河北省唐山市开平区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀0205民初1401号 原告：唐山亿梵环保科技有限公司，住所地：唐山市开平区北湖产业园先导区旗骏道**，统一社会信用代码：911302053198694881。 法定代表人：刘一凡，职务：总经理。 委托代理人：杨久顺，男，1963年12月13日生，唐山市开平区。 委托代理人：贾江燕，女，1987年10月21日生，汉族，住唐山市开平区。 被告：唐山兆源鑫发再生资源回收利用有限公司，住所地：唐山市丰**大齐各庄镇井屯村南，统一社会信用代码：91130282MA08GFG634。 法定代表人：张志成，职务：总经理。 委托代理人：翟钰，河北福航律师事务所律师。 原告唐山亿梵环保科技有限公司（以下简称亿梵公司）与被告唐山兆源鑫发再生资源回收利用有限公司（以下简称兆源公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年11月2日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告亿梵公司委托代理人杨久顺、贾江燕，被告兆源公司委托代理人翟钰均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告亿梵公司诉称，2017年5月4日原告与被告签订工业品买卖合同，热压铁块系统技术协议各一份，约定被告向原告购买热压铁块系统一套，总价款830万元，质保期一年，以设备安装调试合格并投入使用之日起开始计算或设备到达被告方现场18个月，以先到为准。生产线全部安装调试完毕后三天内，由被告组织双方技术人员进行整体验收，如没有验收即投入使用，应视为验收合格。合同签订后被告先付总价款的30%预付款合同生效。回转窑制作工作量过半时（合同生效后一个月）被告付总价款的30%进度款，全部设备（含压机）发运前被告付总价款的25%，回转窑、压机及辅助设备安装完毕、系统设备空载联动试车、系统带料联动试车，整体验收合格并压制出铁块后，被告付总价款10%，余款5%作为质保金，质保期后一次性付清。合同履行中发生争议，由双方协商解决。协商不成可向原告所在地人民法院起诉。合同生效后，原告依约履行了设备制作安装调试等合同义务，被告持续使用热压铁块系统，生产热压铁块，但被告未按合同约定履行后期付款义务。截止2017年10月21日，被告尚欠原告设备及质保金款124.5万元。此款经原告多次催要，被告推脱拒付。为维护原告的合法权益，请求依法判令被告给付原告设备款124.5万元，并支付逾期付款利息损失至付清之日止（暂计至起诉时25万元），合计149.5万元；由被告承担案件受理费、保全费。 被告兆源公司辩称，原告亿梵公司在《工业品买卖合同》履行过程中缺钱缺物缺技术施工人员。双方签订的《工业品买卖合同》于2017年5月5日生效。原告应当于2017年6月5日前将回转窑制作工作量过半，被告兆源公司前往原告处查验发现原告亿梵公司严重窝工，对窝工原因支支吾吾，顾左右而言他，搪塞被告，最终协商待原告亿梵公司严格执行《工业品买卖合同》第六条之回转窑制作工作量过半时，被告兆源公司再支付30%的进度款。原告亿梵公司2017年6月12日方将回转窑制作工作量过半，当日才邀请被告兆源公司前往原告亿梵公司所在地（开平设备厂）进行制作中期进度验收，此时原告亿梵公司已严重逾期高达一周的时间。原告亿梵公司严重违反《工业品买卖合同》生效后一个月回转窑制作工作量过半的合同义务的客观事实不容原告亿梵公司辩驳。2017年6月12日被告兆源公司经开平设备厂（原告处）现场验收确认达到回转窑制作工作量过半的进度标准，次日由原告亿梵公司将“今收到被告兆源公司交来设备进度款贰佰肆拾玖万元整”的收据送到被告兆源公司处，2017年6月14日被告兆源公司通过银行转账向原告亿梵公司支付进度款249万元。根据《工业品买卖合同》第六条之全部设备（含压机）发运前被告兆源公司付总价款的25%。