文书内容山东省临沂市中级人民法院民 事 判 决 书(2019)鲁13民终9488号上诉人（原审原告）：临沂桃源房地产开发有限公司，住所地山东省临沂市兰山区金雀山路130号。法定代表人：曹月日，执行董事。委托诉讼代理人：赵开勇，山东众成清泰（济南）律师事务所律师。委托诉讼代理人：于鹏，山东众成清泰（济南）律师事务所律师。上诉人（原审被告）:杨雷,男,1985年5月3日生,汉族,住临沂市兰山区。委托诉讼代理人：赵怀环，山东隆泰律师事务所律师。上诉人临沂桃源房地产开发有限公司（以下简称桃源房地产公司）因与上诉人杨雷因房屋买卖合同纠纷一案，不服山东省临沂市兰山区人民法院（2018）鲁1302民初15459号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年12月3日立案后，依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。桃源房地产公司上诉请求：1.依法变更一审判决第一项、第二项，支持我公司的诉讼请求。2.本案一、二审诉讼费用全部由杨雷承担。事实和理由：1.一审判决认定事实存在错误。尽管一审判决认定涉案房屋价格所采信的《15户涉诉阳光维也纳住房审定销售价格及订立买卖合同通知书》系我公司于另案审理时向杨雷发出的，但是该通知书制作的时间是2015年8月31日，当时工程并未竣工，还有部分工程造价由于无法确定，并未计入该通知书所列的价格中；而且由于杨雷当时并未按照该通知书所列价格与我公司签订正式的商品房买卖合同，也未按照该价格补交剩余购房款，由此所增加的财务费用等也应由杨雷承担。因此，一审判决按照该通知书所列的价格来确定涉案房屋的实际价格，与实际不符。2.本案中应当按照我公司委托鉴定的价格，确定涉案房屋的实际价格。我公司认为在本案中应当按照山东蓝图工程造价咨询有限公司于2019年8月5日出具的关于阳光维也纳项目建安成本工程造价的审核报告、山东中元资产评估土地房地产估价有限公司于2019年8月2日出具的房地产市场价值资产评估报告、山东天恒信有限责任会计师事务所于2019年8月2日出具的阳光维也纳项目咨询报告，所鉴定出的价格来确定涉案房屋的实际价格。该价格系由具有相应资质的评估机构、鉴定机构等多个第三方中介机构通过其专业技术手段鉴定出来的价格，涵盖了杨雷应当承担的各项费用，价格客观公允。因此，本案中应当按照该价格确定涉案房屋的实际价格。本院审理期间，桃源房地产公司补充如下上诉理由：1.我公司在一审时提交的阳光维也纳项目建安成本工程造价的审核报告、房地产市场价值资产评估报告、阳光维也纳项目咨询报告，已经鉴定出了涉案项目的决算审定价，确定了涉案房屋的实际价格，我公司已经完成了对涉案房屋价格的举证义务。2.杨雷既然不认可我公司委托鉴定的房屋实际价格，应当通过申请司法鉴定的方式确定实际价格，在一审程序中，杨雷没有提出鉴定申请，不能推翻我公司鉴定的房屋实际价格。3.因一审法院未就涉案房屋的实际价格应当由哪方当事人向法院申请司法鉴定做出释明，我公司在坚持认为应当由对方提出申请的前提下，为了防范自身诉讼风险，向一审法院提交了鉴定申请，但是一审法院既未准许我公司的申请，也未通知对方申请鉴定。因此，按照双方在一审提交的证据，应当认定我公司委托的决算价格为房屋实际价格。四、一审法院认定按照《15户涉诉阳光维也纳住房审定销售价格及订立买卖合同通知书》的价格作为涉案房屋的实际价格，没有任何双方合意作为依据。退一万步讲，即使按照该价格，在计算对方逾期付款利息时，也应该自该通知书要求的交款时间即2015年9月15日，起算逾期付款利息。故一审法院判决自起诉之日起算逾期付款利息，是错误的，也应予以纠正。杨雷辩称：1.桃源房地产公司委托鉴定的价格是片面的、不真实的，已脱离了建设本案房产的客观实际和历史背景。本案房产所在的阳光维也纳项目的启动、投资、到2008年基本建成，与我无关。2009年8月份桃源房地产公司委托三家评估公司对涉案项目进行评估，并作出建安成本工程造价报告、市场价值评估报告和咨询报告，三份报告均没有真实性可言，没有合法性，其确定的价格不是涉案房产的价格，与本案无关。涉案房产唯一定价是我等人委托鉴定的成本价。2.一审判决依据的《15户涉诉阳光维也纳住房审定销售价格及订立买卖合同通知书》中的价格，不仅桃源房地产公司不接受，我更不接受。桃源房地产公司对自己先前的定价予以否认，充分说明了桃源房地产公司的任何定价都是不确定的，不足以采信，应当驳回其诉讼请求。针对补充上诉状意见答辩如下：桃源房地产公司确定价格我不能接受，因为该价格同样属于桃源房地产公司的单方委托。涉案房产的价格，我已经委托有资质的鉴定部门进行了鉴定，价格并且已经确定，应当按照我的价格，确定涉案房产价格。对一审法院确定的2015年9月15号下发的通知书的价格，我是不能接受的，对相关的利息也不能接受。仍然是坚持按照我确定的房产价格作为本案确定房产价格的依据。杨雷上诉请求：1.依法一审判决，改判驳回桃源房地产公司的诉讼请求；2.本案一、二审案件受理费由桃源房地产公司承担。事实和理由：1.一审法院认定事实错误。