河南省宜阳县人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0327民初2954号原告：洛阳市亿鑫环保科技有限公司，住所地洛阳市新安县产业集聚区工业大道北。法定代表人：余丽云，公司总经理。委托诉讼代理人：冀朝铸，北京德和衡（郑州）律师事务所律师，代理权限为代为放弃、变更诉讼请求，进行和解、调解，代收法律文书等特别授权。委托诉讼代理人：陈震，北京德和衡（郑州）律师事务所律师，代理权限为一般代理。被告：洛阳瑞恒冶金成套设备制造有限公司，住所地洛阳国家高新洛龙科技园区张衡街。法定代表人：杨晓青，公司总经理。委托诉讼代理人：崔延达，河南经源律师事务所律师，代理权限为代为承认诉讼请求，进行和解、调解，代为提起上诉，代收法律文书等特别授权。原告洛阳市亿鑫环保科技有限公司（以下简称亿鑫公司）与被告洛阳瑞恒冶金成套设备制造有限公司（以下简称瑞恒公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年11月3日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告亿鑫公司委托诉讼代理人冀朝铸、被告瑞恒公司委托诉讼代理人崔延达到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告亿鑫公司向本院提出诉讼请求;1.依法判令被告向原告支付所欠货款107.4万元；2.判令被告向原告支付违约金582997.8元；3.本案律师费、诉讼费全部由被告承担。事实与理由：2018年以来，原告与被告签订了3份环保设备买卖合同，合同总价款为309.6万元。原告完成了交付、安装环保设备等合同义务，付款期限已至，被告仅支付了202.2万元，余欠货款107.4万元。原告认为，一、原被告之间买卖合同关系依法成立，系双方真实意思表示，内容不违反法律法规规定，双方买卖合同关系合法真实有效，依法应当受到法律保护。原告已按照合同的约定履行了合同义务，同时，双方在合同第八条约定：“烟气治理设备项目竣工运行后，由甲方十个工作日内组织邀请有关部门进行验收（节假日除外），费用由甲方承担。根据甲方验收需要乙方应予配合。如未按期验收，视为设备合格，按合同约定付款”，现工程已竣工近两年，早已超过合同约定的验收期限，应视为设备验收合格，并且验收时间距今已超过一年质保期，被告理应依约支付包括质保金在内的全部货款，原告要求被告支付货款的请求合理合法，理应支持。二、依据合同约定，原告施工的烟气治理设备项目未按期组织有关部门验收的，视为验收合格。并且可推算视为验收合格日期距今已远超一年质保期，被告未按照合同支付货款已构成违约，双方在合同中就违约责任如何承担进行了明确约定，原告已根据中华人民共和国合同法司法解释二的违约金上限对违约金进行了调整，故原告要求被告支付违约金的请求合理合法，应当予以支持。被告瑞恒公司辩称，一、亿鑫公司出卖给瑞恒公司的设备没有进行验收。双方于2018年10月22日、2018年12月24日、2019年6月27日签订了烟气治理设备买卖合同。合同约定：“烟气治理设备项目竣工运行后，由甲方10日内邀请有关部门进行验收，……”。烟气治理设备项目现并没有竣工运行。亿鑫公司没有向法庭提供任何烟气治理设备项目竣工运行的证据。也没有向法庭提供经瑞恒公司签字认可的设备安装、调试运行正常的任何证据，故亿鑫公司出卖给瑞恒公司的设备还没有进行验收；二、瑞恒公司已按照合同的约定足额支付给了亿鑫公司的应付款。合同约定结算时间为合同生效内预付30%,货发当日付30%,安装结束调试运行正常付30%,余10%为质量保证金。第三份合同为合同生效付80%,安装结束验收合格付20%。按照合同付款约定，瑞恒公司在验收前应付亿鑫公司设备款为：189.72万元，瑞恒公司现实际支付202.2万元，实际多付12.48万元。