全部设备（含压机）发运前，被告兆源公司发现原告亿梵公司流动资金枯竭，入不敷出，在外采设备采购方面更是寅吃卯粮，捉襟见肘，被告兆源公司心急如焚却无计可施。根据《工业品买卖合同》第五条：检验标准、方式、地点及期限：设备制作完毕后由购买方到出卖方制作现场验收。第八条工期：预付款到位之日起150天内设备安装调试完毕并经验收合格。也就是说2017年10月5日就应该设备安装调试完毕并经验收合格，现实是原告亿梵公司连外采设备都无法按时采购到位，流动资金枯竭，外采设备厂家拒绝发货。看到点火生产时间遥遥无期，被告兆源公司又作出了让步，自己先垫付资金来补充原告亿梵公司流动资金枯竭的问题。2017年9月11日付总价款25%中的100万元；2017年9月28日付总价款25%中的50万元；2017年9月30日付总价款25%中的30万元；2017年10月21日付总价款25%中的12.41万元；2017年10月21日付总价款25%中的15.09万元。原告亿梵公司分别于2017年8月1号发货（传动装置、齿轮罩、支腿、地脚螺栓、隔热罩）；2017年9月29日发货（液压站、电机组、导杠、拉柱、长条块、滤油器、板条、主机组、配件箱、管夹、长条块管夹、推块缸、电焊机、电缆）；2017年9月30日发货（主缸、无缝管、电控柜、配件、回油管、酸槽、机架、冲液箱、垫板、螺栓、油缸、螺栓螺母、液压站、主机管路、工具箱、垫铁、地脚螺栓、电缆小捆、主缸块、三通块、螺钉、无缝管、对接法兰、分料缸、辅助泵组、充液油缸支架、支架垫板、对接法兰）；（分料器、分料器支腿、槽钢、方管、钢板、钢轨、天圆地方下料管、链运机下料溜槽）；2017年10月11日发货（管道泵、直埋管、燃烧管道无缝管）；2017年10月14日发货（管道泵、直埋管、燃烧管道无缝管）；（配电柜、ＰＬＣ控制柜、天然气烧嘴、点火气管、点火风管、火焰监控箱、安全电磁阀、鼓风机、燃气调节阀、空气调节阀、燃气烧嘴控制柜、集控操作台、现场操作箱、热电偶、交流净化电源、电缆桥架、动力电缆、控制线缆）；（管道泵直埋管、燃烧管道无缝管）；2017年10月15日发货（磨具）。在此处被告兆源公司需要着重向法庭说明的是：《工业品买卖合同》第十一条其他约定事项：6、双方约定，调试生产用液压油，由乙方提供，但过磨合期后废油归乙方所有。依据《热压铁块系统技术协议》第一部分：热压系统方案概述1.1热压系统要求：根据兆源公司（甲方）热压铁块要求，由亿梵公司（乙方）进行热压铁块系统设备制作及安装。2.2乙方承担的范围及内容（16）压机液压油、设备润滑油：乙方负责。2017年10月21日由被告兆源公司给唐山市胜利油脂化工有限公司（宋东）打款124100元用于购买压机液压油、设备润滑油。当日由唐山市胜利油脂化工有限公司出具了46＃“润滑油、脂提货单”。还有就是2017年10月15日被告兆源公司自己去外采设备供应厂家（济南巨能液压机电工程有限公司）以原告亿梵公司的名义去提货（行程开关、螺钉、螺母、法兰、充液阀、下垫板、垫圈、导向套），以上充分证明原告亿梵公司在履行《工业品买卖合同》过程中缺钱、缺物的客观事实。被告兆源公司要追究原告亿梵公司的违约责任，原告亿梵公司才迟迟不敢跟被告兆源公司谈尾款的事情，反而是被告兆源公司一直追究原告亿梵公司违约的事情。《工业品买卖合同》第六条之回转窑、压机单机安装完毕，其余辅助设备安装完毕，系统设备空载联动试车，系统带料联动试车，整体验收合格并压制出铁块后，购买方付总价款的10%（此处被告兆源公司要求由原告亿梵公司提交其参与设备安装、参与试车的证据材料），既然原告亿梵公司无法当庭拿出回转窑、压机单机安装及辅助设备安装、试车等等原告亿梵公司工作人员进行设备调试等人财物的投入证据，被告兆源公司举证证明自己出钱出力进行回转窑、压机单机安装及辅助设备安装、试车等等被告兆源公司工作人员进行设备调试等人财物的投入证据，（1）①证人邵某，任被告兆源公司液压工。被告兆源公司于2017年10月10日向证人邵某支付的工资明细。