福建省龙海市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽0681民初3265号 原告：王宝宁，男，1986年8月28日出生，汉族，户籍所在地甘肃省宁县。 委托诉讼代理人：谢绍津，福建维堂律师事务所律师。 被告：福建省华饰美家网络科技有限公司漳州分公司，住所地漳州台商投资区角美镇桥头村锦宅村角江路七号，统一社会信用代码：91350681MA31L5YF0N。 负责人：王联合，经理。 被告：福建省华饰美家网络科技有限公司，住所地厦门市湖里区园山南路885号1001室之一，统一社会信用代码：91350206MA31HGMU5F。 法定代表人：王联合，总经理。 原告王宝宁与被告福建省华饰美家网络科技有限公司漳州分公司（以下简称华饰美家漳州分公司）、福建省华饰美家网络科技有限公司（以下简称华饰美家公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年7月9日立案受理。本案依法适用普通程序，于2020年8月26日、2020年11月17日公开开庭进行了审理。第一次开庭原告王宝宁及其委托诉讼代理人谢绍津到庭，被告华饰美家漳州分公司、华饰美家公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，第二次开庭原告王宝宁及其委托诉讼代理人谢绍津，两被告法定代表人王联合到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告王宝宁向本院提出诉讼请求：一、请求依法判决华饰美家漳州分公司继续履行2019年3月6日签订的编号为ＨＳＭＪ-2018《华饰美家装修施工合同》。二、依法判决被告华饰美家漳州分公司对原告房屋施工瑕疵的部分进行整改，施工瑕疵部分包括：入户门不能正常开关；墙面多处坑点、污点；厨房橱柜不规整；背景墙颜色不均匀；衣柜、鞋柜门关不紧，衣柜存在色差、鞋柜打孔打错没有填补；地板砖缝隙未填补；浴室柜、沐浴房胶水没有打好，推拉门不直；餐厅窗户收口没收好、次卧窗户不平整；阳台地柜没做好；配电箱盖没有装；马桶、花格私自更改方案；地砖、墙砖没贴好；入户吊顶高低不一致、次卧吊顶横梁两边高度不一致；施工建筑垃圾不清理。三、判决被告华饰美家漳州分公司与被告华饰美家公司共同支付原告工期延期违约金，违约金包括三部分：1、2019年7月11日至2020年1月15日共计189天，每日按工程款总额103800元的0.05%计算为9809元；2、2020年1月16日至2020年6月30日共计167天（扣除疫情期间2020.2.5至小区复工时间2020.3.26之间共计51天），按每日200元的标准计算为23200元；3、2020年7月1日至工程验收交付之日起，按每日500元的标准计算。四、本案的诉讼费用由两被告承担。庭审中，原告变更诉讼请求为：一、请求依法解除原告与被告华饰美家漳州分公司于2019年3月6日签订的编号为ＨＳＭＪ-2018《华饰美家装修施工合同》。二、判决被告华饰美家漳州分公司与被告华饰美家公司共同支付原告工期延期违约金，违约金包括三部分：1、2019年7月11日至2020年1月15日共计189天，每日按工程款总额103800元的0.05%计算为9809元；2、2020年1月16日至2020年6月30日共计167天（扣除疫情期间2020.2.5至小区复工时间2020.3.26之间共计51天），按每日200元的标准计算为23200元；3、2020年7月1日至工程验收交付之日起，按每日500元的标准计算。三、本案的诉讼费用由两被告承担。事实与理由：2019年3月6日，被告华饰美家漳州分公司与原告签订《华饰美家装修施工合同》约定：被告华饰美家漳州分公司承包原告所有的址在角美镇龙泉××栋××室房屋的装修工程。