行结算，原告自行找人完成部分按照与被告的结算单价，共计为173988.66元(庭审中撤回另案处理)，该金额仅为人工费，不包含材料款，但实际上返工部分的材料款应当由被告承担。故被告前期完成的工程量仅为225119.84元，扣除质保金11973.25元后，只需支付213146.59元。而原告实际已经支付568000元，超额支付被告354854.41元。此外，按照谭各仕与被告的合同约定第十二条“在施工途中无理由停工等事项，按照现有产值的50%支付给乙方”之约定，原告只需按照50%(即106573.29元,庭审中撤回另案处理)支付被告工程款。综上，被告不按照合同约定履行合同义务，在原告再三要求继续履行合同的情况下，被告仍然拒绝履行，其行为已经严重违约。原告特依照《合同法》、《民事诉讼法》等相关法律之规定以及合同之约定向贵院提起诉讼，请求依法判决支持原告的诉讼请求。被告李扬路未答辩。原告向本院提交如下证据：1.项目合作协议书、室内涂料施工合同2份、2019年11月15日何小海与谭各仕签订的室内涂料合同一份、谭各仕与被告于2019年12月26日签订的室内涂料合同一份，证明2019年11月15日，原告与何小海签订合作协议书，约定共同承包维也纳酒店的室内涂料涂装工程，并约定各占50%份额，四川雅兴装饰工程有限责任公司与何小海签订室内涂料施工合同，约定以包工包料的方式进行承包，2019年11月15日，原告与何小海协商，将该项目承包给谭各仕、承包方式为包工包料。2019年11月18日，因为何小海与原告解除合作关系，原告另行与四川雅兴公司签订合同，合同内容与之前的合同一致。2019年12月26日，谭各仕将该项目承包给被告，承包方式为包工，单价也进行了约定，同时双方约定质保金为结算总值的3%，如被告途中无理由停工等事项，则按照现有产值的50%支付给被告，并终止合同；2.2020年3月20日，谭各仕与原告签订的维也纳项目室内涂料装饰工程债权转让协议书一份，证明协议明确谭各仕在并未履行合同义务便离开工地，实际由原告在完成维也纳工程项目，因此双方友好协商，一直同意谭各仕与被告于2019年12月26日签订室内涂料合同的权利义务由原告享有，谭各仕与何小海于2019年11月15日签订的室内涂料合同的权利义务由原告享有，谭各仕不再享有任何权利，进而证明原告作为本案的诉讼主体符合法律规定；3.四川雅兴公司于2020年7月18日、7月24日、7月28日向原告发送的告知函，证明被告在欠付大量工人工资的情况下，导致大量工人离开，致使工程一度停工，雅兴公司向原告送达三次告知函，要求立即组织工人进场施工，保证工程进度；4.微信转账记录、银行明细、2020年1月19日被告向原告出具的收条一张，贵州银行电子转账凭证一份，仁怀市代发务工人员工资审批表及工资表一份，证明原告的资金拨付情况，具体为2020年1月19日，被告以支付人工费为由，向原告借支8万元，2020年4月10日预支生活费3000元，2020年6月4日借支2万元，2020年7月17日借支1.5万元，2020年6月12日支付10万元，2020年7月20日分两次预支生活费1万元，2020年8月12日分两次共计支付6万元，以上共计288000元。此外，因被告长期拖欠工人工资，并组织工人围堵项目部，到劳动局、市政府闹事，迫于压力，最终由雅兴公司垫付工人工资220000元，后该款项已从原告的工程款扣除，因此原告以上共计支付工程款508000元；5.被告涂料民工工资条10张及支付该工资的微信转账记录15张，证明除第四组证据中列明的支付款项外，原告还支付被告工人工资60350元，尚有11540元未付，进而证明原告支付工程款568350元，尚有11540元未付清；6.刘建兵、涂料工程量及结算书一份，刘建兵、涂料工程量（1-2层及3-7层安防、3层车库、办公室、会议室）2份，李扬路涂料工程量及结算书一份，证明按照谭各仕与被告于2019年12月26日签订的室内涂料合同约定的单价计算，即使被告完成全部工程量的情况下，原告也只需支付给被告199108.26元，扣除3%的质保金，只需支付387135.24元。