天津市西青区人民法院民 事 判 决 书（2019）津0111民初12187号原告：奥的斯电梯（中国）有限公司，住所地：天津经济技术开发区第九大街**。统一社会信用代码：911201167803498783。法定代表人：曹立志，董事长。委托代理人：段玮玮，天津万钧律师事务所律师。委托代理人：陈艳娥，天津万钧律师事务所律师。原告：奥的斯电梯（中国）有限公司天津分公司，，住所地：天津市河**解放南路**统一社会信用代码：911201037893763899。法定代表人：杨晖，总经理。委托代理人：段玮玮，天津万钧律师事务所律师。委托代理人：陈艳娥，天津万钧律师事务所律师。被告：高银地产（天津）有限公司，住所，住所地：天津滨海高新区华苑产业区海泰华科九路****302div>统一社会信用代码：911201167972828689。法定代表人：郑嘉欣，总经理。委托代理人：任凯，北京市中伦律师事务所律师。委托代理人：林永坚，该公司职员。原告奥的斯电梯（中国）有限公司（以下简称奥的斯公司）、奥的斯电梯（中国）有限公司天津分公司（奥的斯天津分公司）诉被告高银地产（天津）有限公司买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员龚士军适用简易程序公开开庭进行审理。原告委托代理人陈艳娥与被告委托代理人任凯、林永坚到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告诉称：2009年6月25日，被告就被告的“天津市高新区软件及服务外包基地综合配套区08R和09R住宅之电梯供应及安装专业分包工程”项目（以下简称“该项目”）向原告奥的斯电梯（中国）有限公司（以下简称“总公司”）发出《中标通知书》。2010年6月18日，被告与原告总公司就该项目签订了《供应协议书》。2011年1月27日，被告与原告奥的斯电梯（中国）有限公司天津分公司（简称“分公司”）及案外人就该项目签订了《分包合同协议书》。中标通知书第三条3.1款、供应协议书第2.3条及分包合同协议书第2.3条均约定，被告该项目的电梯供应及安装总价款为人民币42058966元，其中电梯供应款人民币37750981元，安装款金额为人民币4307985元。中标通知书第七条第7.1款约定被告于保函提交后28个日历天内支付塔楼三、四、十的电梯和塔楼八的服务梯合同供应价的20%作为预付款、同时支付供应合同总额减去塔楼三、四、十的电梯和塔楼八的服务梯在合同中的供应价剩余的供应合同款项的10%作为定金；电梯发运前20天，被告支付电梯供应金额加装修金额（不含石材）的70%的产成款（塔楼三、四、十的电梯和塔楼八的服务电梯是合同价的60%）；设备完成安装调试运行正常后，被告支付到结算供应合同价的95%的设备款，余下结算合同价的5%的设备款作为保修金，于总包保修期完成后支付，此保修金最迟不晚于货到工地36个月付清。中标通知书第7.2条约定，安装人员进场前10天，被告支付安装款金额的20%作为预付款，安装付款按实际完成安装进度付款，累计支付至安装款金额合同价的85%。剩余安装款合同价的15%作为保修金，设备完成安装并调试运行正常后，被告支付到安装款金额结算安装合同价的90%，并在保修期满一年后支付剩余结算安装合同价款的50%，在两年保修期满且业主认定无质量和售后服务问题后付清余款，此保修金最迟不晚于货到工地36个月付清。原告与被告签订了上述法律文件后，被告与原告总公司于2011年3月29日就该项目的部分电梯调整等事宜签订了电梯供应工程的《补充协议书（一）》及电梯安装工程的《补充协议一》，为此，双方共同确认电梯供应款项增加人民币57000元。双方还签订了电梯安装工程补充协议书及相应电梯临时使用协议等，并对相应款项作出了调整，最终于2018年1月26日签订了《协议》简称“2018协议”）。2018协议约定了电梯供应款、维修费及临时用梯款等的付款安排，同时约定，被告最迟在2018年9月30日前支付该项目所有剩余款项（含现场签证、X-0补充协议等款项）。原告与被告签订了相应法律文件后，原告按照合同约定依法、完全的履行合同义务完毕，已履行了全部法律文件的约定义务，被告拒绝履行合同义务，拒绝支付欠付款项，截止目前，被告仍然欠付原告款项人民币5715087.15元，已产生利息共计人民币271466.60元。被告应当依法及约定承担付款义务，并承担因违约给原告造成的损失。原告多次向被告催要欠款，并多次发出律师函催款，催促被告积极履行合同义务，被告均拒绝给付。