②证人孙某，任被告兆源公司电工，被告兆源公司于2017年10月10日向证人孙某支付的工资明细。③证人郑某，任被告兆源公司电工，被告兆源公司于2017年10月10日向证人郑某支付的工资明细。④证人王某，任被告兆源公司液压工。被告兆源公司于2017年11月10日向证人王某支付的工资明细。共同证明在被告正式投产前，被告已经雇佣证人进行设备安装调试，2017年8月、9月、10月，被告兆源公司为了弥补原告亿梵公司造成的逾期损失，力争早日投入生产，在原告亿梵公司无工可用的前提下，被告兆源公司自行雇佣46人进行回转窑、压机单机的安装，其余辅助设备安装、系统设备空载联动试车、系统带料联动试车等等工作。因为原告亿梵公司不仅流动资金枯竭，生产技术安装人员也是严重不足，被告兆源公司只能自己投入人力确保尽早点火投产。（2）被告兆源公司证人丁某的工作日志，证实证人丁某①2017年6月12日前往原告亿梵公司验收“回转窑制作工作量过半”的验收实录。②2017年7月11号原告生产的“回转窑”制成完工运至被告兆源公司工地进行安装，原告亿梵公司生产厂长王开明，总经理刘建东到被告兆源公司指导安装。从2017年6月12日证人丁某前往亿梵公司查验验收回转窑制作工作量过半到2017年7月11日回转窑制成前往被告兆源公司工地安装，与《工业品买卖合同》第六条之回转窑制作工程量过半时（合同生效后一个月）完全符合，再次证明原告亿梵公司存在未能在2017年6月5日完成回转窑的制作工作量过半的违约情况。③2017年10月15日证人丁某前往济南巨能液压机电工程有限公司自提压机件。④2017年10月21日张子庆和张志成去原告亿梵公司（机械厂）和刘一凡提2套模具和开液压油。晚五点半提回模具。⑤原告亿梵公司（机械厂）刘一凡送模具螺丝，取回液压油收据。以上③-⑤结合《工业品买卖合同》第六条、《热压铁块技术协议》2.2乙方承担的范围及内容（16）压机液压油、设备润滑油：乙方负责，2017年10月21日被告兆源公司向唐山市胜利油脂化工有限公司（宋东）支付46＃抗磨液压油货款124100元，相互印证，充分证明原告亿梵公司流动资金枯竭、外采设备陷入停滞，严重窝工，造成严重逾期，导致严重违约，给被告兆源公司造成了重大经济损失。⑥2017年10月25日联系电器周除尘小朱机械厂刘一凡燃气王、哈同时准备，今晚点火烘窑开温。（因高压管漏油不点）。⑦2017年10月27日下午5点旋转窑点火，巨能周总、旋转电器周总、张厂及我厂人员在场点火。⑧2017年10月28日早晨原告亿梵公司（旋转厂）厂家刘总、王厂来厂看点火运转情况及一些模具螺丝等问题。⑨2017年11月1日经半宿的调试，终于压出了产品。结合《工业品买卖合同》第八条工期：预付款到位之日起150天内设备安装调试完毕并经验收合格，因原告亿梵公司流动资金枯竭、设备制作安装技术人员缺失、外采设备供应商不信任原告亿梵公司等共同原因，在被告兆源公司全力以赴出钱出力出人的前提下，仍然逾期投产25天，给被告兆源公司造成的经济损失事情清楚，证据确凿。（3）至于原告向法庭提交了参与试车的五张照片，根据《工业品买卖合同》及《热压铁块系统技术协议》兆源公司（甲方）热压铁块，由亿梵公司（乙方）进行热压铁块系统设备制作及安装，案涉设备系给被告兆源公司单独定制的生产设备，必须由原告亿梵公司人员在现场，在现场不代表原告亿梵公司没有违约，严格履行了《工业品买卖合同》义务。工期：预付款到位之日起150天内设备安装调试完毕并经验收合格，（2017年5月5日支付预付款到10月5日设备安装调试完毕）实际上2017年10月21日，设备尚未备齐何谈安装调试完毕。如是被告兆源公司也就是购买方的原因，工期可顺延，需要原告举证证明。被告举证证明了是原告方的原因，每延迟一天，罚款5000元（从应付款内扣除）。原告亿梵公司应从已收取的货款中返还给被告兆源公司人民币125000元。出卖方应在本合同签订后5日内提供工艺及设备基础参考图纸。被告兆源公司苦苦追要原告亿梵公司应交付的工艺及设备基础参考图纸，遗憾的是原告至今未交。