2003年，原临沂市经贸委为解决系统内部职工的住房问题，学习南坊北城新区公务员小区的建房模式，委托桃源房地产公司进行市场化运作，以桃源房地产公司的名义将破产的东高都煤矿国有土地使用权买下，2003年12月广大职工向原经贸委交纳首期购房款用于支付土地出让金。项目启动前并没有实际出资，小区建设买地、设计、过户、税金等前期费用，全部由我等购房户出资承担。项目启动后，小区建设后续资金也由我等购房户分次交纳。工程所需的钢材、水泥等主要建材也是由原市经贸委派人到莱钢总厂和沂州水泥厂购买，价格远远低于市场价。2008年我与桃源房地产公司签订《商品房定购协议书》一份，将价格约定在每平方米1400元至1800元之间。该协议已经被临沂市中级人民法院生效判决确认为有效的商品房买卖合同。至2008年10月前，我应桃源房地产公司的要求交纳了预计总房款75%的房款。2010年10月原经贸委退出，桃源房地产公司全面接盘。但此时涉案楼盘已基本竣工，配套工程也已进入收尾阶段。对上述事实桃源房地产公司在庭审中也多次认可。桃源房地产公司接盘后，又增加了的门窗、地暖、外墙保温等工程，后期购房户杨雷等人委托机构对增加的工程成本进行鉴定，据此我在2017年11月和2019年6月两次到临沂市公证处提存剩余房款共计120932.92元。至此我的房款已全部付清。2.成本价是涉案房屋的唯一定价，我不接受市场价等任何价格。本案的核心就是涉案房屋必须按约定的成本价交付，而不应是桃源房地产公司审计的市场价。原市经贸委组织我等职工出资建房时已委托专业机构对涉案房屋的成本价进行过科学预算，因此签订《订购协议》约定成本价在1400元—1800元/㎡。如果按照市场价购房，根本就没有必要由原市经贸委组织职工出资，并以桃源房地产公司名义拿地、建设、开发。同时桃源房地产公司发出的《预交购房款方案》、《购房选房说明》、《致阳光维也纳社区购房户一封信》等多份文件中均可证实涉案房屋是以“成本价”作为双方认可的定价。因此，涉案房屋的交付价格是就是成本价，这是不可争辩的事实。3.桃源房地产公司对涉案房屋无权单方定价。结合本案涉案房屋的特殊性，桃源房地产公司根本无权单方定价。桃源房地产公司违反了双方在合同中“工程决算审定后按实际价格多退少补”的约定。按照约定，涉案房屋2004年开工建设至2008年竣工，2008年的实际价格不会过分高于或低于预计1400-1800元/㎡的价格。现在一审法院认定的价格是桃源房地产公司在2015年审定的价格，已远超出预算价格三倍多，因此桃源房地产公司按照现行市场价定价已与杨雷等购房户出资建房时的初衷相去甚远，超出我的购房预期，在没有出现重大情势变更且涉案房屋已经建成的情况下，该涨价没有任何依据。相反，如果涉案项目完全由桃源房地产公司自行出资建设，其有权对房屋根据市场价自行定价。桃源房地产公司在2015年向我等购房户发出的《15户涉诉阳光维也纳住房审定销售价格及订立买卖合同通知书》中涉案房屋的定价是单方定价，且已严重偏离约定的成本价，对我没有任何约束力。我如果在2015年接受也不可能等到现在，更不可能在此之后发生多次诉讼。另一方面，考虑涉案房屋的位置等因素，该销售价格就已远远高出在2015年时临沂房产的市场价。因此一审法院将该价格作为认定涉案房产的价格没有考虑涉案小区建设的特殊历史背景，完全是罔顾事实，是错误的。最后，我等众多购房户已经为此已经付出毕生积蓄，等了15年不仅至今没有住上房子，还要多支付高出原协议3倍多的房款，我的损失谁来承担？公理何在？而同时期的、与涉案小区相同性质的南坊公务员小区早已入住多年。桃源房地产公司答辩称：1.杨雷提出的上诉理由均不成立，依法应驳回其上诉请求。（1）杨雷认为其向临沂市公证处提存“剩余房款”后，房款已经全部付清，是完全错误的。尽管杨雷委托山东大乘联合会计师事务所对涉案房屋价格进行鉴定，但是该鉴定机构系由杨雷等人单方委托的，而且杨雷自己也认为该鉴定报告存在诸多缺漏项，即使又提交一份新的结算报告《阳光维也纳小区别墅地暖、门窗工程结算报告》增加了部分漏项，仍然缺少部分建筑安装工程费、建设期利息、政府规费、中介服务费等诸多费用。因此，杨雷支付的购房款远远达不到涉案房屋的实际价款，不能因杨雷提存了部分购房款就认定其已付清全部购房款，杨雷的上诉理由不成立。（2）杨雷认为1400元—1800元/㎡的成本价是涉案房屋的唯一价格，没有任何事实依据。《订购协议》约定的涉案房屋价格为“房价元/㎡（暂按A户型1800元/㎡，B户型、C户型1600元/㎡，D户型1400元/㎡，待工程决算审定后按实际价格多退少补）”。很明显，协议订立时约定的涉案房屋价格1400元/㎡、1600元/㎡、1800元/㎡仅仅是暂定价格，实际价格应该是在工程竣工验收合格并决算完成后决算审定的价格。杨雷一直强调1400元-1800元/㎡的成本价，并不符合涉案房屋未能及时竣工验收并进行决算的实际情况。正是由于包括杨雷在内的大部分业主都没有及时缴纳购房款，导致后续资金严重匮乏，临沂市经贸委不得不以我公司的名义通过银行贷款等方式筹措资金，财务费用、管理费用不断增加，而且多次出现长期停工现象。