承包方式：全包；工程期限：2019年3月6日至2019年7月6日；工程总预算价款103800元。被告华饰美家漳州分公司在施工中应严格执行安全操作规范，按期保质完成工程。若被告华饰美家漳州分公司不能按期完工，则按延期天数给付原告0.05%的违约金。原告应于签订合同时向被告华饰美家漳州分公司支付50%的工程款、于瓦工完成后支付48%的工程款、于油漆完成后支付2%的工程款。若原告首期工程款未到位，则被告华饰美家漳州分公司开工日以首期工程款到账后第三日开始计算，合同期限顺延。原告于2019年3月5日支付工程款3000元，于2019年3月8日支付工程款49000元，于2019年7月18日支付工程款42000元，于2019年7月23日支付工程款4952.61元，于2019年10月10日支付工程款5000元，于2020年1月15日支付工程尾款6500元。原告累计向被告华饰美家漳州分公司支付工程款人民币110425.61元。被告一在施工过程中，存在诸多施工问题。原告多次找被告协商处理，被告以各种理由推脱，拒不处理，诉争房屋至今尚未完工，未交付给原告使用。2020年1月15日，原告与被告华饰美家漳州分公司公司负责人王联合签订一份《结算证明》，证明原告已经将全部工程款结清，被告华饰美家漳州分公司承诺于2020年3月1日前全部完工，逾期未完工，被告每天向原告支付违约金200元。2020年3月1日，被告仍然未能完工。2020年6月23日，被告再次向原告出具一份书面材料，保证工程在2020年6月30日前收尾完成，未完成被告每天向原告支付违约金500元。截止原告起诉之日，被告华饰美家漳州分公司仍未完工，逾期完工已将近一年时间，并且被告拒绝对其装修过程中的问题进行整改。原告多次与被告华饰美家漳州分公司协商，但被告一直拒绝配合处理。根据《中华人民共和国公司法》第十四条规定，被告华饰美家漳州分公司作为华饰美家公司的分支机构，没有独立的法人资格，华饰美家公司应对华饰美家漳州分公司的债务承担清偿责任。 被告华饰美家漳州分公司、华饰美家公司共同答辩称，2018年3月其与原告签订施工合同，施工期间原告未按约定付款，根据合同约定，其可延期完工，从原告提供的付款清单可看出其第二笔付款是2019年10月，因此属于原告违约，原告与其于2020年1月15日达成协议证明尾款已经结清及双方不再追究细节问题，说明其已经完工原告才会支付尾款，因原告选择的是其公司价格最低的装修标准但却以最高标准来要求施工。若应承担付款责任也应由华饰美家漳州分公司承担。 本院经审理认定事实如下： 2019年3月6日，原告王宝宁（甲方）与被告华饰美家漳州分公司（乙方）签订编号为HSMJ-2018《华饰美家装修施工合同》，约定王宝宁将其位于角美龙泉绿苑7栋2005室的房屋委托被告华饰美家漳州分公司进行装修，合同分别对工程概况、甲方责任、乙方责任、工程变更、工程顺延及约定、工程款支付及结算、工程质量及验收的约定、违约责任、合同的变更和终止等内容进行了约定，包括：1.3承包方式全包，1.4工程期限自2019年3月6日开工，于2019年7月6日竣工，1.5工程的概算价款总计为人民币壹拾零万叁仟捌佰零拾零元整（￥103800元），后续增加工程另外计算。5.6甲方未按期支付工程款，乙方有权停止施工；直至工程款交完后，工程正常施工，工期相应顺延，5.9非以上天气原因，或不可抗力因素，由于乙方安排不合理造成的工期延期，乙方负全部责任，并约定按延期天数付给甲方0.05‰违约金。6.1本合同生效后，甲方按下表分期向乙方支付款项，第一次于本合同签订时按工程款50%支付，第二次于瓦工完成后按工程款48%支付，第三次于油漆完成后按工程款2%支付，6.3工程竣工后，双方应在工程结算单签字，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方，甲方应及时向乙方结清工程尾款，甲方自接到上述资料后7天内如未有异议，则视为同意，6.4本合同造价结算方式，按双方核准项目合同面积及单价结算，甲方另外增加项目费用另计。