请求人民法院依法判令：1、被告向原告支付电梯设备供应款及安装款5715087.15元；2、被告向原告支付迟延支付设备供应款及安装款至2019年9月30日止产生的利息共计271466.60元；3、被告向原告支付迟延支付设备供应款及安装款自2019年10月1日起至实际给付之日止产生的利息；4、本案诉讼费用由被告承担。被告辩称：原告的诉请无事实依据，诉请中的数字及刚才原告补充所述的数字不知从何而来；双方争议的是2018年1月26日签订的协议，该协议提到的款项金额包括设备供应尾款及安装费及其他所有费用合计4942839元。依据该协议，原告未履行其应履行的整改服务，原告无权要求被告支付任何款项，且被告保留诉讼原告延期进行整改给被告造成损失的权利。经审理查明：2009年6月25日，被告向原告奥的斯公司发出《中标通知书》。通知书载明，委托原告奥的斯公司承包“天津市高新区软件及服务外包基地综合配套区08R和09R住宅之电梯供应及安装专业分包工程”项目；本合同承包金额为42058966元，其中电梯供应金额为28029671元，装修金额为8263433元，石材暂定金额为1457877元，故供货总价为37750981元，安装金额为4307985元；第七条第7.1款约定被告于保函提交后28个日历天内支付塔楼三、四、十的电梯和塔楼八的服务梯合同供应价的20%作为预付款，同时支付上述供应合同价的剩余款项的10%作为定金；电梯发运前20天，被告支付电梯供应金额加装修金额（不含石材）的70%的产成款；设备完成安装调试运行正常后，被告支付到结算供应合同价的95%的设备款，余下结算合同价的5%的设备款作为保修金，于总包保修期完成后支付，此保修金最迟不晚于货到工地36个月付清。中标通知书第7.2条约定，安装人员进场前10天，被告支付安装款金额的20%作为预付款，安装付款按实际完成安装进度付款，累计支付至安装款金额合同价的85%；剩余安装款合同价的15%作为保修金，设备完成安装并调试运行正常后，被告支付到结算安装合同价的90%，并在保修期满一年后剩余结算安装合同价款的50%、在两年保修期满且业主认定无质量和售后服务问题后付清余款，此保修金最迟不晚于货到工地36个月付清。通知书还载明了其他内容。2010年6月18日，被告与原告奥的斯公司就该项目签订《天津市高新区软件及服务外包基地综合配套区08R和09R住宅电梯供应工程供应协议书》。2011年1月27日，被告与原告奥的斯天津分公司及案外人中国建筑第八工程局有限公司就该项目签订《天津市高新区软件及服务外包基地综合配套区08R和09R住宅电梯安装专业分包工程分包合同协议书》，被告为雇主公司，中国建筑第八工程局有限公司为总承包商，原告奥的斯天津分公司为分包商。协议书载明本分包合同金额为4307985元。2011年7月20日，原告奥的斯公司与被告就该项目的部分电梯调整等事宜签订《天津市高新区软件及服务外包基地综合配套区08R和09R住宅之电梯供应工程补充协议书（一）》，双方共同确认电梯供应款项增加人民币57000元。2011年8月19日，被告与原告奥的斯天津分公司及案外人中国建筑第八工程局有限公司就该项目签订《天津市高新区软件及服务外包基地综合配套区08R和09R住宅之电梯安装工程补充协议书（一）》。协议书主要约定了部分电梯的调整事宜。2013年4月8日，被告与原告奥的斯天津分公司及案外人中国建筑第八工程局有限公司就该项目签订《天津市高新区软件及服务外包基地综合配套区08R和09R住宅电梯安装工程补充协议书（三）（电梯临时使用）》，被告为雇主公司，中国建筑第八工程局有限公司为总承包商，原告奥的斯天津分公司为分包商。协议书约定，临时使用12台电梯（详见附表）；合同价格，本临时用梯为固定单价包干，暂定合同总费用合计1311200元。协议书对于单价（元/台/天）等内容亦进行了约定。双方均确认，补充协议书签订后，已实际产生临时用梯费用2736800元。签署上述文件后，二原告向被告供应并安装了电梯。2018年1月26日，二原告与被告签订《协议》，被告为甲方，二原告为乙方。协议约定：“为推进天津高新区软件及服务外包基地综合配套区08R和09R住宅之电梯供应合同，安装分包合同以及电梯安装工程补充协议（前述合同和协议通称为原合同）涉及的08R和09R住宅一期项目电梯工作，高银与奥的斯双方就第一批次、第二批次、第三批次的有关整改工作和原合同相关款项达成一致协议如下：相应批次电梯情况如下：第一批次，地名办，地名办备案08R及09R住宅楼栋编号为**3#、4#、30#、17#、11#、公建三，08R及09R住宅建筑图纸楼栋编号为T4、T3、T2、T1、T8、T5、T12、公建三，备注为精装电梯15台、消防电梯7台；第二批次，地名办，地名办备案08R及09R住宅楼栋编号为**、公建二、12#、13#、14#、公建一，08R及09R住宅建筑图纸楼栋编号为T6、T7、公建二、T11、T10、T9、公建一，备注为精装电梯12台、消防电梯5台；第三批次，地名办备，地名办备案08R及09R住宅楼栋编号为剩余所有别墅楼栋，08R及09R住宅建筑图纸楼栋编号为剩余所有别墅楼栋装电梯36台。