我公司接手该项目后，大部分业主也都没有及时缴纳购房款，导致资金匮乏的情况始终没有改善，最终导致涉案工程迟迟未能竣工验收，并形成了涉案房屋建设成本不断增加的客观事实。因此，即使以成本价来确定涉案房屋的实际价格，该成本价也不应该是1400元—1800元/㎡，杨雷的观点没有任何事实依据。2.本案中应当按照我公司委托鉴定的价格，确定涉案房屋的实际价格。无论涉案房屋是否具备交付使用条件，在杨雷起诉我公司的另案生效判决中均已经判决我公司向其交付涉案房屋，在此情况下，杨雷完全应该向我公司支付涉案房屋的剩余购房款。关于涉案房屋的实际价格以及剩余购房款，应当按照山东蓝图工程造价咨询有限公司于2019年8月5日出具的关于阳光维也纳项目建安成本工程造价的审核报告、山东中元资产评估土地房地产估价有限公司于2019年8月2日出具的房地产市场价值资产评估报告、山东天恒信有限责任会计师事务所于2019年8月2日出具的阳光维也纳项目咨询报告，所鉴定出的价格来确定。该价格系由具有相应资质的评估机构、鉴定机构等多个第三方中介机构通过其专业技术手段鉴定出来的价格，涵盖了杨雷应当承担的各项费用，价格客观公允。因此，本案中应当按照该价格确定涉案房屋的实际价格，并以该实际价格计算杨雷应当支付的剩余购房款。综上，杨雷提出的上诉理由均不成立，本案中应当按照我公司委托鉴定的价格确定涉案房屋的实际价格。桃源房地产公司向一审法院起诉请求：1.请求依法判令杨雷向我公司支付剩余购房款1269249.46元及利息（按同期银行贷款利率，自欠款之日起至付清全部购房款之日止的利息）；2.本案诉讼费、鉴定费等费用全部由杨雷承担。一审法院认定事实：2001年，原临沂市经贸委为解决经贸系统职工居住问题，组织该系统职工以统一团购商住小区住房，经商定购买由桃源房地产公司开发的位于罗庄区××街道××村××小区住宅。杨雷、杨新峰等15人参与上述购房。桃源房地产公司于2004年开始收取部分购房人交纳的购房款，随后开始办理相关开工手续。2007年1月21日，桃源房地产公司取得阳光维也纳小区的建筑工程施工许可，并于2007年10月正式开工建设涉案住宅小区。2008年5月25日，桃源房地产公司（甲方）与杨雷（乙方）杨雷签订了《商品房订购协议书》一份，该协议书主要内容为：乙方自愿定购阳光维也纳小区B区21-02号住宅楼，主房建筑面积226平方米，房价暂按A户型1800元/平方米、B、C户型1600元/平方米、D户型1400元/平方米，待工程决算审定后按实际价格多退少补，乙方签订此协议时向甲方预交订房款180800元，甲方于工程竣工并验收合格后，按照乙方提供的地址或联系电话书面通知乙方，乙方自接到通知之日起一个月内交清全部购房款（所缴纳的订房款抵作购房款），甲方在乙方交清全部购房款时，与乙方正式签订商品房买卖合同，交付乙方所订购的商品房。2004年11月30日，临沂经贸委向杨继武收取购房款110000元，后向桃源房地产公司换了等额收据；2008年1月28日桃源房地产公司代收杨雷70800元购房订金；于2008年7月22日代收杨雷交纳的购房订金90400元；2009年5月25日271200元的收据由杨继武更名为杨雷。2017年11月20日，杨雷将剩余房款80591.6元全部提存到临沂市司法局,上述房款共计351791.6元。涉案房屋建设过程中，桃源房地产公司于2005年8月18日取得涉案房屋占用土地的部分土地使用权（土地证号为：临罗国用2005第0102号、第0103号）、于2006年5月23日取得涉案房屋占用土地的部分土地使用权（土地证号为：临罗国用2006第0037号）。桃源房地产公司于2007年1月21日取得涉案房屋项目的建筑工程施工许可。桃源房地产公司于2009年取得涉案阳光维也纳小区4号楼至26号楼的商品房预售许可（许可证号为：临房预售字第2××9号）。庭审中，杨雷向法院提交山东大乘联合会计师事务所于2013年4月24日出具的鲁大乘鉴字[2013]1053号《关于对阳光维也纳项目工程结算成本的鉴定报告书》一份，该鉴定报告书载明：该次鉴定委托人为杨新峰、谷涛，鉴定内容是对阳光维也纳项目的工程结算成本进行鉴定，鉴定结论为依据上述资料，确定原企业房地产开发项目共计23栋楼（编号为4-26号）及1个会所，共计24个工程项目；工程成本总合计为114768803.47元。在该份鉴定报告书计算明细表部分，载明涉案4-26号共计23座住宅楼的单位成本均在1350.35元-1655.20元之间。桃源房地产公司向法院提交其曾于另案审理时向杨雷发出的《15户涉诉阳光准也纳住房审定销售价格及订立买卖合同通知书》一份，该通知书中载明：本案杨雷、杨新峰等15人购买涉案住宅楼的审定单价均在4710元-6124元之间，该通知书并载明要求杨雷于2015年9月15日前交纳房款并签订正式合同，逾期视为放弃购买，房屋由开发商自行处分。其中，杨雷的购买的房屋实际面积为227.41平方米，审定单价为4710元，审定总价为1071101.10元。