综上，原告亿梵公司步步违约，毫无诚信可谈，被告兆源公司要追究原告亿梵公司的违约责任，赔偿各项经济损失。关于余款5%作为质保金，质保期一年（以设备安装调试合格并投入使用之日起开始计算）或设备到达购买方现场18个月，以先到者为准。质保期内出现质量问题（除购买方人为和操作等原因外）出卖方负责。①2018年7月24日车间1号压机因充液阀油管断裂造成火灾。灾后经技术人员拆解，得知主要原因是充液阀设计存在缺陷。②2018年委托加工和液压油开支219270元。此处对应的是因失火给被告兆源公司造成的部分损失。③原告亿梵公司于2017年9月30日发货清单④2018年7月28日和2018年8月8日被告兆源公司从唐山市金锐科技有限责任公司采购质保期内的设备银行转账以及采购设备的发票。⑤2018年7月26日被告兆源公司与唐山市金锐科技有限公司签订的《回转窑发生炉燃气烧嘴维修技术服务协议》及劳务费支出13000元。⑥2017年10月14日发货清单），综上，④-⑥足以证实原告亿梵公司在质保期内出现质量问题拒绝履行维修更换的合同义务。 经审理查明：原、被告签订了《工业品买卖合同》和《热压铁块系统技术协议》，由原告作为出卖方进行热压铁块系统设备制作及安装，由被告作为购买方支付价款。以双方签订的《工业品买卖合同》为序查明事实情况如下：1、2017年5月5日被告向原告支付了2490000元预付款，合同生效。2、第五条：检验标准、方式、地点及期限：设备制作完毕后由购买方（被告）到出卖方（原告）制作现场验收。2017年6月14日被告向原告支付了2490000元进度款。被告欲主张原告逾期完成回转窑制作工作量过半，提交了证人丁某2017年6月12日去原告厂查看回转窑的工作日志以及2017年6月13日原告给被告开具了“设备进度款贰佰肆拾玖万元整”收据进行印证，证实原告回转窑制作工作量过半阶段已逾期一周左右。原告就回转窑制作工作量过半是否逾期未提交证据。2017年7月11日回转窑制作完成运至被告厂开始吊装，原告厂长王开明、刘建东（总经理）到被告厂。3、全部设备（含压机）发运前购买方付总价款的25%。原告提交了2017年5月2日原告与案外人济南巨能数控机械有限公司签订的《工矿产品购销合同》产品名称：废钢渣压块液压机（1.液压机主体2.液压站、管路及电控系统含电线电缆）。原告提交了2017年7月3日至2017年10月21日共计15张发货清单：其中2017年9月5日前的发货清单显示涉及回转窑的备件，2017年9月29日发货清单显示液压站等设备开始发货，2017年10月21日发货清单显示46＃抗磨液压油开始发货。被告提交了2017年10月15日济南巨能液压机电工程有限公司发货单，由被告自行前往济南巨能公司提取设备。被告付款情况是：2017年9月11日向原告付总价款25%中的100万元；2017年9月28日付总价款25%中的50万元；被告提交的工作日志记载2017年9月28日关于压机尾款一事和亿梵厂家刘一凡和王开明厂长进行商谈，达成以下协议：28号下午付亿梵厂（刘一凡）设备款25%中的50万元（已付100万元）。前提条件是巨能压机厂所缺设备2天内必须到兆源厂。全部设备到厂门口一件不差的情况下再付57.5万元。25%设备款共207.5万元全部付清。其他配件及设备，亿梵厂家也必须在30日以前进厂安装。压机磨具3号之前进厂。本厂丁某和张子庆参加共同商定。丁某、刘一凡、王开明、张子庆签字署名。落款时间2017年9月28日；2017年9月30日付总价款25%中的30万元；2017年10月21日原告给被告开具了：“设备货款贰拾柒万伍仟元整”收据，其中包括2017年10月21日付总价款25%中的12.41万元（收款账号62284806512********户名宋冬）、2017年10月21日付总价款25%中的15.09万元。2017年10月21日唐山市胜利油脂化工有限公司开具了46＃抗磨润滑油、脂提货单。4、《工业品买卖合同》第十一条：……出卖方（原告）负责设备安装、调试，费用已经包含在合同约定价款中。