宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民事判决书（2020）宁02民终915号上诉人（原审被告）:宁夏唯木装饰设计有限公司,住所地平罗县轻工业基地。法定代表人：马薇，系宁夏唯木装饰设计有限公司总经理。被上诉人（原审原告）：沈伟，男，1983年11月5日出生，汉族，住平罗县人民西路。上诉人宁夏唯木装饰设计有限公司因与被上诉人沈伟装饰装修合同纠纷一案，不服宁夏回族自治区平罗县人民法院（2020）宁0221民初2019号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年11月11日立案后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理，上诉人宁夏唯木装饰设计有限公司的法定代表人马薇，被上诉人沈伟均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。宁夏唯木装饰设计有限公司上诉请求：1.依法撤销(2020)宁0221民初2019号民事判决第二项；2.本案诉讼费用由沈伟承担。事实与理由：一、一审判决事实认定不清，没有将沈伟合同外增加装修项目的事实查明。双方在签订合同时约定，沈伟没有要求酒柜，在签订合同时只是说明预留酒柜位置，在施工过程中，沈伟增加酒柜必然延长工期。在双方签订的合同附件“重点注意事项”中明确标注“注意预留位置”，由此说明，酒柜不属于宁夏唯木装饰设计有限公司施工范围。由于沈伟在装修施工过程中增加装修酒柜项目，且一直不支付增加装修酒柜项目的款项，致使宁夏唯木装饰设计有限公司无法订货，而顺延工期。双方签订合同时，预算明细中为强化木地板。在施工过程中，沈伟要求将强化木地板变更为实木地板。此项变更，因两种地板材质不同，货源不同，需要备料时间。宁夏唯木装饰设计有限公司已明确告知过沈伟因备料工期会顺延。增加的酒柜、变更的木地板，实物均在沈伟的装修房屋中，通过现场查看完全能够确定货源、进货、安装的时间。一审法院没有查明上述事实，便认定宁夏唯木装饰设计有限公司延误工期，承担违约责任，明显错误。二、一审判决适用法律错误。一审法院没有将沈伟临时增加装修项目导致的工期顺延的事实查清，片面的认定为宁夏唯木装饰设计有限公司延误工期，适用“违约金”条款判决宁夏唯木装饰设计有限公司承担违约责任，明显适用法律错误。综上述，一审判决事实认定不清，适用法律错误，应当依法撤销，重新作出判决驳回沈伟的诉讼请求。沈伟辩称，宁夏唯木装饰设计有限公司上诉状中陈述增加酒柜的事实不能成立，在合同、效果图中都有明确的规定和显示。驳回宁夏唯木装饰设计有限公司的上诉请求，对事实及理由不认可。沈伟一审诉讼请求：1.依法解除沈伟与宁夏唯木装饰设计有限公司签订的（平罗县某某xx号楼x单元xxx室）的装修施工合同，判令宁夏唯木装饰设计有限公司赔偿某某xx-x-xxx号剩余装修工程款4500元；2.判令宁夏唯木装饰设计有限公司赔偿违约金36000元（即按合同约定违约金：延期每日200元至300元计算）；3.因宁夏唯木装饰设计有限公司施工缺陷（改水电下水管道漏水导致楼下一层被淹）直接造成损失3000元，维修费1000元，共计4000元由宁夏唯木装饰设计有限公司支付给沈伟；4.本案诉讼费由宁夏唯木装饰设计有限公司承担。一审法院查明：2019年9月13日，沈伟（甲方）与宁夏唯木装饰设计有限公司（乙方）签订《唯木装饰室内施工合同》一份。合同约定，甲方委托项目地点位于平罗县某某xx号楼x单元xxx室；承包方式为全包，工期为90工作日，自2019年9月14日开工，于2019年12月15日竣工；遇不可抗因素影响，工期顺延两到三周，12月20日未交工，每日200-300元违约金；合同价款为58000元；工程施工中甲方需修改设计方案或增加工程项目，须提前三天与乙方联系，经双方签字认可后，乙方予以安排施工；甲方需按合同规定日期自觉至乙方财务部交付工程款，乙方开收款收据；工程合同定金和余款甲方须以现金支付，凡甲方以转账支票支付工程款时，工程工期均以乙方兑现甲方支票进账之日起算，工期相应顺延；装修期间甲方如有增加项目（包括水、电改