庭后，桃源房地产公司提交房屋建筑和市政基础设施竣工工程验收备案证书、山东蓝图工程造价咨询有限公司于2019年8月5日出具的关于阳光维也纳项目建安成本工程造价的审核报告、山东中元资产评估土地房地产估价有限公司于2019年8月2日出具的房地产市场价值资产评估报告、山东天恒信有限责任会计师事务所于2019年8月7日出具的阳光维也纳项目咨询报告各一份，共同证实涉案房屋的基准售价为每平方米6003.82元，总价款为1387683.88元。杨雷到庭后表示，因桃源房地产公司提交的该四组证据系在法庭辩论终结后提出，已超过举证期限，故对该四组证据不发表质证意见。一审法院认为，根据《中华人民共和国合同法》第八条之规定：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。原、杨雷双方签订的《商品房订购协议书》，系双方当事人的真实意思表示，内容与形式均不违反法律强制性规定，应为有效合同，本院依法予以确认。杨雷购买的桃源房地产公司开发住宅楼的性质为商品房开发建设而并非单位集资合作建设的事实，由生效裁判文书予以认定，故本院对此项事实，依法予以确认。关于桃源房地产公司主张杨雷应向其支付剩余购房款的诉求。桃源房地产公司在法庭辩论终结后向法院提交了其自行委托鉴定机构出具的审计报告，该审计报告载明涉案房屋的基准售价为每平方米6003.82元，总价款为1387683.88元。杨雷认为，桃源房地产公司出具的审计报告系在法庭辩论终结后已超过举证期限，故不予认可。另，杨雷主张其自行委托鉴定机构出具的审计报告可证实涉案住宅楼的单位成本在1350.35元-1655.20元之间。原、杨雷双方对于对方自行委托审计的房屋价款均不认可。本院认为，桃源房地产公司在另案审理时向杨雷等人发出其出具的《15户涉诉阳光维也纳住房审定销售价格及订立买卖合同通知书》，该通知书中载明其要求杨雷按照审定单价每平方米4710元、审定总价1071101.10元，于2015年9月15日前向其缴纳房款。该通知书系桃源房地产公司对其自身权利的行使，且已向杨雷送达，桃源房地产公司应对其发出该通知的后果承担法律责任。故对于桃源房地产公司主张杨雷应向其支付的购房款金额，应按照其通知交纳的购房款金额予以计算。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，参照《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、杨雷于本判决生效后十日内向桃源房地产公司支付剩余购房款719309.50元及利息（以欠付剩余购房款为基数，自2018年8月21日起，至付清欠款之日止，按中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算）；二、驳回桃源房地产公司的其他诉讼请求。如果当事人未按本判决指定的期间履行给付的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费16224元，由桃源房地产公司负担5231元，由杨雷负担10993元。本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据质证。杨雷提交了下列证据：1.阳光维也纳住房别墅地暖及门窗安装项目计算编制说明，外墙保温造价审计报告各一份，证明另案杨新峰等业主在2013年对涉案房屋成本价格委托山东大乘联合会计师事务所审计，审计依据是桃源房地产公司委托临沂市蓝图工程造价咨询有限公司对涉案工程所作的结算审核报告，涉案房屋结算价格为1556.6元每平方米。在另案临沂中院已在判决书中对该报告的法律效力予以确认。2018年1月，另外杨新峰等业主又委托科信建设项目管理有限公司临沂分公司对房屋新增加的门窗工程和地暖工程成本进行补充审计，审计成本价为129.97元每平方米。2019年6月又委托临沂中山工程咨询有限公司对外墙保温工程成本作出评估。审计成本价为10969.65元，三项价格相加后，因为涉案房屋最终的交房价格及392132.92元，折合单价1735.10元每平方米，该价格与商品房订购协议约定的价格1600元每平方米基本相符，符合双方签订合同时的真实意思和目的，应作为本案房屋计价依据。2.第二次提存公证文书，证明杨雷已履行交付全部房款的义务。桃源房地产公司的诉讼请求没有事实和法律依据，应当依法驳回。3.临沂市中级人民法院2019年鲁13民终747号民事判决书，证明本案涉案房屋纠纷，杨雷等14名购房户已在2018年3月向罗庄区人民法院起诉桃源房地产公司，经两级法院审理，已对本案基本事实作出认定，并对鲁大乘字【2013】1053号关于对阳光维也纳项目工程结算成本的鉴定报告书的法律效力予以确认，应作为本案的房屋的定价基础。4.青啤家园购房合同一份，百度地图截图1份，证明距离涉案房产所在的阳光维也纳小区不足一公里的青啤家园，位置也在滨河大道西侧，交通便利，为此更加好于阳光维也纳小区房屋均价也不足1400元每平方米，就是别墅也不足2000元每平方米。况且阳光维也纳住房又完全不同于上述两处小区的商品房价格应当更低，因此协议书约定的1400到1800每平方米，在同时期的房价已经是最高的。因此一审法院将桃源房地产公司涉案房屋价格确定在6000元以上没有任何依据。