浙江省杭州市余杭区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙0110民初4102号 原告：朱蓉蓉，女，1989年7月15日出生，汉族，住浙江省杭州市余杭区。 委托代理人：章钰锋,浙江世纪新天律师事务所律师。 被告：上海万匠建筑工程设计有限公司杭州分公司，住所地浙江省杭州市拱墅区和睦院******。 负责人：王云磊。 委托代理人：刘佳，北京盈科（杭州）律师事务所律师。 被告：上海万匠建筑工程设计有限公司，住所地，住所地上海市浦东新区绿科路**iv> 法定代表人：王云磊。 被告：王云磊，男，1988年2月22日出生，汉族，住安徽省太和县。 原告朱蓉蓉（以下简称原告）为与被告上海万匠建筑工程设计有限公司杭州分公司（以下简称万匠公司杭州分公司）、上海万匠建筑工程设计有限公司（以下简称万匠公司）装饰装修合同纠纷一案，于2020年4月2日向本院起诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序由审判员孙莎独任审判。本案审理过程中，原告及被告万匠公司杭州分公司均提出司法鉴定申请，本院依法予以准许，后原告申请撤回鉴定申请。本案审理过程中，原告申请追加王云磊为共同被告参加诉讼，本院予以准许。本院于2020年12月9日公开开庭进行了审理。原告及其委托代理人章钰锋，被告万匠公司杭州分公司的委托代理人刘佳到庭参加诉讼，被告万匠公司、王云磊经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告起诉称：原告于2018年12月29日与被告万匠公司杭州分公司签订了《家庭居室装饰装修施工合同》一份，约定原告将其位于杭州市余杭区××路××幢××单元××室的房屋装饰装修工程发包给被告万匠公司杭州分公司。住宅结构为复式，套内施工面积330平方米，承包方式为部分承包加包工包料，合同总价数为956000元，并在其它约定中明确发包人可自主选择购买，按实结算。工期约定为自2019年1月1日开工，至2019年6月30日竣工。合同还对工程款支付方式进行了约定:开工付10%，水电开工付30%，木工进场付30%，油漆开工付20%，竣工付10%。上述合同签订后，原告依约于2018年12月30日、12月31日分别向被告万匠公司杭州分公司指定账户支付装修款50000元、45600元，即装修合同总价的10%。后被告万匠公司杭州分公司进场开始土建基础类施工。原告于2019年1月30日又支付装修款191200元，但被告万匠公司杭州分公司3月11日才水电进场施工。因被告迟延水电进场施工以及迟迟不交付效果图，原告提出先履行抗辩，被告万匠公司杭州分公司承认系自己原因并致歉。被告万匠公司杭州分公司继续履行合同，并于2019年5月8日提出支付10%装修进度款，原告当日即转账，因银行系统原因于2019年5月10日到账。此后原告又于2019年5月25日、6月1日支付装修款160000元、126800元，即合计已经支付装修款669200元，已经达到合同约定总价的70%。然而，被告工程进度严重不符合合同约定，至2019年5月24日才完成水电施工，且中央空调外机、地暖锅炉、地暖锅炉等均未完成安装地砖铺装工程亦存在严重质量问题，原告一直催促返工，被告万匠公司杭州分公司口头答应却迟迟未实际实施。合同约定的工期届满，被告万匠公司杭州分公司却还只完成约定进度的第二步即水电，木工、油漆等工程至今未开始。因被告万匠公司杭州分公司迟延履行，原告在2019年6月28日认识到被告在合同约定的2019年6月30日竣工已经完全不可能实现，遂要求解除合同并进行结算。被告万匠公司杭州分公司已完成地砖铺装工程但存在严重质量问题，且涉及到底层的地暖等，第三方均不接受承包进行修复，故原告要求被告万匠公司杭州分公司进行返工修复。被告万匠公司杭州分公司口头承诺尽快对已完工工程与原告进行结算并对地砖铺装进行返工修复，但几经催促至今未予办理。原、被告之间签订的《家庭居室装饰装修施工合同》合法有效，双方均应遵照履行。原告已经按照合同约定的装修款支付进度支付了合同价款的70%即669200元，但被告却因其自身种种原因迟延履行，造成工期延误。距离合同约定的竣工日已经超过近9个月，被告仍未完工，已经构成根本违约。根据《合同法》相关规定，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。