7.4工程施工过程中，乙方通知甲方逐步验收，甲方应自接到通知后进行验收，并在工程管理手册上签字确认，甲方在验收后，后道工程方可施工，或甲方以口头、微信或者短信认可同意下道工序施工的，已表明对上道工序验收合格，工程竣工后，双方应办理决算移交手续。8.4本合同工程验收合格（或视同验收合格）后，甲方未按约定的条款履行工程款项的支付及结算，乙方按甲方拖欠部分款项每延迟一天加收0.5%的滞纳金。合同签订时华饰美家漳州分公司开具质量保证书交王宝宁收执。之后，被告组织工人进场施工。2020年1月15日，华饰美家漳州分公司出具一份《结算证明》，内容为：兹2020年1月15日龙泉绿苑7#2005尾款6500元已结清，工程承诺于2020年3月1日前全部完工，逾期未完工，每天支付违约金200元，特此证明。说明：为补偿工期延误，额外赠送一套餐桌，双方不再追究工期及细节。原告王宝宁和华饰美家漳州分公司法定代表人王联合分别在双方代表确认一栏签名捺印。2020年3月26日华饰美家漳州分公司组织工人进场装修。2020年6月23日，王联合再书写一份内容为“龙泉绿苑7#2005，工程收尾工作于2020年6月30日收尾完成。未完成每天付违约金500元，以此为证”的字条交王宝宁收执。 施工过程中，原告王宝宁于2019年3月5日支付定金3000元，2019年3月8日支付第一笔工程款49000元，2019年7月18日支付第二笔工程款42000元，2019年7月23日支付增项4952.61元，2019年10月10日支付第三笔工程款5000元，2020年1月15日支付工程尾款6500元，累计向被告华饰美家漳州分公司支付工程款110425.61元。 审理中，原告王宝宁向本院提供一组涉案房屋的现场照片，欲证明涉案房屋至今尚未完工，且存在诸多施工问题，包括：入户门不能正常开关；墙面多处坑点、污点；厨房橱柜不规整；背景墙颜色不均匀；衣柜、鞋柜门关不紧，衣柜存在色差、鞋柜打孔打错没有填补；地板砖缝隙未填补；浴室柜、沐浴房胶水没有打好，推拉门不直；餐厅窗户收口没收好、次卧窗户不平整；阳台地柜没做好；配电箱盖没有装；马桶、花格私自更改方案；地砖、墙砖没贴好；入户吊顶高低不一致、次卧吊顶横梁两边高度不一致；施工建筑垃圾不清理。被告华饰美家漳州分公司认为原告反映的这些问题其中有部分其已经进行了整改，有些是小瑕疵，这在装修过程中是允许存在的，属于售后服务的范围。双方未办理房屋竣工验收交接手续。 另查明，华饰美家漳州分公司是华饰美家公司设立的分公司，经营范围为承接总公司委托的业务。 认定以上事实的证据有：原告提供的《华饰美家装修施工合同》、质量保证书、收款收据、装修复工报审表、结算证明、字条、现场照片，以及原告及其委托诉讼代理人，被告法定代表人的庭审陈述，经庭审举证、质证，本院予以确认。 本院认为，原告王宝宁与被告华饰美家漳州分公司签订的《华饰美家装修施工合同》合法有效，双方应遵约履行。被告华饰美家漳州分公司为被告华饰美家公司的分支机构，不具备独立的法人资格，其民事责任应以其自身所有的财产先行承担责任，不足部分由被告华饰美家公司承担补充清偿责任。 关于本案合同是否已经履行的问题。原告主张房屋还存在诸如入户门不能正常开关；墙面多处坑点、污点；厨房橱柜不规整；背景墙颜色不均匀；衣柜、鞋柜门关不紧，衣柜存在色差、鞋柜打孔打错没有填补；地板砖缝隙未填补；浴室柜、沐浴房胶水没有打好，推拉门不直；餐厅窗户收口没收好、次卧窗户不平整；阳台地柜没做好；配电箱盖没有装；马桶、花格私自更改方案；地砖、墙砖没贴好；入户吊顶高低不一致、次卧吊顶横梁两边高度不一致等问题，涉案房屋至今尚未完工，双方之间的合同还未履行完毕。被告认为原告主张的问题仅是装修过程中存在的瑕疵，属于售后问题，涉案房屋已装修完成。