5.桃源房地产公司与业主在2014年1月签订的阳光维也纳小区5号楼三单元601室的商品房预售合同复印件一份，证明涉案房产所在小区在桃源房地产公司逼迫大部分购房户退房之后，又将房产向外出售，其中刘丙勇购买的阳光维也纳小区5号楼三单元601的房产价格仅为791.22元每平方米，与桃源房地产公司在本案中主张的涉案房产价格相差近十倍，而别墅与多层的价格差距主要在土地成本，本案阳光维也纳小区的土地使用权是广大购房户以每亩10万元的价格以桃源房地产公司名义购买。即使加入土地成本也比一审法院认定的价格要低得多。桃源房地产公司主张的2019年8月份的评估价格没有客观性、合法性。桃源房地产公司质证意见：1.针对证据1第3项阳光维也纳住房别墅地暖及门窗安装项目计算编制说明、外墙保温造价审计报告，对真实性、合法性、关联性均不予认可，如个人举证时所说，其先后做过三次单项工程的审计报告，该三份报告仅包含部分建设工程，仍有大量的缺漏项，应当以桃源房地产公司提交的相关审计报告为准。个人仍没有计算涉案房屋的政府规费、建设期的利息、中介服务等费用，其提交的报告都是片面的，不完整的。2.针对证据2第二次提存公证文书，对真实性没有异议，但对其证明目的有异议，即使个人提存了部分购房款，也仅仅是支付了部分购房款，并不能证明付清了全部购房款。3.针对证据3临沂市中级人民法院二审判决书，对真实性没有异议，但对其证明目的有异议，该判决书并没有认定涉案房屋的价格。4.针对证据4，对真实性、合法性、关联性均不予认可，正如杨雷在上诉状中自己说的，2018年10月，项目因资金链断裂停工，2010年经临沂市政府协调，桃源房地产公司接手该项目，接手后，桃源房地产公司向原经贸委购房职工发出一封信，经贸委绝大多数职工已经退出，只有包含个人在内的约30户没有退出，因此即使按照涉案的订购协议计算房屋价格，也应当将涉案房屋相应的财务费用、政府规费、中介费用、管理费用等计算在内，个人提交的证据4与本案涉案房屋不具有可比性，桃源房地产公司的上诉状第二页第二段已经明确写明，涉案房屋价格应当按照桃源房地产公司提交的三份关于造价审计的报告来综合确认，并且桃源房地产公司提交的报告所确定的价格也是远低于目前临沂的市场价格。个人所提交的青啤家园的认购书等与本案也没有关联性。5.对于证据5，对该证据的真实性、合法性、关联性均不予认可。即使真实，多层和别墅的价格也是天壤之别，正常差价在6到10倍。我们注意到该合同第六页，房屋的位置是在顶楼，并且是阁楼，层高只有2.2米。因此，即使合同是真实的，顶楼阁楼的价格和别墅的价格相差20到30倍也是正常的。况且本案中桃源房地产公司销售给个人的房屋价格在6000到8000左右，是合理的。6.针对利息问题，桃源房地产公司提交利息计算明细（证据六），载明从2007年10月1日到2010年3月15日，桃源房地产正式接手之前，已经发生的利息是12044983.87元。从2007年10月11日到2015年8月31日，利息为50889464.17元。从2007年10月11日到2019年6月30日利息为79579866.62元。从2007年10月11日计算至2020年12月3日，利息为90897325.39元。从2016年3月15日之后，桃源房地产每一笔投入的资金投入当天开始，按照中国人民银行公布的同期贷款利率或基准利率来计算利息。这个数字的来源是根据每一笔借款发生之日起，按照中国人民银行的同期贷款或者是基准利率来计算的。7.针对会所造价问题。桃源房地产公司提交2012年10月23日济南正信工程造价公司所作的造价咨询报告（证据七），审核认定结果为4956365.15元。就利息及会所造价问题，杨雷质证意见为：关于利息，小区共建设各类住房是240套，其中各类别墅158套，多层楼房84套，会馆一处。还有三十多亩土地，至今没有开发利用，按照桃源房地产公司委托的评估值计算，上述不动产价值超过六个亿，但在小区移交桃源房地产公司之前，所建房产只有128套别墅被认购，桃源房地产公司接手之后，劝退了是95套，截至2010年1月，剩余的330套别墅包含涉案的14套别墅之外，全部由桃源房地产公司按市场价值对外出售了，未开发土地，按照市值每亩5000000元左右来计算，因此桃源房地产公司获得了巨额回报，所以银行贷款是为了解决桃源房地产公司对外出售房产的资金需求。贷款利息理应由桃源房地产公司从其按市场价出售的房产获利来承担，而购房户所交纳的房款完全满足所购房屋的建设成本。涉案购房户在2010年之前，已经按照桃源房地产公司的要求足额交纳了购房款，因此涉案购房户来承担利息没有任何理由。关于会所，会所的面积是5879平方米，但是桃源房地产公司在2012年委托评估的造价是4956365.15元，每平方米造价在843元左右。但是在对购房户计算涉案房产造价的时候，却没有采用2012年的造价评估，而是按照现在的市场价进行评估，明显不合理。因此应当将会所的造价，按照电力公司在转让股权时评估的价格计入成本。另一方面也可以证明，购房户涉案的房产在2012年的时候，其成本价同样不足1000元每平方米，桃源房地产公司主张的五千多每平方米的价格是不合理的。