广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂0107民初11178号 原告：广西新南国印刷有限责任公司，住所地南宁市兴宁区长堽路五里1号，统一社会信用代码：91450102MA5L7QJ80W。 法定代表人：刘日刚，董事长兼总经理。 委托诉讼代理人：香海港，广西欣和律师事务所律师。 委托诉讼代理人：滕罗锦，广西欣和律师事务所实习律师。 被告：广西良友环保工程有限责任公司，住所地南宁市高新区科园西十路11号1#楼413室，统一社会信用代码：91450100MA5KAUW122。 法定代表人：刘光亮。 原告广西新南国印刷有限责任公司与被告广西良友环保工程有限责任公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年9月25日立案后，依法适用简易程序，于2020年12月15日公开开庭进行审理。原告广西新南国印刷有限责任公司的委托诉讼代理人香海港、滕罗锦到庭参加诉讼。被告广西良友环保工程有限责任公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告广西新南国印刷有限责任公司向本院提出诉讼请求：1.解除原告与被告签订的《销售合同书》；2.判令被告向原告返还已支付的费用67624.7元；3.判令被告拆除、运走现在已经安装的设备、管道等，恢复楼顶现场；4.本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：为进一步改善原告印务中心办公环境和周边居住环境，响应国家绿色环保号召，原告对商业轮转废气处理设备采购项目采取竞争性谈判的方式进行招标，最终确定被告中标。双方于2019年5月25日签订了《销售合同书》，合同签订后，原告于6月10日、6月27日按合同要求支付前两期款共计 2 67624.70元。被告于7月20日吊装设备，8月底开始试机，9月中旬曾到原告处理漏气问题，直至10月底一直未能达到验收要求。11月1日，原告在试用过程中发现设备异常，通知被告进行处理，后在现场发现接管的密封胶全部熔脱，设备跳闸，废气未得到处理。经核实，设备异常系被告未核实商业轮转机所排废气的实际温度（超100°C），未采取降温措施而造成。针对该问题，被告提出，需另行加装水冷设备、工字钢结构承载架、防雨防晒棚、水管及打孔等额外费用，并需使用隔壁厂房二楼的承重梁。原告认为：第一，被告提出的方案已经超出原招标投标合同关于价格和安装地点的约定；第二，水冷设备整体重量为5吨，印务中心楼顶结构不能承载；第三，出现此情形系被告未事先准确测量烟囱排烟的温度及未充分估计、利用现场条件所导致。被告存在违约行为且至今未完成整改，未能达到原告处理废气的目的。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条的规定，原告提起本案诉讼，请求法院判如所请。 被告广西良友环保工程有限责任公司未作答辩，亦未向本院提交证据。 本院经审理认定事实如下：原告广西新南国印刷有限责任公司的商业轮转机废气处理设备采购项目通过竞争性谈判的方式确定供应商。2019年4月19日，广西日报传媒集团招标采购中心向供应商发出《广西新南国公司商业轮转机废气处理设备采购项目竞争性谈判邀请函》，并定于2019年4月23日到南宁市顶进行现场勘查，于2019年4月26日进行竞争性谈判。 被告通过竞争性谈判方式确定为原告广西新南国印刷有限责任公司的商业轮转机废气处理设备采购项目的供应商。2019年5月29日，原告（采购方、甲方）与被告（供应商、乙方）签订《销售合同书》，约定：设备安装地点为南宁市顶；工期为本合同签章生效后，自收到首期款且现场具备安装条件之次日起30个工作日内安装完成，若遇节假日、停水电、雨天或应付款项拖延及其他原因造成停工或误工，则工期顺延；购买的设备金额总计75138.50元，自本合同签订7日内，甲方支付乙方合同总额的60%即45083.1元；主体设备及管道附件运输至现场后，甲方支付乙方合同总额的30%即22541.60元；安装调试完成并监测合格（符合《恶臭污染排放标准》二级），甲方支付乙方合同总额的5%即3756.90元；设备使用正常 3 6个月后，监测合格（符合《恶臭污染排放标准》二级），甲方支付乙方合同总额的5%即3756.90元。 原告分别于2019年6月10日、2019年6月27日向被告支付45083.1元、22541.6元，合计67624.7元。 2019年11月14日，原告向被告发出《告知书》，载明：原告于2019年5月29日与被告签订《商业轮转机废气处理设备采购项目销售合同书》，合同约定被告应在首期款且现场具备安装条件之次日起30个工作日内安装安成。原告于6月10日、6月27日已按合同约定支付给被告前两期费用共计67624.70元。被告于7月20日吊装设备，8月底开始试机。9月中旬被告曾过来处理漏气的问题。到11月1日，原告发现设备有异常，通知被告来处理。现场发现接管的密封胶全部融脱，设备跳闸，废气未得到处理。根据设备的实际情况，经原、被告协商，重新恢复原烟囱直排状态，要求由被告尽快对设备进行整改，限期为两周。但至今仍未进行整改。根据以上情况，原告认为：（1）从合同签订开始，原告已认真履行合同条款，按时支付相应费用；（2）被告应该按合同、按标书的时限和要求完成设备的供应、设计、安装和调试。目前出现的设备不能正常运转的情况，是由于被告没有事先准确测量烟囱排烟的温度，同时没有相应处理设备降温所造成，应由被告负责降温设备的所有费用支出，并尽快按原告要求的时间进行整改，不能影响原告的正常生产。（3）如若被告采取故意拖延工期、使用不足以完成废气处理的设备、整改不彻底等做法，或验收后保修期一年时间内仍发生故障，原告将终止合同，被告必须于此告知书签收日期的15个工作日内，退回已支付的费用67624.70元，并拆除及运走现在已安装的设备、管道等，恢复楼顶现场。（4）如合同终止，原告保留对被告起诉的权力。被告的法定代表人刘光亮接收该《告知书》。 