安徽省芜湖县人民法院 民 事 判 决 书 (2020)皖0221民初1017号 原告（反诉被告）：芜湖县易新铸造有限公司，住所地安徽省芜湖市湾沚区六郎镇殷港村，统一社会信用代码91340221756809862E。 法定代表人：倪琴，总经理。 委托诉讼代理人：张俊，安徽兄弟律师事务所律师。 委托诉讼代理人：方先龙，男，1971年9月8日出生，汉族，住安徽省芜湖市湾沚区。 被告（反诉原告）：安徽海拓志永智能装备股份有限公司，住所地安徽省芜湖市鸠江电子产业园****，统一社会信用代码91340200336424907F。 法定代表人：冯继友，董事长。 委托诉讼代理人：陈义良，安徽正伦律师事务所律师。 原告（反诉被告）芜湖县易新铸造有限公司诉被告（反诉原告）安徽海拓志永智能装备股份有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年4月14日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）芜湖县易新铸造有限公司的委托诉讼代理人张俊、方先龙，被告（反诉原告）安徽海拓志永智能装备股份有限公司的委托诉讼代理人陈义良到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告芜湖县易新铸造有限公司向本院提出诉讼请求，1.解除原、被告双方签订的飞轮加工（机器人）买卖合同；2.被告立即返还原告支付的设备项目款83万元；3.被告向原告支付违约金8.3万元；4.被告赔偿由于违约而导致原告各项损失887461.23元。事实和理由：2018年12月初，原、被告双方经共同协商，签订了飞轮机加工自动化线销售合同，合同约定由被告供应原告两套飞轮机加工自动化线(机器人),设备总价款人民币90万元。合同价款包括:飞轮机械加工设备联线、电控系统、物流运输、安装调试费、相关辅料或其他费用、16%增值税等。付款方式:合同签订后预付5万元合同生效。货到现场后支付全部尾款。交货期为:合同签订之日起两个月。违约责任:被告不能按本合同规定时间完成项目实施,逾期超过一周,每周(包括第一周)被告按合同总价的1%向原告支付违约金;逾期超过1个月,原告可以解除本合同。被告应在收到原告解除合同的书面通知后三日内退还本合同标的物,同时按合同总价的10%向原告支付违约金。合同还约定了其它事项。合同订立后,原告积极组织资金,并通过融资租赁的形式向第三方融资借款并支付被告货款83万元。而被告却不守信誉,其专一技术机器人生产达不到产品要求。故一再拖延,无法提供合同所需的飞轮机加工生产线。由于被告行为导致原告所建的厂房及设施的改造无法投入生产。原告还委托律师发出法律意见书,但被告至今不予答复。被告的行为给原告生产经营及企业信誉造成较大的影响。故为维护自身的合法权益，原告特依据相关法律之规定，向贵院提起诉讼，请求判如所请。 被告安徽海拓志永智能装备股份有限公司辩称：1.答辩人与原告签订合同后，积极履行合同义务，是由于原告更改原先签订的合同，导致答辩人履行合同不能；2.答辩人按原告提供的实物进行设计并生产，原告提供的实物最大直径为430mm，最小直径为340mm，最大抓取重量为40kg，最小抓取重量为15kg；现更改为直径为600mm，抓取重量为60kg，双方就更改设计无法达成协议，导致合同履行不能，只要原告同意，按原告提供的实物生产机器人，被告可在三个月内履行完毕；3.原告融资租赁来的钱支付货款与答辩人无关，现合同履行过程中出现困难，是原告造成的，其应当承担合同履行不能的风险；4.厂房改造与履行合同没有任何关系，改造厂房是原告自身做出的决策，与答辩人无关。综上请求法院驳回原告的全部诉请。 反诉原告（本诉被告）安徽海拓志永智能装备股份有限公司向本院提出诉讼请求，继续履行2018年12月签订的《销售合同》和《飞轮机械加工联线项目技术协议》。事实和理由：反诉原告与反诉被告于2018年12月12日签订《销售合同》和《飞轮机械加工联线项目技术协议》。在合同签订后，反诉原告为履行合同做了周全的准备，包括进行图纸设计、订购机器人、订购相关材料、辅材进行制造。在技术协议第11页中，7.1.2条甲方向乙方提供产品数模（3D图纸），以便乙方设计相关工装。但反诉被告并没有提供相应的数模，将实物5个飞轮提供反诉原告，经过测量：实物最大直径为450mm，最小直径为340mm，最大抓取重量为40kg，最小抓取重量为15kg，提供实物证据。反诉原告无奈，按照反诉被告提供的实物进行设计制造。反诉原告将机器人送至反诉被告处，并进行两台机器人底座安装，将一台机器人（川崎BX200L）安装好（用于功能试验），正当合同履行正常进行中，反诉被告提出，他们接到一个大的铸件单，飞轮直径为600mm，重量为60kg，单方要求反诉原告将自动化生产线改为符合抓取直径为600mm，抓取重量为60kg，反诉原告耐心解释，这样一改要改好多东西，整个设计要重新开始，但反诉被告不听反诉原告解释，坚持要求改动，反诉人无奈，只有将工程暂时停下来。