天津市滨海新区人民法院民 事 判 决 书（2020）津0116民初28723号原告（反诉被告）：天津吉航电气有限公司，住所地天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园6-A号厂房。法定代表人：张**，执行董事。委托诉讼代理人：张超，天津奥德律师事务所律师。被告（反诉原告）：中星汽车零部件有限公司，住所地天津经济技术开发区西区新业二街89号。法定代表人：汪磊，董事长。委托诉讼代理人：陈乐，北京炜衡（天津）律师事务所律师。委托诉讼代理人：李仁玉，北京炜衡（天津）律师事务所律师。原告天津吉航电气有限公司（以下简称吉航公司）与被告中星汽车零部件有限公司（以下简称中星公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年10月21日立案后，依法适用简易程序进行审理。中星公司于2020年11月6日向本院提出反诉申请，本院予以合并审理。2020年12月8日公开开庭，吉航公司的委托诉讼代理人张超、中星公司的委托诉讼代理人陈乐、李仁玉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。吉航公司向本院提出诉讼请求：1.判令中星公司支付吉航公司拖欠合同款项60435元,并支付自2020年9月26日至实际给付之日止的逾期付款损失(以60435元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算);2.本案诉讼费用由中星公司承担。事实和理由:2019年5月30日,吉航公司与中星公司签定《采购合同》,约定由中星公司订购吉航公司生产的防爆存储栈，价款为161000元。合同签订后,中星公司向吉航公司支付了合同价款的60%即96600元，吉航公司如约为中星公司生产了合同项下约定规格的防爆存储栈，交付中星公司完成安装调试,依照合同约定经第三方检测机构对产品进行了防爆检测并出具符合国标的防爆证书,后经双方结算,中星公司应支付吉航公司货款157035元,吉航公司亦为中星公司出具了全款发票。吉航公司如约完成合同义务，但中星公司支付了96600元后再未向吉航公司支付剩余合同款项,吉航公司多次向中星公司催款未果,遂于2020年9月25日,通过快递向中星公司发送了催款函,要求中星公司在收到函件后十日内支付剩余欠款,但是中星公司在收到函件后仍未清偿剩余合同款项。现吉航公司为维护自身合法权益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条以及其他相关法律规定，诉至法院，望判如所请。中星公司辩称，吉航的诉请没有事实和法律依据，请法院依法驳回。2019年5月30日双方签订采购合同，2019年5月31日中星公司支付96600元货款，采购合同约定应当在2019年8月1日前预验收，2019年8月7日前完成安装调试，且应该在交货期内向中星公司出具符合国标的防爆证书、检测报告等所有单据，但吉航公司违反合同约定，未在合同约定的交货周期内交付第三方检测机构的检测报告，亦未在交货周期内出具符合国标的防爆证书等所有单据，按照《采购合同》附件二第六条的约定，吉航公司在履行合同时，未按照前述约定履行，因此中星公司有权解除合同，无需向吉航公司支付剩余款项，且中星公司已经针对本案提起反诉。中星公司向本院提出反诉请求：1.请求依法解除双方2019年5月30日签订的《采购合同》；2.请求吉航公司返还货款96600元；3.请求吉航公司支付迟延交货违约金72450元；4.本案诉讼费用由吉航公司承担。事实和理由：2019年5月20日，中星公司与吉航公司签订《采购合同》，中星公司自吉航公司处购买一台防爆存储栈，2019年5月31日支付了96600元货款。《采购合同》约定吉航公司应当自2019年8月7日完成安装调试，且应当在交货期内向中星公司出具符合国标的防爆证书及检测报告，但吉航公司违反合同约定，未在合同约定的交货周期内交付第三方检测机构的检测报告，亦未在交货周期内出具符合国标的防爆证书。吉航公司的行为违反《采购合同》的约定，应当承担相应的责任。中星公司为维护自身合法权益，特提出反诉，望判如所请。吉航公司辩称，采购合同中没有明确约定，吉航公司在交货周期内需要交付中星公司检验合格证和检验报告，也没有约定如未交付可以解除合同，所以中星公司无权以未在交货期间交纳上述材料为由解除合同。且双方经协调吉航公司已经完成合同的义务，中星公司对设备进行了签收，并配合吉航公司完成了安装调试等工作，扣除了吉航公司的违约金后，要求吉航公司开具了全款发票，该行为说明中星公司认可继续履行采购合同。中星公司虽主张由于吉航公司未能在约定交货期内出具防爆证书和检验报告，但是也未证实吉航公司的防爆存储柜存在质量问题，采购合同已经约定，吉航公司对提供的设备和服务提供一年的品质及性能保障等相关义务，是对中星公司权益的保护，不能因为没有按期交付防爆证书和检验报告说明合同目的不能实现，吉航公司不存在根本违约情形，中星公司不享有合同解除权。关于迟延交货款项，双方已经将迟延交货违约金从合同总价中予以扣除，不存在再交付迟延违约金的说法。吉航公司围绕诉讼请求和反诉答辩意见依法提交了如下证据：证据一、《采购合同》，证明吉航公司与中星公司的买卖合同关系成立并生效；证据二、销售出货单、防爆合格证、检验报告、微信聊天记录截屏、发票，证明吉航公司与中星公司通过协调沟通，吉航公司事实上已履行完成了合同项下所有的义务，中星公司应当支付剩余款项；证据三、天津银行单位客户专用回单、催款函、快递信息查询截屏，证明中星公司仅支付了96600元，尚欠吉航公司合同价款60435元，经吉航公司催告仍未支付欠付款项。中星公司围绕答辩意见和反诉请求依法提交了如下证据：证据一、《采购合同》，证明吉航公司未按期安装调试产品，亦未组织性能检查，没有按期提交安全柜应当具备的相应的资质文件，产生迟延交货，中星公司有权按照约定比例进行折扣；证据二、解除合同通知书及EMS快递单和查询单，证明2020年9月28日中星公司向吉航公司邮寄了解除合同通知书。