1、先期150万元(电梯供应合同款)。高银同意在第一批次完成且取得高银颁发的接收证书后、第二批次整改前但最迟不晚于2017年12月31日向奥的斯支付150万元，惟前述接收证书高银应该在奥的斯书面通知后7日内颁发，如非奥的斯方原因造成逾期颁发的视为已颁发。同时，奥的斯提供第二批次17台电梯的两年免费保养合同(该合同应注明“自取得电梯年检合格证之日起开始起算两年免保期"),该维保合同条款需满足供应及安装分包合同所附之维修保养相关条款，如有不符以供应及安装分包合同条款为准。2、第一批次整改的22台电梯,奥的斯在本协议签署后14日内完成装修、外呼及光钟等项目整改并移交高银，同时提供合同要求的完整确认资料，高银审定后15天内支付双方确认的第--批次电梯产生的坏件整改及维修费用442,839元。3、第二批次整改。奥的斯在收到上述款项并现场工地始终具备施工条件的情形下，90天完成第二批整改工作(包括轿厢内的装修等)并取得年检合格证书，如果非因奥的斯原因现场不能进行施工的，奥的斯指定的现场负责人:常天鹤/孙德新，签发公函立刻通知高银，经高银物管部张树清在该公函认定后,按实际情况工期顺延。如因上述原因工期顺延至20.18年春节，则奥的斯施工周期为120天。4、第二批次整改费用。奥的斯需根据实际发生的坏件提交完整资料，高银审核确认后15天内支付第二批次电梯坏件整改及维修费用。双方在本协议签署时，也应同时对第二批次整改项目涉及的单价进行确认。5、200万元（1431063.15元为电梯供应款，56836.85为安装款）。第二批次电梯年检合格后，高银同意在第二批次奥的斯完成装修、外呼及光钟等功能项目的整改及完善，同时奥的斯将第二批次电梯移交高银且取得高银颁发的接收证书后15日内向奥的斯支付200万元，惟前述接收证书高银应该在年检合格后7日内颁发，如非奥的斯方原因造成逾期颁发的视为已颁发;同时奥的斯将第二批次电梯移交高银。6.第三批次整改和尾款支付。收到高银上述第5条200万后，奥的斯于7天内提供第三批电梯两年期免费维保协议(该合同应注明自取得奥的斯内部验收合格之日开始起算两年免保期)。奥的斯依据高银指令书，在现场始终具备施工条件的情况下，暂定120天内完成第三批次电梯整改，达到正常运行状态并出具奥的斯内部验收报告或其他电梯可合法使用的手续。在双方对第三批次整改涉及项目的单价确认的基础上，奥的斯需根据实际发生的坏件提交完整资料，高银审核确认后15天内支付第三批次电梯坏件整改及维修费用。高银应于上述整改完成后且向奥的斯颁发高银接收证书后15日内支付奥的斯100万元(637448.15元为安装款362551.85元为临时用梯款)，同时奥的斯向高银移交电梯，惟前述接收证书高银应该在奥的斯书面通知后7日内颁发，如非奥的斯方原因造成逾期颁发的视为已颁发。上述电梯须依据原合同约定完成精装修等项目并通过高银验收和办结移交手续，双方按合约条款结算所有款项(含现场签证,X-O补充协议等款项)。7.、如非因奥的斯原因无法实施第三批次整改项目或者无法顺利完成整改的，高银同意在第二批次接收后15日内向奥的斯支付50万元(安装款)。高银最迟在2018年9月30日前支付该项目所有剩余款项(含现场签证,X-0补充协议等款项)。8.、本协议签订后，奥的斯承诺就本协议项下的安装款不会向中国建筑第八工程局有限公司以原电梯安装分包合同为由重复收款:双方涉及本住宅项目以往主张的有关合约索赔已达成谅解，均不再主张。9、双方同意以上各阶段供应款和安装款的拆分付款金额比例视结算情况调整，最终付款金额不超过结算金额。”原告提供上述证据《协议》，以证实原告供货、安装电梯完成后，被告临时用电梯产生临时电梯使用费；被告长时间搁置电梯导致电梯产生维修费用；被告支付剩余未付款项的安排、对临时用梯费用、电梯维修费用等的确认，以及被告支付款项的最迟时间为2018年9月30日。原告提供《电梯安装监督检查结论报告》，检验机构为天津市特种设备监督检查技术研究院。原告以证实，原告就涉案电梯进行了供货，并进行了安装，取得了合格的检验报告。原告另提供修理明细及费用、修理/升级报价单与报价函、修理/升级报价单，原告以证实，原告已约完成了《协议》第二条中载明的整改工作。