合同解除后，尚未履行的，终止履行;已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。因合同对违约责任未明确约定，原告损失以同地段同类房屋租金标准5000元每月计9个月，即45000元。经原告核算，被告依据合同已经完工的工程价款为475058.90元，按照合同约定的95折结算价为451305.96元，故应退还原告多支付的装修款217894.05元。综上，因被告迟延履行构成根本违约，致使合同目的无法实现，原告有权解除合同并要求被告采取补救措施、赔偿损失。另因被告万匠公司杭州分公司系被告万匠公司的分支机构，不具有独立法人资格，故被万匠公司应对被告万匠公司杭州分公司所负责任承担共同赔偿责任。另，上述公司与原告发生业务期间，系一人有限责任公司，王云磊系上述公司唯一股东，且存在由其他主体收取上述公司业务款项，即财务混同的情形。诉讼请求：1.解除原告与被告万匠公司杭州分公司签订的《家庭居室装饰装修施工合同》；2.判令被告万匠公司杭州分公司退还原告装修款180126元并赔偿原告损失45000元;3.判令被告万匠公司杭州分公司采取补救措施对其已经完工的地砖铺装工程进行返工修复；4.判令被告万匠公司、王云磊对被告万匠公司杭州分公司上述第2项债务承担连带责任；5.本案诉讼费、鉴定费由被告承担。 被告万匠公司杭州分公司答辩称：无需退还装修款18万多。虽然已经鉴定，但实际施工量超过支付价款。关于赔偿损失，认为缺乏事实和法律依据。合同签订后，被告如约履行合同。工程未完成，并非被告的理由，有变更增加工程量、小区物业不同意开天窗等原因。原告对工程延误有不可推脱的原因，未足额支付工程款，以服务态度、效果图为由，要求被告停工，直到5月8日补足工程款。案涉房屋不是原告唯一住房，不需要租房，其主张损失不存在。地砖问题。地砖问题同意返工的人工费需要原告自行承担。 被告万匠公司、王云磊未到庭答辩。 根据到庭当事人的陈述及本院确认的有效证据，本院认定本案的事实如下： 2018年12月29日，原告作为甲方，被告万匠公司杭州分公司作为乙方，签订《上海市家庭居室装饰装修施工合同》，约定由乙方对位于杭州市余杭区××路××室的房屋进行装修，施工面积330平方米，承包方式为部分承包＋包工包料，总价款956000元，工期自2019年1月1日至2019年6月30日竣工。工程款支付方式为：开工支付10%，即95600元，水电开工支付30%，即286800元，木瓦工进场支付30%，即286800元，油漆开工支付20%，即191200元，竣工支付10%，即95600元。甲方付款乙方应开具收据，甲方应予以保存，竣工结算后乙方收回收据并应开具税务统一发票交甲方。因乙方原因致使工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或返工，经过修理或返工后，造成逾期交付的，乙方应承担违约责任。由于甲方原因造成延期开工或中途停工，乙方可以顺延工程竣工日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 2018年12月30日，被告万匠公司杭州分公司在微信群内将王云磊个人账户作为公司个人账户，上海领海装饰设计工程有限公司账户作为公司企业账户发送给原告。 原告于2018年12月30日支付50000元，于2018年12月31日支付45600元，于2019年1月30日支付191200元，于2019年5月10日支付95600元，于2019年5月25日支付160000元，于2019年6月1日支付126800元，以上共计669200元，均付至上海领海装饰设计工程有限公司账户。 2019年3月20日，案涉工程项目经理在微信群中表示电工开始施工了，要求原告支付10%的工程款，原告回复称“效果图什么时候给到，拖了三个多月……年前和我们商量，让我们提前支付20%，说你们公司资金困难，行，我心软，提前支付了”，后项目经理回复“效果图的事情尽快确定下来，确保工程如期完工”，被告王云磊亦回复“……我们自己的问题。1.设计跟不上，2.服务意识太差……” 本院根据被告万匠公司杭州分公司的申请，委托浙江科佳工程咨询有限公司出具《已完工程造价鉴定报告书》，鉴定意见为：案涉房屋装饰装修工程已完工工程不含税金结算价为489047元，含税结算价为521324元。