28.98万元的质量保证金应为质保期一年退还，故瑞恒公司已按照合同约定足额支付给了亿鑫公司的应付款；三.亿鑫公司并没有按合同的约定提供设备。合同约定亿鑫公司提供的设备总重量为135吨。经称重，现提供的设备总重量为81.547吨，少53.453吨。远远超出了合同约定的负偏差3%的规定。综上，双方买卖的设备还没有经过验收。瑞恒公司已经按合同约定足额支付给了亿鑫公司的应付款。请求人民法院依法驳回亿鑫公司的诉讼请求。经审理查明，被告瑞恒公司为甲方，原告亿鑫公司为乙方，原、被告分别于2018年10月22日签订XJD-CG-181022-01号合同（以下简称合同一）价款为2120000元,2018年12月24日签订XJD-CG-181224-01号合同（以下简称合同二）价款为778000元，2019年6月27日签订RC-CG-20190627-001号合同（以下简称合同三）价款为198000元，合同总价款为309.6万元。合同双方签字盖章。合同一约定的标的为4×10T中频炉烟气治理设备（除尘器、管道、风机、空压机），价款2120000元（16%含税价）；约定除尘器本体过磅检斤，涉及自重120T，允许负偏差3%,低于允许偏差重量的，按实际重量比例由合同总额内扣除；质量责任自设备验收合格之日起，除尘设备质保一年。：烟气治理设备项目竣工运行后，由甲方10日内组织邀请有关部门进行验收，费用由甲方承担，根据甲方验收需要，乙方应予配合；合同签署生效后10内预付30%（63.6万元），发货当日付30%（63.6万元），安装结束调试运行正常之日付30%（63.6万元），余10%（21.2万元）质保金自质保期满一年后30日内付清；违约责任：自合同生效起计算，工期45天，不可抗力除外，甲乙双方任何一方违约，违约方每天向损失方补偿1000元违约金等。合同二第一条标的为电弧炉、精炼炉烟气除尘改造项目，价款为778000元，合同生效后40天内改造、调试完毕：自设备验收合格之日起，新更换部件（供货范围内）质保一年。；烟气治理设备项目竣工运行后，由甲方10个工作日内组织邀请有关部门进行验收（节假日除外），费用由甲方承担。根据甲方验收需要乙方应于配合。如未按期验收，视为设备合格，按合同约定付款；合同生效后10日内预付30%（23.34万元，乙方组织施工人员到现场改造调试）；发货前付30%（23.34万元）；安装结束验收正常之日付30%（23.34万元）；剩余10%（7.78万元）质保金自质保期满一年后30日内付清；违约责任：自合同生效起计算，工期40天，不可抗力除外，甲乙双方任何一方违约，违约方每天向损失方补偿1000元违约金等。合同三约定的标的为浇注吸尘罩、管道、调节阀、腐材、防腐、运输、安装等价款为19.8万元；浇筑区、混砂机区、吸尘罩、管道、调风阀按甲方技术要求设计、制作、安装、调试均由乙方承担，符合国家相关技术规范；过磅检斤，设计自重约15T，允许负偏差3%，低于允许偏差重量的，按实际重量比例由合同总额内扣除；质量标准：按甲方要求设计、制造；质量责任：自设备验收合格之日起，除尘设备质保一年，终身技术服务。；设备项目竣工后，由甲方在5日内组织有关部门进行验收（甲方不在规定时间内组织验收，视同合格，按合同约定付款履行）费用由甲方承担；合同签署生效后当日预付80%（15.84万元）；安装结束验收合格后付20%（3.96万元）；违约责任：2.合同生效起计算，工期20天，不可抗力除外，甲乙双方任何一方违约，违约方每天向损失方补偿2‰违约金等。合同签订后被告于2018年11月1日付款60万元；2018年11月6日付款3.6万元；2018年11月19日付款127万元；2018年11月27日付款60万元；2018年12月11日付款3.6万元；2018年12月21日付款84.8万元；2019年1月3日付款20万；2019年2月22日付款25万元；2019年6月28日付款30万元，共计付款202.2万元。