江苏省泰兴市人民法院民 事 判 决 书(2020)苏1283民初4085号原告（反诉被告）：泰兴市艾特艺术设计工作室，经营场所泰兴市威尼斯城西岱宫**楼。经营者：孙鹏，男，1988年8月2日生，汉族，住泰州市高港区口岸街道集成村****,现住泰兴市。被告（反诉原告）：张姚林，男，1992年9月3日生，汉族，住，住江西省上饶市信州区灵溪镇龙泉村全家坞**住泰兴市。委托诉讼代理人：曹龙美，江苏福坤律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘园，江苏福坤律师事务所实习律师。原告（反诉被告）泰兴市艾特艺术设计工作室(以下简称艾特工作室)与被告（反诉原告）张姚林承揽合同纠纷一案，本院于2020年6月28日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）经营者孙鹏，被告（反诉原告）张姚林及其委托诉讼代理人曹龙美、刘园到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告艾特工作室向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告装修工程款10880元；2.诉讼费由被告承担。事实和理由：2019年8月23日，被告将室内装修工程以包工包料的形式与原告签订了《家庭居室装饰装修工程施工合同》，总价为92180元，工程款分四批支付。被告未按时足额支付各笔工程款项致使工期出现延误。且工程施工完结后，无理拒付最后一批及之前各批累计未付款项共计10880元，故原告诉至法院。被告张姚林辩称，请求驳回原告要求被告支付工程款10880元的诉讼请求。原告至今未要求被告进行工程验收，双方未履行验收结算手续，剩余工程款支付条件并未达成。合同履行过程中还存在问题。原告承诺制作的阳台晾衣架、花架、空调外机架，原告至今没有交付，原告已交付的工程中存在质量问题，主要是瓷砖存在大面积破裂。原告诉称工期延误系被告未按照足量支付各批工程款项导致无事实依据，事实上被告都是按照原告要求时间和金额支付款项的，同时案涉工程原定工期为105天，实际工期超过284天，延误超179天，真正导致工期延误的原因在于原告。原告在施工时屡次因质量问题返工，致使工期延长。原告是以包工包料的方式承建的案涉工程，但在施工过程中，原告的原材料多次不能及时到场导致施工进度延误，原告经常无故拖延施工，导致工程进度缓慢，致使工期受到影响。反诉原告张姚林向本院提出反诉请求：1.判令反诉被告支付工期延误违约金17900元；2.反诉被告承担本案反诉费用。事实和理由：2019年8月23日，艾特工作室、张姚林签订施工合同，约定由艾特工作室以包工包料的方式承包张姚林位于威尼斯城维莱特宫10号楼2005室的装修工程，工期105天，自2019年8月23日至2019年12月8日。若因承包人原因导致工期延误，每延误一天向对方支付违约金100元。合同签订后，因材料不及时到位、工程质量存在问题多次返工等原因导致工期延误179天。现要求艾特工作室支付工程延期违约金。反诉被告艾特工作室辩称，张姚林所提的违约时间并不成立。张姚林并没有根据合同应付的时间付工程款，所以谈不上违约时间，另外，6月13日的日期无从说起，在最后双方并没有到现场验收，而且因为张姚林没有按合同付款时间付款造成的工期延误，相应的违约金也是100元一天应由张姚林承担。本院经审理认定事实如下：2019年8月22日，原告艾特工作室（承包方）与被告张姚林（发包方）签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》一份，主要约定：工程地点为维莱特10#2005室；工程期限为105天，开工日期2019年8月23日，竣工日期2019年12月8日；合同工程造价92180元。工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：第一次40%，开工前三日支付36872元；第二次30%，木工进场前支付27654元；第三次25%，油漆进场前支付23045元；第四次5%，验收结束支付4609元。…未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。…发包人未按期支付第二、三、四次工程款的，每延误一天向对方支付违约金100元；由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延；由于承包人原因致使工程延误，每延误一天向对方支付违约金100元。同时双方约定案涉工程为包工包料。原、被告分别在合同中盖章、签名。合同签订后，原告自2019年8月23日开始安排人员进场施工，后被告分批给付原告装修款81300元（具体为：2019年7月31日付定金2300元，2019年8月22日付32000元，2019年10月15日付27000元，2019年11月13日付20000元），尚欠10880元。后原告通知被告于2020年6月13日验收结算，被告于2020年6月14日通过微信要求原告赔偿2420元〔（133天×100元/天=13300元）-10880元〕。