浙江省诸暨市人民法院民 事 判 决 书（2020）浙0681民初1999号原告（反诉被告）：诸暨市万众装饰设计有限公司。住所地诸暨市暨阳街道环城北路**世纪花城晴川阁**000123店面。法定代表人：陈建松。委托诉讼代理人：许志军，浙江三福律师事务所律师。委托诉讼代理人：俞佳煜，浙江三福律师事务所律师。被告（反诉原告）：诸暨市蜜芽文化传播有限公司。。住所地诸暨市浣东街道苎萝东路**一百城东营业广场**法定代表人：俞霜威，系公司执行董事兼经理。委托诉讼代理人：斯友全，浙江司正律师事务所律师。委托诉讼代理人：俞张玲，系公司员工。原告诸暨市万众装饰设计有限公司（以下至判决主文前简万众装饰公司）与被告诸暨市蜜芽文化传播有限公司（以下至判决主文前简称蜜芽公司）装饰装修合同纠纷一案，本院立案受理后，蜜芽公司在诉讼中提出了反诉。该案适用简易程序于2020年6月23日公开开庭进行了审理；后因该案案情复杂，依法转为普通程序于2020年11月3日再次公开开庭进行审理。万众装饰公司的委托诉讼代理人许志军、俞佳煜及蜜芽公司的委托诉讼代理人斯友全到庭参加上述庭审；蜜芽公司的委托诉讼代理人俞张玲到庭参加了第二次庭审。本案现已审理终结。万众装饰公司向本院提出诉讼请求：一、判令被告向原告支付工程款128554元；二、判令被告向原告支付以258554元为基数，自2019年6月16日起至款付清之日止按每日0.2%计算的违约金；三、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2019年5月6日，原、被告双方签订了《诸暨市万众装饰设计有限公司施工合同》，约定由原告对被告的玛酷机器人培训中心进行装修，合同价款为241400元，并约定被告未按期足够支付工程款的，每延误一天向原告支付约定的实际合同价款的0.2%计算的违约金，施工合同还对工程概况、工程变更、工程款支付等进行了约定。合同签订后，原告按照施工合同的约定履行了全部合同义务，并完成了被告提出的增加工程的施工。但被告仅履行了部分付款义务，至今尚欠工程款128554元。经原告多次催讨，被告至今未付。蜜芽公司答辩称：1、原告装修质量不合格，甲醛超标，延迟到2019年8月20日交付，使被告丧失培训机会，造成严重损失。2、被告已经支付工程款130000元，工程总款项为241400元，扣除原告应付的赔偿款（已提出反诉），被告不需要支付款项给原告，请求驳回原告的诉请；3、即使构成违约，违约金计算标准过高，请求法院予以调整，且只能以未付款为基数。蜜芽公司向本院提出反诉请求：一、判令万众装饰公司赔偿反诉原告房租、物业费、加盟费、员工工资等各项经济损失合计192858.53元；二、本案诉讼费由反诉被告承担。诉讼中，原告将第一项诉请变更为：要求反诉被告支付反诉原告各项经济损失合计167858.53元；并要求反诉被告支付反诉原告违约金28968元。事实和理由：2019年5月6日，反诉原告与反诉被告签订《诸暨市万众装饰设计有限公司施工合同》一份，约定由反诉原告为反诉被告位于城东一百商场的培训中心进行装修，约定开工日期为2019年5月8日，竣工日期为2019年6月13日。由于反诉原告是一家招收未成年学员的教育培训机构，反诉原告开始就反复强调反诉被告应当使用符合环保要求的材料，甲醛指标必须达标。但遗憾的是2019年6月20日经双方检测，甲醛超标正常指标十倍左右，后反诉被告虽进行了除甲醛处理，甲醛指标仍然超标，直至2019年8月20日，反诉被告再次进行甲醛检测，才告知反诉原告甲醛指标正常，可以入驻，反诉原告才开始入驻营业。根据双方签订的合同第九条第（4）款约定，竣工验收的前提条件包括进行有毒气体检测，即意味着有毒气体如不达标，则视为工程竣工验收无法通过，即便反诉被告所谓2019年8月20日甲醛指标正常的说法属实，工期亦延误两个多月，导致反诉原告错过了暑期黄金招生阶段，由此给反诉原告造成巨大损失。经与反诉被告协商未果，诉至法院，望判如所请。万众装饰公司针对反诉答辩称：1、反诉原告主张的赔偿及违约金没有事实和法律依据，反诉被告不存在工期延误的情况；2、反诉原告提供的证据没有证明力，主张的费用与本案无关联性；3、反诉原告既主张违约金又主张损失，存在重复主张，违约金请求也不能成立。综上，反诉原告的诉请应当全部驳回。