但按照原告在被告擅自离场后，完成的工程量按照谭各仕与被告于2019年12月26日签订的合同约定的单价为173998.66元，故应当认定被告完成的工程量为225109.84元，扣除质保金11973.26元，只需支付给被告213146.59元，同时按照合同约定，按照现值的50%结算，应为106573.29元；7.被告工人的证实19份，证明被告长期拖欠民工工资，致使大量工人到相关部门闹事，迫于压力，原告代为支付民工工资；8.中国工商银行境内汇款电子回单，证明本案诉讼费4111元，原告已经垫付。本院经审理认定事实如下：2019年11月13日,四川雅兴装饰工程有限责任公司与何小海签订《室内涂料施工合同》，约定何小海承接四川雅兴装饰工程有限责任公司承包的贵州省遵义市仁怀市维也纳国际酒店（惠邦国际城店）室内装修工程，该《载明》“甲方:四川雅兴装饰工程有限责任公司（盖章）杜祥清。乙方:何小海。经甲、乙双方平等协商，甲方将下列工程任务委托乙方进行施工，为明确双方权利和义务，特制定本合同，共同遵守。一、工程名称及建设地点:1.工程名称:维也纳国际酒店（惠邦国际城店）室内涂料涂装工程。建设地点:贵州省仁怀市。二、工程范围:所有3-7层室内客房、一层大堂，二层早餐厅与厨房、走道、楼梯间、电梯前室及其他酒店配套空间等公共部位所含室内墙面、天棚涂料工程。三、工程计价:1.计算规则:按图纸施工面积计算。2.承包方式:包工包料3.单价:本合同为固定单价合同4.承包内容:（1）包括为完成承包范围的室内涂料工程施工所需的人工、主材及辅助材料、工期、质量、安全及文明施工。（2）包括为按承包范围及工程标准完成工程所需的小型施工设备（小型搅拌机及批灰涂料工具）、现场垂直运输、劳保用品（工作服、安全带），包括施工工人保险费、脚手架等措施费用。2019年11月13日”。2019年11月15日，原告刘建兵与何小海签订《项目合作协议》，约定刘建兵与何小海合伙承接四川雅兴装饰工程有限责任公司承包的贵州省遵义市仁怀市维也纳国际酒店（惠邦国际城店）室内装修工程，该《项目合作协议》载明“项目共同投资人:（以下简称甲方、乙方）甲方:何小海。乙方:刘建兵。甲乙双方经友好协商，根据中华人民共和国法律、法规的规定，本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下:第一条:项目合作名称及建设地点。1.工程名称:维也纳国际酒店（惠邦国际城店）室内涂料涂装工程。2.建设地点:贵州省仁怀市。第二条:合伙期限为2019年11月20日起至2020年5月30日项目竣工结算后为止。第三条:各位合伙人依法组成团队，在合伙期间合伙人工程款为共有财产，不得随意分割。合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。第四条:双方共同经营，合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人，所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人共同承担。第五条:利润分配比例:甲乙双方各占50%分配。第六条:甲、乙双方任何一方不得私自转出本项目的资金。2.甲、乙双方依法转让其出资额的，在同等条件下，另一方有优先受让的权利。3.自本协议签订之日起，甲、乙双方不得从共同投资中抽回出资额。第七条:合作管理方式1、经济账目管理方式:乙方管账目，甲方管理现金。全部管理账目和现金由双方签字为准。2.出差要报销:差旅费（需见发票）。第八条:争议处理1.对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决:2.如果双方通过协商不能达成一致，则提交仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院起诉;第九条:违约处理。如果乙方违反本合同的任何条款，非违约方有权终止本合同的执行，并依法要求违约方赔偿损失。第十条:协议解除。1.一方合伙人有违反本协议的，另方有权解除合作协议。2.合作协议期满。3、双方同意终止协议的。4.一方合伙人出现法律上的问题及做对本项目或者另一方有损害的，另一方有权解除合作协议。第十一条:本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议由同等法律效力。