造项目等）经乙方认可后，甲方需支付第二期工程款的同时付清所有增加项目的工程款，否则乙方有权拒绝施工增加项目部分；工程以验收时装修项目的工程造价为最后结算（含施工中变更项目的工程总造价），如果终结算与预结算清单有出入，均以最终工程实际造价结算为准；第一次付款55%，即31900元于签订施工合同日付清，第二次付款40%于瓦工验收日（木工进场前）付23200元，第三次付款5%于工程竣工日支付2900元；完工验收前3天由乙方口头通知甲方，甲方须按时到场参加验收，不得借故拖延，如完工后，甲方因故不能按约定验收，时间超过二日，则本工程视为合格，双方不再验收；双方验收时，由甲方驻工地代表到场参加验收，工程验收合格、双方须在工程验收单上签字认可，并在当日结清余款；甲方如在工程完工后未经双方验收或虽已验收但未付清余款，即另请其他装修队进行其他项目装修或安装，或搬迁家具与生活用具擅自使用等，则本工程视为已验收，不再验收；同时甲方上述行为视为违约，乙方有权暂缓交付工程；工程验收交付之日起，乙方负责为期5年的隐蔽工程保修（凭签发的工程保修单为准），属甲方人为或其他不可抗力因素发生的质量问题，及甲方自行装修项目或自购材料装修项目，导致质量问题的则不在保修范畴之内；如施工中遇到不可抗力因素时，工期可以相应顺延；合同生效后，任何一方变更或解除合同，应及时通知对方办理合同中止手续，并赔偿对方工程预算总价的20%的损失；乙方负责提供设计图纸，合同签字后，甲方和乙方双方应在每张图纸上签字认可，甲方对图纸未能确认签字，乙方则缓期开工，工期顺延；施工期间，甲方需要修改设计图纸或增加项目而需要乙方确认签字时，双方须另行签订补充合同，并由甲方在相关图纸上签字认可和付清增改项目的工程款后，乙方则安排施工，工期相应顺延；图纸一经双方确认，如需要修改和变更，须征得双方同意，凡因修改、变更图纸导致工程项目费用增加的，由甲方承担，工期相应顺延。合同附件有施工图纸、工程预算书、甲方提供的材料清单、谈话记录、设计变更。施工重点注意事项：1.卧室木地板，2.客餐厅瓷砖，3.做干区、卫生间推拉门，4.做黑色线条，5.鞋柜嵌入式，6.鞋柜放鱼缸，7.酒柜折叠餐桌，8.主卧室不要吊顶、留衣柜（通门上吊柜）、留飘窗柜，9.榻榻米书柜书桌加衣柜，10.电视墙石材，11.厨房门做三扇双层钢化，12.沙发墙硬包造型、全房墙布（带胶贴），13.鱼缸尺寸180*69*168厘米。基础装修项目有：1.拆改，2.水电改造，3.地面瓷砖铺贴，4.卫生间厨房墙面瓷砖铺贴，5.卫生间地砖铺贴，6.卫生间防水，7.砖包立管，8.下水管隔音，9.卫生间、阳台、厨房集成吊顶，10.窗台石，11.补垛，12.客厅吊顶，13.餐厅吊顶，14.走道吊顶，15.全房墙顶面基层处理，16.保洁，17.全房保护（含地面保护）。宁夏唯木装饰设计有限公司、沈伟确认的工程明细单中工程总价款处注明：踢脚线、厨卫灯、地漏、美缝。合同签订后，沈伟按照约定向宁夏唯木装饰设计有限公司支付第一笔工程款31900元，于2019年10月11日、15日支付第二笔装修款共计23200元，尾款2900元未向宁夏唯木装饰设计有限公司支付。涉案房屋装修施工期间沈伟、宁夏唯木装饰设计有限公司通过微信沟通相关事宜，2020年7月沈伟入住涉案房屋，沈伟主张涉案房屋存在多处瑕疵，且存在逾期交工，提起诉讼要求解除合同，赔偿违约金及损失。一审法院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案沈伟、宁夏唯木装饰设计有限公司签订的《唯木装饰室内施工合同》合法有效，双方应当按约定履行合同义务。沈伟按照合同约定支付了第一笔、第二笔款项，宁夏唯木装饰设计有限公司在施工过程中存在拖延和未完成约定事项的情形，但约定主要事项已经履行完毕，且已交付沈伟，沈伟已入住涉案房屋，合同目的已实现。因此，沈伟要求解除双方签订的合同没有事实和法律依据，不予支持。根据双方提供的微信聊天记录证实，沈伟购买安装厨房灯、拉手及沈伟自己施工的美缝、厨房阳台顶灯产生的费用977元，应从尾款2900元中扣除。沈伟主张的剩余装修款4500元无证据证实，依法不予支持。