本院认为，房屋装修是一项繁琐且具有专业技术性的施工工程。业主支付装修款，施工方按照施工规范及质量标准交付装修成果。然而业主选择的装修档次往往也能影响装修的细节及工艺，所以施工过程中业主与装修施工方的良好沟通至关重要。具体到本案中，原告自述的施工问题是被告在履行装修施工合同所产生的质量问题，是双方对施工细节和施工工艺存在的分歧和争议点，并非被告未完成的施工内容，因双方在《华饰美家装修施工合同》中并未对施工的具体细节作出明确要求，无法判断被告的施工是否符合合同标准，但上述问题并不影响原告对房屋的接收及入住使用，原告可以在合同履行中要求被告予以整改，也可以在接收后要求被告进行售后维修。故本院认为，双方合同已履行完毕，涉案房屋已交付，对原告要求解除合同的诉讼请求，不予支持，至于涉案房屋存在的售后质量问题，原告可根据合同对应的售后规定及建筑行业的规范要求被告进行维修。 关于被告应否向原告支付逾期违约金的问题。1、2020年1月15日的《结算证明》中已注明为补偿工期延误，额外赠送一套餐桌，双方不再追究工期及细节，原告王宝宁已签字并确认有收到被告赠送的餐桌一套，其主张2019年7月11日至2020年1月15日的违约金，没有事实和法律依据，不予支持。2、被告华饰美家漳州分公司的法定代表人王联合在2020年1月15日出具《结算证明》明确双方之间的工程款已结算，并承诺工程于2020年3月1日前全部完工，逾期未完工，每天支付违约金200元，但直到2020年6月23日，王联合仍出具“工程收尾工作于2020年6月30日完成”的说明，该两份证据可以证实2020年3月1日前工程未全部完工，直至2020年6月23日被告也仍未按其承诺完成房屋的全部装修工作，故2020年3月2日至2020年6月23日被告应按其承诺的违约金标准200元/天向原告王宝宁支付逾期违约金，扣除2020年3月26日前小区因疫情不允许复工的期间，被告应给付的违约金经计算为18000元（90天×200元/天=18000元）。3、因合同已履行完毕，原告陈述的施工问题为质量保修问题，原告主张自2020年7月1日起至房屋竣工验收之日以500元/天计算的违约金，依据不足，不予支持。 综上所述，本院认为，在本次装修过程中，原告王宝宁支付了全部装修工程款，被告华饰美家漳州分公司也完成了装修责任，双方之间所签订的《华饰美家装修施工合同》已履行完毕，原告房屋仍存在的装修售后问题被告应按双方约定及行业习惯履行售后维修义务。故对原告主张解除合同，不予支持，对其主张被告因延期而产生的违约金予以支持并确定为18000元，对超过部分不予支持。被告提出其不应承担付款责任的辩解理由不能成立，不予采纳。 据此，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第一百零七条、《中华人民共和国公司法》第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 一、被告福建省华饰美家网络科技有限公司漳州分公司应于本判决生效之日起十日内支付原告王宝宁违约金18000元。 二、被告福建省华饰美家网络科技有限公司对福建省华饰美家网络科技有限公司漳州分公司上述债务不能清偿部分承担补充清偿责任。 三、驳回原告王宝宁的其他诉讼请求。 如果未按本判决制定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。 本案受理费737.70元，由原告王宝宁负担355元，由被告福建省华饰美家网络科技有限公司负担382.70元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省漳州市中级人民法院。 审 判 长  蓝雪燕 人民陪审员  叶瑞清 人民陪审员  黄淑惠 二〇二〇年十二月十七日 书 记 员  颜小燕