对双方当事人二审期间提交的上述证据，本院经审查认定如下：对证据2、证据3，双方当事人无异议，予以采信；证据1为当事人单方委托，桃源房地产公司认为遗漏项目，但对已涉及项目的评估价值数额无异议，对该证据的能够证明的事实予以认定；证据4、证据5的关联性不足，本院不予认定。对于证据6，因在2010年1月16日致业主一封信中已经载明财务费用银行贷款利息为1180万元，因此对桃源房地产公司提交的2010年3月15日其正式接手前的利息12044983.87予以认定。对于证据七，能够证明会所工程的竣工结算审计价为4956365.15元，本院予以审查认定。本院认为，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百二十三条关于“第二审人民法院应当围绕当事人的上诉请求进行审理。当事人没有提出请求的，不予审理”的规定，本院围绕桃源房地产公司、杨雷的上诉请求进行审理。本案争议焦点为：一审认定的拖欠房款数额是否妥当？桃源房地产公司主张杨雷拖欠购房款的主张能否成立？在现有证据前提下应如何认定“找补差价”的具体数额？杨雷应否承担逾期付款的违约责任？关于一审认定的拖欠房款数额是否妥当问题。一审法院认为，桃源房地产公司在另案审理时向杨雷等人发出其出具的《15户涉诉阳维也纳住房审定销售价格及订立买卖合同通知书》，该通知书中载明其要求杨雷按照审定单价4710元，审定总价为1071101.10元，于2015年9月15日前向其缴纳房款。该通知书系桃源房地产公司对其自身权利的行使，且已向杨雷送达，桃源房地产公司应对其发出该通知的后果承担法律责任。故对于桃源房地产公司主张杨雷应向其支付的购房款金额，应按照其通知交纳的购房款金额予以计算。本院认为，一审法院的上述认定是不妥当的。其一，一审法院认定的房产价款为单方主张的价款，不符合双方合同的约定。双方于2008年5月25日签订《商品房订购协议书》约定：“乙方自愿购买甲方开发的阳光维也纳小区B区21-02号住宅楼，主房建筑面积226平方米，房价暂按A户型1800元/平方米、B、C户型1600元/平方米、D户型1400元/平方米，待工程决算审定后按实际价格多退少补”。2015年8月31日，在临沂市罗庄区人民法院审理杨雷等15户起诉桃源房地产公司确认房地产买卖合同效力一案中，桃源房地产公司提交了住房审定销售价格及订立买卖合同通知书一份，涉案房屋审定单价在4710-6124元之间。该价格并非决算价，只是单方审定价。其二，一审法院对房产价款的事实认定不符合证据规则。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第八十五条规定，“人民法院应当以证据能够证明的案件事实为根据依法作出裁判。审判人员应当依照法定程序，全面、客观地审核证据，依据法律的规定，遵循法官职业道德，运用逻辑推理和日常生活经验，对证据有无证明力和证明力大小独立进行判断，并公开判断的理由和结果。”一审中，桃源房地产公司为证实其价款主张，提交了多份评估报告，一审法院虽组织了证据交换和质证认证，但并未阐述不予采信的充分理由，亦未委托专门机构作出审计和评估，不符合证据规则，也回避了对争议事实的查证，导致主要争议事实未查清。其三，一审法院对房屋价款的事实认定，实质上与另两份生效判决作出的事实认定相矛盾。在杨雷等15户起诉桃源房地产公司确认房地产买卖合同效力一案，经中院二审认定，一审法院认为是预约合同错误，变更杨雷等15人与桃源房地产签订的商品房订购协议均为有效的合同，该判决实质上否定了桃源房地产公司提交的住房审定销售价格及订立买卖合同通知书通知的价格。同时，在杨雷诉桃源房地产公司房屋买卖合同纠纷案中，二审判决维持了一审关于限期交房与办理产权登记及支付提存费用的判决，仅在本院认为中认定“可待积极完成工程决算后按实际价格另行找补差价”。双方之所以出现上述一系列纠纷，原因在于杨雷等认为2008年签订《商品房订购协议书》有效，如果按一审法院认定的价格，实质回到了纠纷的原点，认可了桃源房地产公司重新签订房产买卖合同，否定了原《商品房订购协议书》的效力。故，一审判决关于争议房产价款的事实认定，违背了证据规则和事实认定标准，与生效法院判决认定的事实相矛盾，不符合双方关于房价约定的本意，属于认定事实不清。关于桃源房地产公司主张杨雷拖欠购房款的主张能否成立以及在现有证据前提下应如何认定“找补差价”的具体数额问题。桃源房地产公司主张应以其提交的咨询报告为依据，杨雷等不予认可，并提交自认的应补交数额，但未能对自认数额的依据作出明确的解释。本院在法庭调查中，要求双方当事人分别提交关于本案的大事记，以明确本案的主要事实脉络。2019年12月17日，本院依法公开开庭。当事人于庭后提交了涉案小区大事记。庭审中，双方当事人对双方于2008年5月25日签订的《商品房订购协议书》已经被生效判决确定为有效合同无争议；对案涉商品房已实际交付钥匙无争议；对杨雷已交纳及提存的房款数额无争议。有争议的事实为：商品房价款争议以及逾期付款的违约责任争议。