本案沈伟、宁夏唯木装饰设计有限公司约定的工期为2019年9月14日至2019年12月15日，期间双方协商变更实木地板，宁夏唯木装饰设计有限公司主张变更实木地板发货周期为55天，工期应顺延至2020年2月8日，因新冠肺炎疫情，工期延误属不可抗力，宁夏唯木装饰设计有限公司主张2020年4月底交工。但双方提交的聊天记录中可以证实2020年1月3日柜子未完成、5月15日镜子没有安装到位、5月17日橱柜拉手未安装、5月21日美缝未处理等，宁夏唯木装饰设计有限公司在履行合同中确实存在延期履行的情形，构成违约，应承担违约责任。双方在合同中约定的违约金明显过高，对沈伟要求宁夏唯木装饰设计有限公司支付违约金36000元的诉讼请求，酌情支持宁夏唯木装饰设计有限公司支付沈伟违约金10000元。沈伟的第三项诉讼请求因证据不足，不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第一百一十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决：一、沈伟支付的拉手、美缝、灯具费用合计977元从未支付给宁夏唯木装饰设计有限公司的尾款2900元中扣除；二、宁夏唯木装饰设计有限公司于本判决生效之日起五日内支付沈伟违约金10000元；三、驳回沈伟的其他诉讼请求。案件受理费456元，由沈伟负担431元，由宁夏唯木装饰设计有限公司负担25元。宁夏唯木装饰设计有限公司为支持其主张，向本院提交的证据有：照片4张（打印件），欲证实酒柜和卧室的实木木地板现在确实安装在沈伟家中，已成事实。因酒柜和实木木地板的变更，沈伟拒付工程款，工程进度因地板材质货源需要时间工期相应顺延。上述证据经沈伟质证，认为对证据真实性、合法性、关联性均不认可，对证明目的也不认可。沈伟为支持其主张，向本院提交的证据有：照片4张（打印件），欲证实施工存在的瑕疵即不履行合同售后，多次联系宁夏唯木装饰设计有限公司未果。上述证据经宁夏唯木装饰设计有限公司质证，认为沈伟的证据不能证明宁夏唯木装饰设计有限公司在施工过程中存在瑕疵，沈伟提供的照片是在一审结束后出现的售后问题，也是在沈伟入住后出现的售后问题，沈伟拒交尾款宁夏唯木装饰设计有限公司也对其的售后没有义务维修。如果沈伟可以履行合同交付尾款，宁夏唯木装饰设计有限公司可以正常进行维修。多次联系不到宁夏唯木装饰设计有限公司的事实也不成立，聊天记录也是在一审结束的时候联系的，并不是在施工过程中联系的，因双方存在合同纠纷至今未果，所以宁夏唯木装饰设计有限公司没有回复沈伟。本院对双方提交的证据分析认为，宁夏唯木装饰设计有限公司及沈伟提交的照片因对方当事人均不认可，也没有其他证据予以佐证，本院均不予采信。本院查明的事实同一审法院查明事实一致，本院对一审法院认定的事实予以确认。本院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。宁夏唯木装饰设计有限公司主张涉案工程系因增加酒柜及实木地板变更导致工程延期交工，但未能提供证据予以证实。相反，一审中沈伟提交的双方微信聊天记录反映，至2020年4月30日，宁夏唯木装饰设计有限公司就涉案工程中的灯具、镜子等与酒柜、地板并无关联的施工项目仍未完工，即除去酒柜、地板两项工程，宁夏唯木装饰设计有限公司就涉案工程仍未能完工，一审认定宁夏唯木装饰设计有限公司存在违约并无不妥。综上所述，上诉人宁夏唯木装饰设计有限公司的上诉理由不能成立。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。案件受理费50元，由上诉人宁夏唯木装饰设计有限公司负担。本判决为终审判决。审判长 杨中军审判员 马春茂审判员 薄晓霞二〇二〇年十二月九日书记员 冯 娟附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。第一百七十五条第二审人民法院的判决、裁定，是终审的判决、裁定。第二百零五条当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后六个月内提出；有本法第二百条第一项、第三项、第十二项、第十三项规定情形的，自知道或者应当知道之日起六个月内提出。