第十二条:本协议一式两份，双方各执一份，具有相同的法律效力。2019年11月15日”。合同签订后，2019年11月18日,原告刘建兵与四川雅兴装饰工程有限责任公司签订《室内涂料施工合同》,约定刘建兵承接四川雅兴装饰工程有限责任公司承包的贵州省遵义市仁怀市维也纳国际酒店（惠邦国际城店）室内装修工程,该《室内涂料施工合同》载明“甲方:四川雅兴装饰工程有限责任公司（盖章）杜祥清。乙方:刘建兵。经甲、乙双方平等协商，甲方将下列工程任务委托乙方进行明确双方权利和义务，特制定本合同，共同遵守。一、工程名称及建设地点:1.工程名称:维也纳国际酒店（惠邦国际城店）室内料涂装工程2.建设地点:贵州省仁怀市。二、工程范围:所有3-7层室内客房、一层大堂、二层早餐厅与厨房、走道楼梯间、电梯前室及其他酒店配套空间等公共部位所含室内墙面、天棚涂料工程。三、工程计价:1.计算规则:按图纸施工面积计算。2.承包方式:包工包料。3.单价:本合同为固定单价合同（1）墙纸墙布墙面:24元／平方米，含挂网（新旧墙体交接部位应加强挂网）、打底石石膏1遍、做阴阳角至垂直、在进行刮腻子2遍、打磨至墙布粘贴要求、墙纸基膜、阴阳角线等所有材料及人工费、机具费，含安全文明施工费、脚手架等措施费包干。（2）天棚乳胶漆:27.5元／平方米,含挂网、刮腻子、打磨、乳胶漆（品牌为“立邦”，乳胶漆品质达到甲方封样认样要求标准）、阴阳角线、ＰＶＣ成品塑料嵌缝条等所有材料及人工费、机具费，含安全文明施工费、脚手架等措施费包干。工艺流程［1嵌缝、2贴绷带、3批灰两到三遍至阴阳角垂直板面平整、4打磨、5喷漆至甲方验收标准］；（3）墙面乳胶漆（楼梯间墙面及天棚执行此项单价）:24元／平方米,含挂网、刮腻子、打磨、乳胶漆（品牌为“立邦＂，乳胶漆品质达到甲方封样认样要求标准）、阴阳角线、等所有材料及人工费、机具费，含安全文明施工费、脚手架等措施费包干。（4）抗裂砂浆抹灰:10元／平方米,含挂网、灰饼打巴、抗裂砂浆抹灰等所有材料及人工费机具费，含安全文明施工费、脚手架等措施费包干。（5）合同单价不因工程实施期间劳动力、主材及辅助材料、施工机具设备等价款的调整而作任何调整。2019年11月18日”。2019年11月15日，何小海与谭各仕签订《室内涂料合同》，约定谭各仕承接维也纳国际酒店（惠邦国际城店）室内装修工程，该《室内涂料合同》载明“甲方：何小海。乙方：谭各仕。为明确双方权利和义务，特制定本合同，共间遵守。工程名称及建设地点:工程名称，维也纳国际酒店（惠国际城店）宝内涂料涂装工程2.建设地点:贵州省仁怀市都美大道二、工程范围:所有3-7层室内客厅、一层大厅、二层早餐厅与厨房、走道、楼梯间、电梯前室及其它酒店配套空间等公共部位所含室内墙面、天棚徐料工程。三、工程计价:承包方式:包工包料1.计算规则按图纸施工面积计算2.单价:本合同为固定单价合网。四、工期暂定为2019年11月20日至酒店室内装修工程完毕且经建设方及酒馆方验收合格，共计暂定150日历天（满足甲方、建设方总体工明要求及施工总进度口标要求）。2019年11月15日”。2019年11月15日，李扬路与谭各仕签订《室内涂料合同》，约定李扬路承接维也纳国际酒店（惠邦国际城店）室内装修工程，该《室内涂料合同》载明“室内涂料合同。甲方：谭各仕。乙方：李扬路。经甲、乙双方平等协议，甲方将下列工程任务委托乙方进行施工，为明确双方权利和义务，特制定本合同，共同遵守。一、工程名称及建设地点:1.工程名称:维也纳国际酒店（惠邦国际城店）室内涂料涂装工程。2.建设地点:贵州省仁怀市。二、工程范围:所有3-7层室内客厅、一层大厅，二层早餐厅与厨房、走道、楼梯间、电梯前室及其它酒店配套空间等公共部位所含室内墙面、天棚涂料工程。三、工程计价:承包方式:包工1.计算规则。按图纸施工面积计算。2.单价:本合同为固定单价合网。（1）墙纸墙布面积:11／平方米含挂网（新旧墙体交接部位应加强挂网）、做阴阳角至垂直、在进行刮腻子2遍、打磨至墙布精贴要求、墙纸基膜、阴阳角线等所有材料及人工费机具费，含安全文明施工费、脚手架等措施费用包干，（2）机房打定石青含挂网1遍、刮腻子1遍.