关于争议房产价格，本院查清相关要约和约定如下：1.2004年11月，临沂市经贸委作出的《预交购房款实际方案》，在“预计工程造价及购房款标准”中，规定：“根据当前房产市场价格，上下浮动，暂时按1600元/㎡预计，预收购房款分3个档次收取。其中：县级暂按200㎡/户、科级暂按150㎡/户，科员暂按120㎡/户。第一次预交款按50%收取，县级交15万、科级11万、其他9万，第二次预交另行通知。”交款程序为经贸委收取后再转委托房产开发公司。杨雷虽以交款的方式予以承诺，但根据合同相对性原则，该约定不能约束桃源房地产公司。2.2007年12月19日桃源房地产公司出具的《购房选房说明》“六、楼房估算成本。房款暂按A户型1800元/㎡，B户型、C户型1600元/㎡，D户型1400元/㎡，待工程决算审定后按实际价格多退少补，并于交房钥匙前一次交齐。”2008年5月25日双方签订的《商品房订购协议书》中约定房号及建筑面积，同时约定“房价元/㎡（暂按A户型1800元/㎡，B户型、C户型1600元/㎡，D户型1400元/㎡，待工程决算审定后按实际价格多退少补）。”上述要约与约定是一致的。买受人按约定进行了第二次交款。该约定已被生效裁判认定为有效合同。3.2008年8月25日，桃源房地产公司作出《致阳光维也纳社区购房户一封信》中“三、预计成本。预计A户型为1800元/㎡左右，B户型1600元/㎡左右，C户型1600元/㎡左右，D户型1400元/㎡左右。”第三次交款数额为“预计成本造价的75%”。买受人已按通知交款，应认定通过交款的方式作出承诺。该次约定与《商品房订购协议书》无实质区别，具有一致性。4.2010年1月16日，桃源房地产公司阳光维也纳社区项目部作出《致阳光维也纳社区购房户的一封信》：“现提醒所有购房户予以退房……如有不退者，需要重新签订购房协议，已交纳房款按同期银行贷款利息计算本息作为购买预交款，房产价格最终按市场价确定，开盘时可享受团购优惠。”杨雷未退房，故应认定未形成合意，未能对前述合同进行变更。故，双方达成协议为：2008年5月25日双方签订的《商品房订购协议书》约定以及2008年8月25日桃源房地产公司作出《致阳光维也纳社区购房户一封信》中约定，即：“房价元/㎡（暂按A户型1800元/㎡，B户型、C户型1600元/㎡，D户型1400元/㎡，待工程决算审定后按实际价格多退少补）。”庭审中，双方当事人对上述事实无争议。关于上述合同文本中“成本”“暂按”“工程决算审定后按实际价格多退少补”的理解，双方均同意通过庭审质证对涉案楼房成本进行核算，对有争议的部分由本院依法作出认定。一审期间，桃源房地产公司于2019年8月16日提交了单方委托山东天恒信有限责任会计事务所作出的“天恒信咨字[2019]15004号”《临沂桃源房地产开发有限公司阳光维也纳项目咨询报告》，桃源房地产公司立足该报告提出的“阳光也纳项目开发成本”主张，系其在本案中最终主张。本院围绕该主张，于2020年6月1日、8月27日、12月16日组织双方当事人进行了举证质证和现场勘察，对双方的举证质证过程及无争议事实主、有争议事实均已记录在卷。对相关事实，本院认定如下：关于阳光也纳项目开发成本问题。山东天恒信有限责任会计事务所作出的《临沂桃源房地产开发有限公司阳光维也纳项目咨询报告》所列“阳光维也纳项目开发成本”包括：1.建筑安装工程费146223148.13元，经质证双方无争议数额为114083320.91元，对该无争议数额，本院予以认定。2.建设期利息79579866.62元,杨雷不予认可。本院认为，对桃源房地产公司正式接手以前据实发生的12044983.87万元利息，本院予以认定。而对其之后发生的利息支出，桃源房地产公司并未举证证明已经实际发生，且杨雷亦系预交房款方式购房，故本院对2010年3月15日之后利息费用不予认定。3.土地成本11858283.41元,其中已开发房产应承担土地成本为11803415.79元，双方对此无争议，本院予以认定。4.为工程建设服务的政府规费19663504.80元，其中已实际发生2593120.00元，杨雷对已经实际发生的数额无异议，本院认为，政府规费应当计入结算成本，对已经实际发生的数额予以认定；对未实际发生的预估数额，鉴于没有实际发生，暂不予认定，桃源房地产可待实际发生后，另行主张权利。5.为工程建设服务的中介服务费5442315.78元，杨雷对其中工程审计费1237322.44元不予认可，剩余其他费用无异议。对争议工程审计费1237322.44元，桃源房地产公司已提交证据予以证据证明，属于工程结算必须支付的费用，本院予以认定。6.其他费用33044569.77元，其中账面已列示5481098.56元，其中土地使用税679712.21元，剩余为预估费用。杨雷对上述费用均不认可，但同意追加委托代建费3773351元。本院对已经实际支出的5481098.56元予以认定，对预估费用因无充分证据证实系必须支出成本，本院不予认定。因本院认定数额已超过杨雷自愿追加数额，故对自认追加数额不予重复认定。7.关于会所造价。因桃源房地产在山东天恒信有限责任会计事务所作出的《临沂桃源房地产开发有限公司阳光维也纳项目咨询报告》项目开发成本中包含了会所的建造成本，故对会所竣工结算审计价4956365.15元，应自开发总成本中予以相应扣减。