原告提供日期为2019年9月16日的律师函，原告向被告催要款项。原告陈述，被告已付款38246917.85元，除上述付款外还有另外的1333600元未找到付款记录，但原告认可已支付。另查，被告提供两份《合同及服务协议执行情况表》，被告以证实其已向原告的已付款情况。原告的意见为，（1）、对第一份情况表中的9项付款无异议，这些已付款项均列明在我方的被告付款明细中。（2）、第二份情况表共列明6项付款，我司对于第1、2、3、4、6项付款无异议，其中第三项付款为临时电梯费，我司虽暂时未找到相关凭证，但我司认可；第6项费用9830元是被告直接给付特检院的电梯检验费，我司自愿从被告对我司的欠款中予以扣除；我司所列被告的付款清单中未列第3项、第6项付款，但庭审中我司已陈述认可1333600元，1333600元便是第6项付款中的部分，第6项付款1602000元与1333600元的差额为268400元；第5项付款，是被告直接支付特检院的年检费，双方对此款从未有口头或书面约定由谁负担，且被告之前从未口头或书面告知过原告，故我司认为此项付款与我司无关。（3）、我司认为被告的总的付款情况为，我司清单中所列明的被告付款38246917.85元，再加上1333600元，再加上268400元，再加上9830元，合计39858747.85元。庭审中，原告主张，我方主张的款项本金包含：1、设备款；2、安装款；3、首期维修费；4、临时用梯费用。一、关于设备款、安装款、临时用梯费用。中标通知书、供应协议书载明了设备款金额为37750981元，安装金额为4307985元。电梯供应补充协议（一）约定增加供应款57000元。设备供应总价款是37807981元（即上述37750981元加上增项5.7万元）。被告就设备款已付款金额为34876917.85元，安装款已付金额为3101600元，扣减后被告欠付设备款金额是2931063.15元，安装款欠款金额是1206385.00元，欠款金额在2018年1月26日签订的协议中进行了分项。协议的第一项所述的150万元与第五项中载明的1431063.15元总和便是原告上述欠款所欠电梯款2931063.15元。安装费体现在协议第五项568936.85元，该金额加上第六条的100万中包括的637448.15元为安装款，确定安装欠款金额是1206385元。临时用梯款协议中标注的有第六条的362551.85元、第七条中的50万元，但这一款项不齐，实际欠付的临时用梯款为1134800元。在双方邮件中有一个扣款3万元原告起诉时未扣，按照被告邮件确认的临时用梯款欠款金额为1104800元。综上，被告在协议中对各项款项有付款计划的予以了确认，没有付款计划的未予以确认。二、维修款是协议中第二条442839元。综上，电梯供应合同、安装合同、补充协议、临时用梯款、修理款尚欠款项总金额是：45295605元-3万元扣款-39580517.85元-268400元-9830元=5406857.15元。上述事实，有原告提供的中标通知书、供应协议书、分包合同协议书、补充协议书、协议、《电梯安装监督检查结论报告》、修理明细及费用、修理/升级报价单与报价函、修理/升级报价单、律师函等书证及被告提供的函件、联系函等书证当事人陈述予以证实。本院认为，二原告与被告双方系合同纠纷，双方当事人应当依诚实信用原则享受各自权利、履行各自义务。合同签订后，二原告已为被告将电梯安装完毕，并取得天津市特种设备监督检查技术研究院出具的《电梯安装监督检查结论报告》。鉴于双方对于合同的实际履行情况，二原告与被告于2018年1月26日签订《协议》，对于各种费用的给付进行了约定。一、《协议》第一项明确约定“先期150万元（电梯供应合同款），高银同意在第一批次完成且取得高银颁发的接收证书后、第二批次整改前但最迟不晚于2017年12月31日向奥的斯支付150万元”,二原告已完成第一批次的整改，且电梯已取得当年检验报告（就是天津特检出具的检验报告），但被告却至今未向原告颁发接收证书，且被告在原告书面函告后至今亦未颁发，根据协议约定的“如非奥的斯方原因造成逾期颁发的视为已颁发”，故被告应于2017年12月31日前给付原告150万元，至今未付，应承担给付责任。二、关于维修费442839元。原告提供的修理明细及费用、修理/升级报价单与报价函、修理/升级报价单，根据上述证据的内容可确认，原告依约完成了《协议》第二条中载明的整改工作，故被告应给付原告维修费442839元，被告至今未付应承担给付原告维修费442839元的责任。