第六条回转窑、压机单机安装完毕，其余辅助设备安装完毕，系统设备空载联动试车，系统带料联动试车，整体验收合格并压制处铁块后，购买方付总价款的10%。原告主张被告应支付该笔款项向法庭提交了13张图片，被告以原告提交的13张图片无法证明原告派出设备技术人员对回转窑、压机单机及辅助设备进行安装，全程参与设备空载联动试车和系统带料联动试车予以反驳。被告欲证明其自行安装回转窑、压机单机及辅助设备和系统设备空载联动试车、系统带料联动试车向法庭提交了孙某、邵某、郑某、王某四人的书面证言以及2017年8月份至2017年10月份工资发放表和45张工资支付凭证（银行转账）予以证明。5、质保期一年（以设备安装调试合格并投入使用之日起开始计算）或设备到达购买方现场18个月，以先到者为准。质保期内出现质量问题（除购买方人为和操作等原因外）出卖方负责。余款5%作为质保金，质保期后一次性付清。《热压铁块系统技术协议》第五部分质保与服务承诺：“5.1保修期限所有整机机械设备的质保期为一年（易损件除外）。5.2服务承诺……乙方（原告）将组成一个专门的售后服务小组，负责现场设备安装调试。直到设备安装调试完且正常运转后，服务人员方可撤离服务现场。在生产中不论何种原因造成的故障，在接到甲方（被告）传真或电话通知后，乙方（原告）将在24小时内赶赴现场。乙方（原告）承诺在质保期内设备发生质量问题，将无偿进行修理维护或重新供货。由其他原因导致的问题，乙方承诺以最快的速度来现场协助处理问题，对修复过程中发生的费用仅收取成本费。乙方（原告）将不定期派员到甲方（被告）进行售后质量访问，提供保养、维修措施建议，以利设备的更加完善。终身无偿提供技术服务。质保期后，若甲方（被告）需要，随时为甲方提供技术服务。同时，乙方（原告）将以最优惠的价格快速提供优质配件”。2017年11月1日，被告厂生产出了合格产品，试车成功。被告欲证明原告未履行质保期合同义务提交了被告与案外人唐山千源机械有限公司签订的《加工制作协议书》、四月备件加工清单、银行转账电子回单，《备件制作协议书》、金属制品锤杆增值税专用发票、网上银行电子回单，金属制品压力机高位油箱、斗子、链条增值税专用发票，唐山市路南区晨通五金销售处开具的液压元件快速缸杆、金属制品磨具套、橡胶制品快速缸杆油封、液压元件柱塞泵、橡胶制品氟胶0型圈、橡胶制品油缸油封、液压元件电磁阀、橡胶制品硅胶条、金属制品连接法兰、金属制品磨具套增值税普通发票，唐山市路南区华泰成套电器销售处开具的电力电子元器件接近开关增值税普通发票，唐山市路南日晟五金销售处开具的金属制品螺栓增值税普通发票予以证明。被告欲证明原告外采购的压机设备存在质量问题提交了唐山达兴液压气动设备有限公司出具的情况说明一份：“2018年7月25日唐山兆源鑫发再生资源回收利用有限公司员工李长杰找到我公司，说车间1号压机油管破裂发生火灾，损失惨重。我公司派周阳阳和曹国茂前往事故现场查看火灾原因，经现场查看发现，因1号压机充液阀固定螺丝切断移位，导致与其连接的软连接撕裂，造成大量液压油流出，导致火灾发生。在拆解2号、3号、4号压机时发现充液阀上12条螺丝中有2条与快速缸连接法兰发生碰撞。因此断定1号压机着火应是充液阀与快速缸连接法兰发生碰撞造成螺丝切断。我公司给出解决方案是：须对充液阀螺丝孔进行改造”。被告向唐山达兴液压气动设备有限公司支付了修充液阀、油缸等维修费15545元。被告提交了2018年7月26日其与案外人唐山市金锐科技有限责任公司签订的《回转窑发生炉燃气烧嘴维修技术服务协议》、唐山市金锐科技有限责任公司给被告开具的电工仪器仪表检测电极、变压器整流器点火变压器、试验检测机械紫外线火焰探头、试验检测机械紫外线火焰检测器、试验检测机械离子棒检测器、其他电气设备一体化热电阻、工业自动控制仪表系统压力变送器增值税专用发票和工业仪表燃气专用电磁阀、工业仪表电动调节气阀、工业仪表电动通风碟阀执行器、阀门龙头手动蝶阀、工业仪表小火电磁阀、阀门龙头点火减压阀、内燃机电器材点火减压阀、内燃机电器材点火电极增值税专用发票来证明发生火灾事故后原告未履行维修义务。