综上，本院认定阳光也纳项目开发成本为：114083320.91元+12044983.87+11803415.79元+2593120.00元+5442315.78元+5481098.56元-4956365.15元=146491889.76元。关于本案争议房产价款计算方法问题。桃源房地产公司主张不同位置、不同户型（联排别墅、叠加复式、多层住宅）的房产的开发成本及市场价值相差较大，直接以总成本除以总面积计算每套房产平方米单价不合理，应当采用市场比较法确定每套房产应分担的开发成本价款。经本院传唤，山东天恒信有限责任会计事务所会计师乔红玉出庭接受询问，就计算方法作出如下说明：每套房产的评估值（A）除以阳光也纳项目房产总评估值（B），得出每套房产的百分比，用该百分比乘以阳光也纳项目实际开发成本（C），得出每套房产的成本价。具体公式为：A÷B×C=每个房产成本价。桃源房地产公司对该计算方法无异议；杨雷认为该计算方式不科学，不符合逻辑；房子的售价和成本没有必然关系，并不是售价越高成本越高，成本已经固定。本院认为，桃源房地产公司主张的计算方法，能够合理计算出每套房产分摊的开发成本，本院予以采信。杨雷虽有异议，但未出提出更为合理的计算方法，本院对其抗辩理由不予采信。关于维也纳项目的市场评估总价值及每套房产的市场评估价值，桃源房地产公司主张以其一审提交的山东中元资产评估土地房地产估价有限公司于2019年8月2日出具的房地产市场价值资产评估报告为依据。根据该评估报告，维也纳项目的市场评估总价值为462631162元，杨雷所购房的市场评估价值为1820872元。杨雷表示不认可利用该评估值作为计算系数分摊成本。本院认为，以山东中元资产评估土地房地产估价有限公司作出市场评估值作为计算系数分摊成本，具有合理性，杨雷虽有异议，但提供不出更合理计算方法和计算系数，本院对桃源房地产公司的该项主张予以采信，对杨雷的抗辩理由不予支持。综上，杨雷所购房产总价款为：1820872元/462631162元×146491889.76元=576578.07元。另查明，2004年11月30日，临沂经贸委向杨继武收取购房款110000元，后向桃源房地产公司换了等额收据；2008年1月28日桃源房地产公司代收杨雷70800元购房订金；于2008年7月22日代收杨雷交纳的购房订金90400元；2009年5月25日271200元的收据由杨继武更名为杨雷。2017年11月20日，杨雷将剩余房款80591.6元全部提存到临沂市司法局,上述房款共计351791.6元。另杨雷于2019年6月3日将应支付给桃源房地产公司的购房款余额40341.32元提存至山东省临沂市沂蒙公证处。故，杨雷应补交房款数额为：576578.07元-351791.6元-40341.32元=184445.15元。关于桃源房地产公司主张的加收10%利润问题。本院认为，双方合同约定“暂估成本”“待工程决算审定后按实际价格多退少补”，其加收10%利润的主张，并无合同约定，本院不予支持。关于逾期付款的违约责任问题。因双方对结算价款存在争议，现在证据不足以证明杨雷存在怠于付款问题，故本院对桃源房地产公司主张的逾期违约金不予支持。另，在2019年4月24日的庭审中，桃源房地产公司提交“2020鲁民申618号”民事裁定书一份，证明山东省高级人民法院于2020年3月9日已经指定本院再审“2018鲁13民终5473号”案件。本院认为，“2018鲁13民终5473号”案件审理的是房产交付争议，本案审理的是房屋价款争议，“2018鲁13民终5473号”案件的再审结果，并不影响本案的审理。本案不需中止审理。综上所述，原审认定事实不清，判决结果不当；桃源房地产公司、杨雷的上诉理由均部分成立，对双方上诉请求合理部分，本院予以支持。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第十三条、第四十一条、第六十条、第六十一条，第一百零一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条、第一百七十条第一款第二项之规定，判决如下：一、维持山东省临沂市兰山区人民法院(2018)鲁1302民初15459号民事判决第二项；二、变更山东省临沂市兰山区人民法院(2018)鲁1302民初15459号民事判决第一项为：上诉人杨雷于本判决生效之日起十日内向上诉人临沂桃源房地产开发有限公司支付剩余购房款184445.15元。如果当事人未按判决指定的期间履行给付的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费16224元，由上诉人临沂桃源房地产开发有限公司负担13866元，由上诉人杨雷负担2358元；二审案件受理费13866元，由上诉人临沂桃源房地产开发有限公司负担16224元，由上诉人杨雷负担2358元。本判决为终审判决。审 判 长 万法宝审 判 员 田开玉审 判 员 姚玉蕊法官助理 葛志龙法官助理 朱萱萱二〇二〇年十二月十八日书 记 员 季玲玲