后双方产生争议，原告诉至本院，审理中，被告提起反诉。另查明，原告经营者孙鹏与被告张姚林的微信聊天记录载明：2019年12月10日，张：“合同上8号，不要超太多吧，还不抓紧时间啊”。孙：“好的，我这边也安排紧凑点”。…2020年1月5日，张：“什么时候完工”。孙：“年前肯定结束”。…2020年1月21日、22日，孙：“你好，剩下还有点收口的问题，只能明年开过年解决了。还剩10880，过年要把完的开给人家，你付7千，剩下的处理了再付吧”、“今天可以安排下吗？今天最后结算工人材料放假了。麻烦了。”张：“等年后完工了我们再结吧”。孙：“不是要结清，多少付一部分就行”。审理中，双方一致确认受新冠疫情影响,案涉房屋可以复工装修时间为2020年3月21日。以上事实，有原、被告提交的家庭居室装饰装修工程施工合同、微信聊天记录及原、被告的当庭陈述在卷佐证，本院予以确认。本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。原、被告签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定由原告完成案涉房屋的装饰装修工程，系双方真实意思表示，且不违反法律强制性规定，合法有效，双方应按合同约定履行义务。一、关于原告主张被告支付装修工程款10880元的诉求。1.被告虽主张装修工程未完工，但未提交证据证实原告没有完成的装修工程种类。被告在收到原告通知2020年6月13日验收结算后，未配合原告进行验收结算。只是通过微信向原告主张逾期违约款13300元，也未提出装修工程未完工。故本院对此不予采信，如装修工程存在质量问题，被告可另行依法主张权利。2.原告完成装修工程后，被告应按约给付工程款，扣减已付款81300元，被告尚应给付原告工程款10880元。二、关于反诉原告张姚林主张的工期延误违约金17900元。1.虽双方在装修合同中约定：2019年8月23日开工，2019年12月8日竣工，工程期限为105天。但双方在该期限届满后，曾对施工期进行沟通协商。被告提出：合同上8号，不要超太多吧；什么时候完工。原告方承诺：好的，我这边也安排紧凑点；年前肯定结束。根据双方提交的证据及当庭陈述，应视为双方经协商同意房屋装修工程延长至农历过年前结束。2.合同约定房屋装修竣工日期为2019年12月8日，即使双方曾协商变更装修在年前结束，但原告仍未在该时间前完成装修工程，原告要求被告验收结算的时间是2020年6月13日。故原告在合同履行过程中未按约定的日期竣工，构成违约。3.双方在装修合同中约定：合同工程造价92180元。被告应在开工前三日支付36872元；木工进场前支付27654元；油漆进场前支付23045元，验收结束支付4609元。但被告实际于2019年7月31日付定金2300元，2019年8月22日付32000元，2019年10月15日付27000元，2019年11月13日付20000元，被告未按合同约定的节点足额支付工程款。且截止原告通知验收结算前，被告尚欠原告应付工程款6271元。故被告未按合同约定付款，也构成违约。3.根据法律规定，违约金应以补偿性为主，惩罚性为辅。本案原、被告均存在违约情形，在综合考虑原告逾期竣工的情形、新冠疫情因素、被告未付工程款金额、双方过错程度、违约金标准以及双方可能获得的预期利益等因素的情况下，对于违约金数额，根据公平原则及诚实信用原则，本院酌情确认原告应承担违约金7400元，被告应承担违约金2000元，二者相减，原告艾特工作室应给付被告张姚林工期延误违约金5400元。综上所述，被告张姚林应付工程款10880元，扣减原告艾特工作室应承担的违约金5400元，被告仍应支付原告工程款5480元。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第七十七条第一款、第一百零七条、第一百一十四条规定，判决如下：一、被告张姚林于本判决生效之日起十日内给付原告泰兴市艾特艺术设计工作室工程款5480元。二、驳回原告泰兴市艾特艺术设计工作室的其他诉讼请求。三、驳回反诉原告张姚林的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费72元，反诉案件受理费247.5元，合计319.5元（此款原告预交72元，被告预交247.5元），由原告负担74.25元，被告张姚林负担245.25元（原告艾特工作室在本判决生效之日起十日内给付被告张姚林2.25元）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省泰州市中级人民法院。审 判 长  程志伟人民陪审员  张建荣人民陪审员  张梅生二〇二〇年十二月二十五日法官 助理  伏平卫书 记 员  封 雨附本案引用有关法律规定：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第七十七条当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。