被告万匠公司杭州分公司为此支出鉴定费用8000元。 庭审中，原告与被告万匠公司杭州分公司均认可被告万匠公司杭州分公司于2019年8月底后未再继续施工。 另查明，万匠公司杭州分公司系万匠公司的分支机构，万匠公司系自然人独资企业，王云磊系该公司唯一股东。 本院认为，原告与被告万匠公司杭州分公司签订的《上海市家庭居室装饰装修施工合同》系双方真实意思表示，其内容未违反相关法律法规的强制性规定，应认定为合法有效，双方均应按照合同约定履行各自的义务。根据该合同约定，案涉装修工程的工期为自2019年1月1日至2019年6月30日，但被告万匠公司杭州分公司直至2019年8月底仍未完成施工，故其已构成违约。被告万匠公司杭州分公司虽答辩称原告未按约付清水电开工时应支付的进度款，但结合合同约定的付款节点及双方的聊天记录可以看出，双方在实际履行过程中对该节点的付款时间进行了变更，并无证据表明被告万匠公司杭州分公司曾对此提出过异议，且原告曾按照被告万匠公司杭州分公司的要求提前支付该节点的大部分工程款，不存在拒不支付的情况，故被告万匠公司杭州分公司该项答辩意见理由不成立，本院不予采信。现原、被告自2019年8月底后即未再履行案涉合同，且双方均同意解除该份合同，故原告要求解除《上海市家庭居室装饰装修施工合同》的诉讼请求理由成立，本院予以支持。原告要求被告退还装修款的诉讼请求，根据原告付款的数额及已完工工程造价的鉴定意见，本院认定被告万匠公司杭州分公司应退还的数额为147876元，原告该诉讼请求的合理部分本院予以支持。原告要求被告赔偿损失的诉讼请求，本院综合考虑合同履行程度，被告过错程度，原告实际损失等因素，酌情支持20000元。原告要求被告万匠公司杭州分公司对主卧、主卧衣帽间、次卧卫生间已完工的地砖铺设工程进行返工的诉讼请求，因被告万匠公司杭州分公司同意进行返工，故原告该项诉讼请求本院予以支持。被告万匠公司杭州分公司关于地砖不平整不仅仅是铺设工艺原因造成，应由原告承担人工费的答辩意见依据不足，本院不予采信。原告要求被告万匠公司、王云磊承担连带责任的诉讼请求，因万匠公司杭州分公司系万匠公司设立的分支机构，根据法律规定，分公司不具有法人资格，故原告要求被告万匠公司承担连带责任的诉讼请求理由成立，本院予以支持。万匠公司系自然人独资企业，王云磊系唯一股东，根据法律规定，一人公司的股东应承担证明自己个人财产与公司财产未混同的举证责任，现其并未出示相应证据，且其在案涉工程中曾提供个人账户作为工程款收款账户，故其亦应当对上述债务承担连带清偿责任，原告该项诉讼请求理由成立，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条，《中华人民共和国公司法》第十四条、第六十三条，《中华人民共和国民法总则》第七十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、原告朱蓉蓉与被告上海万匠建筑工程设计有限公司杭州分公司于2018年12月29日签订的《上海市家庭居室装饰装修施工合同》于本判决生效之日起解除； 二、被告上海万匠建筑工程设计有限公司杭州分公司于本判决生效后十日内退还原告朱蓉蓉装修款147876元； 三、被告上海万匠建筑工程设计有限公司杭州分公司于本判决生效后十日内赔偿原告朱蓉蓉损失20000元； 四、被告上海万匠建筑工程设计有限公司杭州分公司于本判决生效后十日内支付原告朱蓉蓉财产保全申请费1208元； 五、被告上海万匠建筑工程设计有限公司杭州分公司于本判决生效后三十日内对位于杭州市余杭区××路××室房屋主卧、主卧衣帽间及次卧卫生间已完工的地砖铺设工程进行返工； 六、被告上海万匠建筑工程设计有限公司、王云磊对上述第二、三、四项债务承担连带清偿责任； 七、驳回原告朱蓉蓉其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费减半收取2339元，由原告朱蓉蓉负担595元，被告上海万匠建筑工程设计有限公司杭州分公司、上海万匠建筑工程设计有限公司、王云磊负担1744元，于本判决生效后七日内交纳本院。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院。 审判员  孙莎 zdqz立案审查表 二〇二〇年十二月十五日 书记员  苏琪