本院组织双方当事人进行了证据交换和质证，根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年5月30日，吉航公司（卖方）与中星公司（买方）签订《采购合同》，约定货物名称为防爆存储栈，数量1套，金额161000元，注明报价包含第三方检测机构对本产品防爆检测费用及出具符合国标的防爆证书；付款条件为合同签订后付60%，货到并安装调试完成后付清全款；2019年8月1日前预验收，2019年8月7日前完成安装调试；预验收在卖方工厂进行，最终验收在买方工厂进行；报价外项目为一次配电、一次管道配气，基础施工（但应包含安装固定螺栓），安全护栏（但应包括设备内的安全护栏），供电电压等；供货方在不能保证供货期时，订货方有解除合同或部分内容的权利，同时拥有向其他供应商订货的权利，对该结果引起的损失由供货方承担，交货单等所有单据要同设备、物品、服务一同交货，由于本合同不履行所引起的发生费用及损失由供货方承担，发生交货延迟时订货方可从订货价格中按每周1%、最高5%进行折扣。2019年6月3日，中星公司支付预付款96600元。2019年9月18日，中星公司前往吉航公司进行预验收，2019年10月10日，吉航公司交付了防爆存储栈，后因迟延交付双方协商扣除5%的滞纳金，应付价款为157035元，吉航公司向中星公司开具了157035元的发票。2020年6月22日，煤炭科学技术研究院有限公司检测中心出具NO.202054099《检验报告》，检验的产品名称为防爆安全存储箱，型号规格为JH-ANCX，委托单位为吉航公司，样品编号为202054099，检验日期为2020年5月21日至2020年5月22日，检验地点为现场，检验结论为，检验结论为依据检验依据所列项目要求，所检样品检验合格。2020年6月22日，煤炭科学技术研究院有限公司检测中心出具《防爆合格证》。2020年9月底，吉航公司向中星公司邮寄防爆合格证书及企业标准的复印件。2020年9月26日，吉航公司向中星公司邮寄送达《催款函》，称吉航公司已全部履行完合同，经双方结算中星公司应支付货款157035元，现已支付96600元，尚余60435元未支付，现特函请中星公司接函后10内履行付款义务。2020年9月29日，中星公司向吉航公司邮寄送达《解除合同通知书》，称吉航公司未在合同约定的交货周期内交付第三方检测机构的检测报告，亦未在交货周期内出具符合国标的防爆证书，因吉航公司违约，中星公司决定解除与吉航公司之间的《采购合同》，在吉航公司收到本通知后《采购合同》立即解除，同时希望吉航公司在接到本通知书的时日内，向中星公司退换已付货款96600元。本院认为，当事人可以约定一方解除合同的条件，解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。同时，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人也可以解除合同。吉航公司与中星公司约定，报价包含第三方检测机构对本产品防爆检测费用及出具符合国标的防爆证书，交货单等所有单据要同设备、物品、服务一同交货，故吉航公司应于交付货物的同时向中星公司提供防爆证书和检验报告。但经审查，检验报告及防爆合格证于2020年6月22日才作出，截至法庭辩论终结时吉航公司尚未向中星公司交付爆合格证书和检验报告的原件，其行为违反了合同的约定。鉴于案涉标的物防爆存储栈的特殊性，吉航公司未提供防爆合格证书及检验报告的行为导致中星公司无法正常使用货物，导致合同目的不能实现，中星公司有权解除合同。合同自通知到达对方时解除，故本院确认双方签订的《采购合同》自吉航公司收到中星公司的解除通知之日解除，即2020年9月29日。关于解除的后果，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。因此，本案合同解除后，中星公司应当向吉航公司返还货物，吉航公司应当向中星公司返还已支付的价款。鉴于中星公司未举证证明向吉航公司履行过催告义务，在长期未收到爆合格证书及检验报告的情况下亦未及时行使合同的解除权，因此中星公司怠于行使权利的行为也存在一定的过错。鉴于防爆存储栈系定制，属于特定物，且中星公司已占有该货物一年有余，防爆存储栈经过长期放置存在一定的价值贬损，故本院酌定在吉航公司应返还的价款中扣除48300元作为补偿，对双方的其他诉讼请求均不予支持。综上，依照《中华人民共和国民事合同法》第六十条第一款、第九十三条第二款、第九十四条第一款第四项、九十六条第一款、九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：一、天津吉航电气有限公司与中星汽车零部件有限公司于2019年5月30日签订的《采购合同》于2020年9月29日解除；二、中星汽车零部件有限公司于本判决生效之日起十日内向天津吉航电气有限公司返还防爆存储栈1套；三、天津吉航电气有限公司于本判决生效之日起十日内向中星汽车零部件有限公司返还价款48300元；四、驳回天津吉航电气有限公司的全部诉讼请求；五、驳回中星汽车零部件有限公司的其他反诉请求。本案本诉受理费1314元，减半收取计657元，由天津吉航电气有限公司负担；本案反诉受理费3680元，减半收取计1840元，由中星汽车零部件有限公司负担1336元，天津吉航电气有限公司负担504元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于天津市第三中级人民法院。审判员  翟婧二〇二〇年十二月二十五日法官助理陈阳书记员李天怡附相关法条：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。