在此期间，反诉原告多次与反诉被告沟通，提供满足符合抓取直径为600mm，抓取重量为60kg工件的新方案，但反诉被告坚持不同意，要求原方案必须满足符合抓取直径为600mm，抓取重量为60k工件的要求，导致反诉原告不敢再继续履行合同，因为反诉被告的要求超出了原技术协议规定的范围，反诉被告也不验收，导致整个工程停滞。如果法院判决双方继续履行原合同，只要反诉被告配合，反诉原告在30天内完工。反诉原告如果按照原合同履行，反诉被告已明确表示不验收设备，反诉原告按照更改后的要求履行合同，将会超出原合同好大工作量，整个工程会造成巨大亏损，反诉被告半途更改合同，造成反诉原告履行合同不能，造成合同履行不能的责任在被反诉人，其应继续履行合同责任。综上，请法院查明事实的基础上，支持反诉原告的诉讼请求。 反诉被告（本诉原告）芜湖县易新铸造有限公司辩称，反诉原告的请求不能成立，销售合同事实上加工承揽合同，按照销售合同第二条的规定，反诉原告应该按照反诉被告的要求将生产线交付给反诉被告使用。本案中承揽人应按照定作人的要求完成工作，反诉原告提出的反诉被告更改了合同，没有证据证明，也没有事实依据，请求法院依法驳回反诉原告的诉请。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和提交的证据，本院认定事实如下：原（甲方）、被告（乙方）双方于2018年12月签订了一份《销售合同》，约定，1.标的内容：飞轮机加工自动化线，2套，总价为90万元。2.项目实施时间、地点：、地点效后，乙方按照甲方要求将合同标的物完成项目后交付甲方使用。4.付款方式：合同签订后预付伍万元合同生效，货到现场后支付全部尾款，乙方开具全额增值税发票。8.违约责任：第8.1乙方不能按本合同第3条规定时间完成项目实施，逾期超过一周，每周（包括第一周），乙方按合同总价的1%向甲方支付违约金，逾期超过1个月，甲方可以解除本合同。乙方应在收到甲方解除合同的书面通知后的三日内退还合同标的物，同时按合同总价的10%向甲方支付违约金。第8.4合同的解除，并不免除违约方支付违约金和赔偿损失等责任。同时，双方又签订了一份《飞轮机械加工设备联线项目技术协议》对设备的参数进行了明确。原告已向被告支付货款83万元。后因双方就技术参数发生分歧，协商未果，遂成本诉及反诉。 本院认为,原告与被告签订的《销售合同》和《飞轮机械加工联线项目技术协议》系双方当事人的真实意思表示，合同内容未违反法律、行政法规的效力性强制性规定，该合同依法成立，合法有效，应当受到法律保护，双方当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行，采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。结合庭审查明的事实，原、被告双方在两份合同中，均未约定机器人抓取最大直径为600mm及抓取最大重量为60kg工件的要求，原告仅提供了5件实物工件，而实物工件的最大抓取直径为430mm，抓取重量为40kg，虽双方之后通过微信聊天方式进行协商，变更最大抓取直径与抓取重量，因变更后设备成本加大，被告未同意，应属于原告临时更改了合同的主要内容，被告未按约履行合同，不属于违约，故原告要求被告按约定承担违约责任及赔偿损失的诉讼请求，本院不予支持，原、被告双方就更改参数后，继续履行合同达不成协议，致使合同无法履行，故原告要求解除合同及返还货款的诉讼请求，本院予以支持；对反诉原告要求继续履行合同的反诉请求，本院认为，反诉原告在反诉状中称，反诉被告已经明确表示反诉原告必须按照更改后的要求履行合同，否则反诉被告不验收设备。若反诉原告按更改后的要求，致使其成本加大，反诉原告也明确表示不可能按更改后的要求履行合同，而不按更改后的要求继续履行原合同，设备对于反诉被告而言，达不到其使用要求，致使合同的目的不能实现，故反诉原告要求继续履行合同的诉请，本院难以支持。综上，为维护当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条之规定，判决如下： 一、解除原告芜湖县易新铸造有限公司与被告安徽海拓志永智能装备股份有限公司于2018年12月签订的《销售合同》和《飞轮机械加工联线项目技术协议》； 二、被告安徽海拓志永智能装备股份有限公司于判决生效后十五日内返还原告芜湖县易新铸造有限公司的货款83万元； 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 三、驳回原告芜湖县易新铸造有限公司的其他诉讼请求； 四、驳回反诉原告安徽海拓志永智能装备股份有限公司的全部诉讼请求。 本案诉讼费21000元，由原告芜湖县易新铸造有限公司负担11317元，由被告安徽海拓志永智能装备股份有限公司负担9683元。反诉费6400元，由反诉原告安徽海拓志永智能装备股份有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方人数提交上诉状副本，上诉于安徽省芜湖市中级人民法院。 审 判 长  徐 忠 人民陪审员  陶国飞 人民陪审员  沈承春 二〇二〇年十二月三十一日 法官助理高少银 书 记 员  沈雨晴 附判决所依据相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。