2020年7月1日，原告向被告发出《限期整改函》，主要内容为：针对设备出现的问题，被告提出加装一台水冷设备，但要求原告另行承担工字钢结构承·载架、防雨防晒棚、水管及打孔等额外费用，并需使用娃哈哈水厂二楼的承重梁。原告认为该方案已超出原招标投标文件及合同的约定，故不同意，现向被告传达限期整改要求，如下：被告应在收到此限期整改函之日起，30日内完成整套废气处理设备的整改，并试用正常，达到验收要求；且：（1）被告必须在遵守原招投标文件及合同约定的条款基础上，不增加原告任何费用及在现有场地条件的情况下，完成整改工作。（2）如若被告采取故意拖延工期、使用不足以完成废气处理的设备、整改不彻底等做法，或验收后保修期一年时间内设备出现故障，原告将通过法律途径维护公司权益。（3）如被告认为无法继续履行合同或不能 4 达到合同目的，在此限期整改函签署日期的15个工作日内，原告同意解除合同，被告可向原告退回已支付的费用67624.70元，并拆除及运走现在已安装的设备、管道等，恢复楼顶现场。 2020年7月2日，被告向原告发出《回复函》，主要内容为：原、被告于2019年5月29日签订《商业轮转轮机废气处理设备采购项目销售合同书》，11月1日设备在使用过程中发现入口温度大于120度，超过了设备承受温度，导致设备净化效率下降，不能满足环保排放要求。原、被告多次协调沟通，必须保证设备入口（现有排气口）温度小于80度，才能通过油烟处理设备，但是原告商业轮转轮机仍不能满足上述要求。故现有废气无法达标排放。12月初，经双方协商，原告同意增加水箱降温，且水箱废水处理原告负责。被告已将水箱制作完成，并运抵现场。当被告人员进入现场安装时，原告提出屋顶不能承受水箱重量，需将设备放在娃哈哈水厂，导致被告施工人员无法施工，产生误工费用。综上，在原告不确定水箱存放位置及承重基础的情况下，被告无法进入现场施工，造成的工期延期由原告负责。同日，被告还向原告发出一份《费用申请函》，申请支付水箱等设备金额共计18000元。 由于原告不同意被告提出的增加水箱降温的方案，原告于2020年9月25日向本院起诉，并提出前述诉讼请求。 本院于2020年11月6日向被告送达原告的民事起诉状、证据副本及应诉通知的相关材料。 本院认为，依照《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，当事人有答辩及对对方当事人提交的证据进行质证的权利，本案被告广西良友环保工程有限责任公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，视为其放弃当庭答辩和质证的权利，应承担由此产生的法律后果。 原、被告签订的《销售合同书》出自各方当事人的真实意思表示且不违反法律、行政法规的强制性规定，成立并依法有效，各方当事人均应按照合同约定全面履行各自义务。 被告系通过竞争性谈判的方式确定为原告广西新南国印刷有限责任公司的商业轮转机废气处理设备采购项目的供应商，根据《广西新南国公司商业轮转机废气处理设备采购项目竞争性谈判邀请函》的内容，被告在签订《销售合同书》前可到设备安装地点进行现场勘查，故被告知道或应当知道所要安装的设备入口处的温度，现由 5 于被告提供的设备无法承受排气口的温度，导致设备无法正常运行，后原、被告双方又未能就设备出现的问题达成一致的整改方案，致使原告采购商业轮转机废气处理设备用于改善周边办公、居住环境及生态环境的合同目的无法实现，现原告要求解除与被告签订的《销售合同书》，符合《中华人民共和国合同法》第九十四条第（四）款之规定，本院予以支持。根据《中华人民共和国合同法》第九十六条规定，合同自通知到达对方时解除。本院于2020年11月6日向被告送达民事起诉状等材料，被告于此时获知原告解除合同的意思表示，因此，本院依法确认《销售合同书》于2020年11月6日解除。 《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”如前所述，因被告原因导致涉案设备无法正常运行致使《销售合同书》解除，故被告应当将原告已向其支付的货款67624.7元返还给原告并应恢复楼顶现场，拆除、运走已经安装的设备、管道等。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条第（四）款、第九十六条、第九十七条、第一百零七条、第一百三十条、第一百四十八条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、确认原告广西新南国印刷有限责任公司与被告广西良友环保工程有限责任公司签订的《销售合同书》于2020年11月6日解除； 二、被告广西良友环保工程有限责任公司于本案判决生效之日起十日内向原告广西新南国印刷有限责任公司返还货款67624.7元； 三、被告广西良友环保工程有限责任公司应于本案判决生效之日起十日内拆除并搬走位于南宁市顶的设备、管道等。 上述义务，义务人应于本案判决确定的期限内履行完毕。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息，权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院或与本院同级的被执行财产所在地人民法院申请执行。 6 案件受理费839元（原告广西新南国印刷有限责任公司已预交），由被告广西良友环保工程有限责任公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于南宁市中级人民法院，同时在上诉期届满之日起七日内预交上诉案件受理费（开户名称：南宁市中级人民法院，开户银行：中国农业银行南宁市竹溪支行，账号：20×××28。网银转账先选“古城支行”，再在备注栏注明“竹溪支行”）。逾期未预交也不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。 审判员  韦月玲 二〇二〇年十二月二十一日 书记员  文艺霖