三、《协议》第三条约定“奥的斯在收到上述款项并现场工地始终具备施工条件的情形下，90天完成第二批次整改工作”，因被告的原因，被告至今未给付《协议》第一条、第二条所载明的款项，致使原告根本无法开展第二批次以后的整改工作。《协议》第五条约定了200万元的给付条件，但因为被告的原因致使第二批次以后的整改无法开展，应视为200万元的付款条件已成就，故被告应承担给付原告200万元的责任。四、《协议》第六条中所载明的安装款637448.15元，同理，因为被告的原因致使第二批次以后的整改无法开展，应视为安装款637448.15元的付款条件已成就，故被告应承担给付原告安装款637448.15元的责任。五、临时用梯费用。双方均确认，已实际产生临时用梯费用2736800元，原告自认被告已给付临时用梯费用1602000元、扣款3万元，尚欠1104800元未付，故，被告应承担给付原告1104800元的责任。再者，被告另行最后提供二份《合同及服务协议执行情况表》，原告对第一份情况表中的付款无异议；第二份情况表中第五项的付款13913元，被告并未将此款直接付给原告，且双方未有口头或书面约定此款由原告负担，故此款不应视为被告对原告的付款。根据原告对第二份情况表中其他项付款的意见，第6项付款9830元，原告自愿从被告欠款中予以扣除。综上，被告尚欠二原告设备款、安装款、首期维修费、临时用梯费用合计5406857.15元至今未付，被告应承担给付二原告款项5406857.15元的责任。六、关于逾期付款利息损失事宜。《协议》约定被告应于2018年9月30日前付清款项，但被告未依约付款，故被告应承担给付原告逾期付款利息损失的责任（以款项5406857.15元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款利率自2018年10月1日计算至2019年8月19日；以款项5406857.15元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2019年8月20日计算至实际给付之日止）。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百五十九条、第一百六十一条的规定，判决如下：一、被告高银地产（天津）有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告奥的斯电梯（中国）有限公司、奥的斯电梯（中国）有限公司天津分公司款项5406857.15元；二、被告高银地产（天津）有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告奥的斯电梯（中国）有限公司、奥的斯电梯（中国）有限公司天津分公司逾期付款利息损失（以款项5406857.15元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款利率自2018年10月1日计算至2019年8月19日；以款项5406857.15元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2019年8月20日计算至实际给付之日止）。三、驳回原告奥的斯电梯（中国）有限公司、奥的斯电梯（中国）有限公司天津分公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费26853元，诉讼保全费5000元，合计31853元，二原告负担600元，被告高银地产（天津）有限公司负担31253元，此款于本判决发生法律效力之日起十日内交付本院。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市第一中级人民法院。审判员  龚士军二〇二〇年十二月三十日书记员  戴玉洁附：本裁决文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国合同法》第六十条第一款：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第一百零七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百五十九条：买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。第一百六十一条：买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。