单价为:11／平方米；（3）天棚乳胶漆:11／平方米（各挂网、刮腻子、打磨、乳胶漆（品牌为“立邦”，乳胶漆品质达到甲方封样认样要求标准）、阴阳角线、ＰＶＣ成晶塑料嵌缝条等所有材料及人工费、机具费，含安全文明施工费、脚乎架等措施费包干。工艺流程［1嵌缝、2贴绑带、3批灰两到三遍至阴阳角垂直板面平整、4打磨、5喷读至甲方验收标准］（4）墙面乳胶漆（楼梯间墙面及天棚执行此项单价）:11／平方米含挂网、刮腻子、打磨、乳胶漆（品牌为“立邦”，乳胶油漆质达到中方封样认并要求标准、阴阳角线等所有材料及人工费、机具费，含安全文明施工费、脚手架等措施费包干。5.抗裂砂浆抹灰:4／平方米含挂网、灰饼打巴、抗裂砂浆抹灰等所有材料及人工费机具费，含安全文明施工费、脚手架等措施费包干。（6）合同单价不因工程实施期间劳动力、主材及辅助材料、施工机器设备等价款的调整而作任何调整。四、工期暂定为2019年11月20日至酒店室内装修工程完毕且经建设方及酒馆方验收合格，共计暂定150日历天。五、付款方式1.乙方每月25日向甲方报当月完成的进度产值给甲方审核。六、质量要求1.甲方对乙方涂料的施工质量要求:垂直度3ｍｍ、平整度3ｍｍ、阴阳角垂直、方正，其他要求如下:（1）满足国家现行相关技术规范及行业标准要求，满足甲方、建设方及酒店管理方质量验收要求，井达到合格等级。（2）腻子刮灰须满足装饰抹灰工程检验批质量验收记录表及相关评定要求。（3）抗裂砂桨抹灰须满足般抹灰工程检验批质量验收记录表及相关评定要求。（4）乳胶漆饰面工程须满足水性涂料图是过程检验批质量验收记录表及相关评定要求。（5）涂料和半成品均应在其有效期内使用。（6）涂料工程新用腻子的塑性和易涂性应满足施工要求，干燥后应丰固（7）基层缺楞掉角处用打底石膏修补，表面麻面及继障应用腻子修不平整。⑧基层表面上的灰尘，污垢，原墙上的各种涂料应清除干净，泛碱部位宜使用酸性溶液中和清洗。（9）腻子干爆后，应打磨平整光滑，并清理干净。（10）表面平整，无掉粉、起皮、漏刷现象。（11）无明是色差，泛碱、返色、刷纹。七、安全及文明施工管理。九、乙方负责完成的工作:十、工程验收，1.工程竣工后，甲方及建设方以及酒馆方根据设计施工图纸及国家相关施工技术规范进行验收，如有出入或施工质量问题，由乙方负责无偿返工，直到符合要求为止。2.工程竣工验收通过后，间时乙方将全部技术档案资料（产品合格证）移交给甲方。3.如在质保期内出现质量问题，甲方立即通知乙方，由乙方在接到通知三天内源出人员进行维修处理。2019年12月26日。”以上合同签订后，何小海与原告解除合伙关系，约定二人签订的合同项下的权利义务归原告，原告与雅兴公司另行签订《室内涂料施工合同》，由原告单独承包该装修工程。2020年3月30日，原告刘建兵与谭各仕《债权债务转让协议书》，谭各仕将其与被告李扬路签订的合同之债权债务全部转移给原告，该《债权债务转让协议书》载明“维也纳工程项目室内涂料装饰工程债权债务转让协议书。甲方:谭各仕乙方:刘建斌。何小海与刘建斌于2019年11月15日签署《项目合作协议》约定双方共同出资出力共同完成位于贵州省仁怀市维也纳国家酒店（惠邦国际店）室内涂料装饰工程（以下简称“维也纳工程项目”）。《项目合作协议》后，“维也纳工程项目”还未开工建设，甲方何小海自身多方面原因，主动退出了“维也纳工程项目”。后来“维也纳工程项目”完全由乙方刘建斌独自出资出力完成，甲方何小海在“维也纳工程项目”中未履行出资出力人的义务。何小海与谭各仕于2019年11月15日签署的《室内涂料合同》后，谭各仕未履行合同义务就离开了仁怀“维也纳工程项目”室内涂料装饰工程项目，经甲乙双方友好协商，达成如下协议:一、双方一致同意并认可乙方刘建斌在“维也纳工程项目”中享有100%的债权和承担100%的债务。甲方谭各仕在“维也纳工程项目”不享有任何债权也不承担任何债务，甲方谭各仕自愿将其在“维也纳工程项目”室内涂料装饰工程中享有的债权债务完全100%转让给乙方刘建斌享有和承担。二、双方致同意并认可与“维也纳工程项目”室内涂料装饰工程有关的债权债务均由乙方刘建斌享有和承担，与甲方谭各仕无关。三、双方一致同意并认可何小海与谭各仕于2019年11月15日签署的《室内涂料合同》约定的权利义务均由乙方刘建斌享有和承担，与甲方谭各仕无关。