另查明，1.亿鑫公司的经营范围为环保设备的研发、设计、制造、安装及调试。环保设备及其配套系统的生产、销售等。2.瑞恒公司的经营范围为矿山冶金专用设备制造及调试，模具制造、有色金属压延加工等。3.洛阳信建德铸钢有限公司与2018年9月26日变更为洛阳恒溥商贸有限公司，2019年5月10日变更为河南瑞昶装备科技有限公司，企业地址洛阳市宜阳县寻村镇（工业园创业路）。被告瑞恒公司承建该公司烟气治理设备项目，期间在亿鑫公司购买烟气治理设备。本案的争议焦点为:原告诉讼请求有无事实及法律依据。对此，本院认为，原、被告之间的买卖合同系双方真实意思表示，内容不违反法律规定，为有效合同。关于合同的履行问题，被告认为亿鑫公司没有提供经瑞恒公司签字认可的设备安装、调试运行正常的任何证据，亿鑫公司出卖给瑞恒公司的设备至今没有进行验收，应驳回原告诉讼请求。对此，本院认为，三个合同约定的工期分别为45天、40天、20天，至今被告没有对案涉设备安装项目是否竣工提出异议，本院对该项目设备安装已经竣工的事实予以采信。同时，依据合同约定，设备是否运行及验收主动权在被告，案涉设备至今无运行、验收，而被告提供的证据不足以证明是因原告的原因造成。若被告公司因自身原因长时间不生产不运行，那么，原告依据合同的合理预期将长时间得不到保证。本案案涉项目竣工至今没有进行验收，早已超过合同约定的验收期限，应视为设备验收合格，且质保期也已超过一年，被告应依约支付包括质保金在内的全部货款。原告要求被告支付违约金，理由正当应予支持，但计算有误应予纠正。合同二签订之前被告付款127.2万元，合同一尚有40%即84.8万元货款未支付。合同二签订之后，合同三签订之前被告付款45万元，合同二尚有32.8万元未支付。合同三总价款为19.8万元，合同签订次日，被告付款30万元，由于被告付款时并没有注明是履行哪个合同，双方对此也没有约定，应视为第三个合同已履行完毕，多支付的10.2万元视为履行第一个合同，第一个合同所欠货款应为74.6万元。关于违约问题，合同一约定违约方每天向损失方补偿1000元，合同二因其是技术协议，约定终身技术服务，原告无证据证明被告存在违约情形。因为本案三个合同的标的是配套的，竣工验收时间应以最后一个合同约定的时间为准，第三个合同签订时间是2019年6月27日，工期是20天，加上10天验收期，违约时间为474天，违约金应为47.４万元。被告认为原告提供的设备重量不够，并提供了原告的发货清单及被告自己的称重单，发货清单与称重单时间基本一致，原告虽有异议但提供的证据不足以反驳，对被告该辩称予以采信。经核算，设备称重与合同约定的重量相差53.46吨，同时考虑负偏差3%，依合同约定应按实际重量比例从合同总额内扣除87.45万元，与被告应支付原告的货款与违约金相抵后，被告还应支付原告67.35万元。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十二条第五项、第一百零七条、一百零九条、第一百一十一条、第一百一十四条、第一百二十条之规定，判决如下：一、被告洛阳瑞恒冶金成套设备制造有限公司于本判决生效之日起三十日内支付原告洛阳市亿鑫环保科技有限公司67.35万元；二、驳回原告洛阳市亿鑫环保科技有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取10019元，由原告洛阳市亿鑫环保科技有限公司承担4751元被告洛阳瑞恒冶金成套设备制造有限公司承担5268元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于河南省洛阳市中级人民法院。审判员  张红霞二〇二〇年十二月三日书记员  曹町玮