原告提交了唐山市金锐科技有限责任公司出具的证明一份予以反驳被告的主张：“2017年亿梵公司为唐山兆源鑫发再生资源回收利用有限公司制作安装的热压铁块系统中的天然气燃烧器系我公司提供。2018年7月24日左右亿梵公司刘一凡联系我公司说唐山兆源鑫发再生资源回收利用有限公司的热压铁块系统因失火造成燃烧器烧嘴等设备损坏。我公司随即派郭帅伟到唐山兆源鑫发再生资源回收利用有限公司查看情况，发现燃烧器是由于失火造成烧嘴等设备配件损坏。由于此事件不属于质量问题造成的，因此我公司于2018年7月26日直接与唐山兆源鑫发再生资源回收利用有限公司签订了《维修技术服务协议》，金额为13000元，提供并更换了相关配件，金额为39312元合计金额52312元”。原、被告双方各执一词，均对对方的主张及证据不予认可。 以上有原、被告陈述、《工业品买卖合同》、《热压铁块系统技术协议》、《工矿产品购销合同》、《唐山兆源鑫发再生资源回收利用有限公司付款明细表》、收款收据、转账凭证、发货单、照片、河北增值税普通发票、河北增值税专用发票、证明、情况说明、证人证言及工作日志等在卷佐证。 本院认为，依法成立的合同，受法律保护，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或解除合同。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。一、《工业品买卖合同》约定,被告先付30%预付款，原告制作回转窑，回转窑制作工作量过半时，被告再支付30%进度款，设备制作完毕后由被告到原告制作现场验收。2017年5月5日被告支付了预付款，原、被告均严格履行合同的情况下，应在2017年10月1日前设备安装调试完毕并经验收合格。被告提交的2017年6月12日前往原告厂查看回转窑的工作日志结合次日原告给被告出具的进度款收据，应认定2017年6月12日被告到原告制作现场系对回转窑制作工作量过半的阶段进行验收，故本案原告在履行《工业品买卖合同》制作热压铁块系统设备过程中存在逾期违约的事实清楚，本院依法予以确认。按照《工业品买卖合同》第六条全部设备（含压机）发运前，由被告向原告支付总价款的25%，原告提供的发货清单截止时间为2017年10月21日，结合2017年9月28日被告证人丁某与原告法定代表人刘一凡，厂长王开明达成的协议，可以认定原告未备齐全部设备，被告提前向其支付款项，本院对被告对应的抗辩主张予以采信。二、回转窑、压机单机安装完毕，其余辅助设备安装完毕，系统设备空载联动试车，系统带料联动试车，整体验收合格并压制出铁块后，原告付总价款的10%，原告仅提供了13张照片来印证其履行回转窑、压机单机安装和辅助设备安装以及系统设备空载联动试车、系统带料联动试车的合同义务，但未提交履行安装调试义务的直接有效证据，被告又不予认可并提出反驳证据，本院认为原告主张理据不足，故不予采信。三、余款5%作为质保金，质保期后一次性付清。原告主张质保金但未提交证据证实其已经履行了质保期间合同义务，被告提交了自行对热压铁块系统设备进行维修更换保养的银行付款凭证、增值税专用发票、增值税普通发票以及原告提供的外采设备存在设计缺陷，导致发生火灾事故，火灾造成的各项损失，原告未履行维修更换质保期合同义务予以抗辩反驳，本院认为原告的主张缺乏证据予以证实，故本院不予采信。被告超出原告诉请的抗辩主张，不属于本案审理范围，本院不予处理。依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第六十七条、第一百零七条之规定，判决如下： 驳回原告唐山亿梵环保科技有限公司的诉讼请求。 案件受理费18255元，减半收取，由原告唐山亿梵环保科技有限公司负担9127.5元，保全费5000元由原告唐山亿梵环保科技有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于河北省唐山市中级人民法院。 审判员  田会明 二〇二〇年十二月二十八日 书记员  王 悦