四、双方一致同意并认可谭各仕与李扬路于2019年12月26日签订的《室内涂料合同》约定的权利义务均由乙方刘建斌享有和承担，与甲方谭各仕无关。五、上述协议内容是双方的真实意思表示，自双方签字之日生效。甲方:谭各仕乙方:刘建兵。2020年3月30日”。谭各仕与被告签订的《室内涂料合同》约定，该合同承包方式为包工不包料，合同单价为:墙面墙布面积11元／平方米;新建墙体现吊顶外增高面积及轻钢龙骨隔墙隐蔽面积打底石膏含挂网一遍4元／平方米;天棚乳胶漆11元／平方米;墙面乳胶漆11元／平方米;抗裂砂浆抹灰4元／平方米,并约定合同单价不因工程实施期间劳动力、主材、及辅助材料、施工机器设备等的价款调整而做任何调整、业主方验收不合格时，由被告无偿返工、工期等事项。合同未签订前，被告于2019年11月22日左右组织人员进场施工，实施至2020年7月20日左右，被告在未完成合同约定的施工任务便单方停止施工，并组织工人到劳动局等部门闹事，致使工程停工。被告因长期拖欠工人工资，大部分员工离开，致使工程没有明显进度，雅兴公司分别于2020年7月18日、2020年7月24日、2020年7月28日向原告送达《告知函》，告知原告现场工人严重不足，无法满足工程进度需要，要求立即组织15-20名工人施工。无奈之下，原告便自行另外找工人进场施工。原告组织工人进场后发现，被告所完成的工程部分大部分需要返工重做，且所做工程几乎才是一个半成品。原告刘建兵支付被告李扬路工程款情况:2020年1月19日，原告向被告支付80000元工程款，2020年6月12日支付100000元、2020年8月12日支付6000元。此外，施工期间借支生活费等通过微信支付被告48000元，共计支付288000元。此外，因被告李扬路将款项拿到之后，并未支付工资，工人到现场及劳动部门，致使原告刘建兵直接代付工资280000元（包含雅兴公司直接支付至劳动局的220000元和原告刘建兵直接支付的60350元）。综上，原告共计支付人工费568350元。被告李扬路应当完成的全部工程量为399108.05元。被告李扬路多收原告刘建兵工程款169241.95（568350-399108.05）元。嗣后，经原告多次催被告李扬路退款未果。原告遂诉来主张上述权利。上述事实，有原告向本院提供的项目合作协议书、室内涂料施工合同2份、2019年11月15日何小海与谭各签订的室内涂料合同一份、谭各仕与被告于2019年12月26日签订的室内涂料合同一份，证明2019年11月15日，原告与何小海签订合作协议书、2020年3月20日，谭各仕与原告签订的维也纳项目室内涂料装饰工程债权转让协议书一份、四川雅兴公司于2020年7月18日、7月24日、7月28日向原告发送的告知函、微信转账记录、银行明细、2020年1月19日被告向原告出具的收条一张、贵州银行电子转账凭证一份、仁怀市代发务工人员工资审批表及工资表一份、被告涂料民工工资条10张及支付该工资的微信转账记录15张，证明除第四组证据中列明的支付款项外，原告还支付被告工人工资60350元、刘建兵、涂料工程量及结算书一份、中国工商银行境内汇款电子回单等证据证实，并经庭审质证和本院审查，足以认定。本院认为，根据《中华人民共和国民法总则》第一百二十二条：“因他人没有法律根据，取得不当利益，受损失的人有权请求其返还不当利益。”之规定，本案中被告李扬路多收原告刘建兵工程款169241.5（568350-399108.05）元,应当认定为不当得利，原告请求被告返还169241.5元，于法有据，本院予以支持。综上所述。依照《中华人民共和国民法总则》第一百二十二条、第一百七十九条第一款第（四）项、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、限被告李扬路在本判决生效后十日内返还原告刘建兵不当得利169241.5元；二、驳回原告刘建兵的其余诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4111元（已减半），由原告刘建兵负担2268.5元，被告李扬路负担1842.5元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省遵义市中级人民法院。审判员  蔡波二〇二〇年十二月十六日书记员  杨炯