经审理，本院认定事实如下：2019年5月6日，蜜芽公司（甲方）和万众装饰公司（乙方）签订了《诸暨市万众装饰设计有限公司施工合同》一份，约定蜜芽公司将位于城东一百商场玛酷机器人培训中心的室内装饰装修工程承包给万众装饰公司，由万众装饰公司包工、包基础施工材料、包部分（或全部）主材；工程期限为40天，开工日期2019年5月8日（首期工程款到位后的第三天为开工日期），竣工日期2019年6月18日（按约定质量验收标准验收合格的日期为竣工日期）；工程造价为241400元；工程量增加或设计变更经甲方确认，工期相应顺延；竣工验收时乙方须整理好各种材料环保检测报告、材料合格证，进行有毒气体检测；双方未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格，由此造成的损失由甲方承担，如果是乙方原因的，则损失由乙方负责；由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的标准，由乙方负责修理。修理费用由乙方承担，工期不顺延；甲方未按期足够支付工程款，每延误一天向乙方支付约定的实际合同价款的0.2%的违约金；由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向甲方支付约定的实际合同价款的0.2%的违约金；工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品由此造成无法验收和损失的，由甲方承担并视同验收合格。甲方第一次付50000元；中途付25000元；工程结束付125000元；余41400元年底付清；双方还对材料供应、工程保修等进行了约定。2019年5月10日，蜜芽公司向万众装饰公司汇入50000元；2019年6月7日再次汇入80000元。在万众装饰公司施工过程中，经双方2019年5月19日协商，增加了外立面门头、吧台工程，双方约定外立面门头、吧台工程价格为12800元，做好即付款；双方还协商增加了隔断工程,蜜芽公司对隔断费用估价为1700元,万众公司表示认可。2019年6月15日，蜜芽公司要求万众装饰公司将涉案工程卫生弄好；6月22日，蜜芽公司已将椅子、桌子、沙发等已搬进涉案工程。蜜芽公司认可涉案装修房屋甲醛检测合格时间为8月20日。另查明，2019年3月22日，蜜芽公司加盟了“玛酷机器人”，并于2019年4月21日承租了涉案房屋进行教育培训，支付了承租房屋第一年物业费20000元及租金122780元并进行了宣传。蜜芽公司雇佣的部分员工2019年6月开始上班，7月份开始对员工进行绩效考核，还为员工交纳了社保。涉案装修房屋自2019年6月中旬至8月有较大电费支出。上述事实有除当事人陈述证实外，还有双方提供的《诸暨市万众装饰设计有限公司施工合同》、万众装饰公司提供的微信聊天记录、短信截图、银行明细以及蜜芽公司提供的《房屋租赁协议》、《玛酷机器人特许加盟合同》、收税完税证明、电费票据等证据予以证实。本院认为，万众装饰公司与蜜芽公司签订的《诸暨市万众装饰设计有限公司施工合同》，系双方当事人的真实意思表示，内容未违反法律法规的强制性规定，应属合法有效。双方应按照约定及时履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任，当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。双方对蜜芽公司分别于2019年5月10日以及2019年6月7日向万众装饰公司支付装修款50000元、80000元均无异议。根据本案事实以及双方当事人诉辩称，本院对本案争议焦点归纳分析如下：一、关于工程款问题。要确认涉案装修房屋尚欠装修款问题，首先要确认新增工程款项，即外立面门头、吧台以及隔断的费用。蜜芽公司对新增加了外立面门头及吧台工程量无异议，但认为价格为11800元，万众装饰公司认为价格为12800元。本院审查认为，根据微信聊天记录，双方对该部分造价进行了讨价还价，但蜜芽公司对万众装饰公司提出“12800好了”未再还价并承诺“门台做好我就会打给你的”，故本院确定该部分工程款项双方协商一致价格为12800元。对于隔断费用，蜜芽公司在微信群里询问“这里的玻璃什么时候装”、“确定安装时间”，万众装饰公司明确表示“但是这个隔断合同预算上没有的，我先给你们做下去再说”，在庭审中，蜜芽公司第一次庭审中陈述“被告没有要求原告做隔断”、第二次庭审中又陈述“是不需要钱的，原告承诺说带带过的”，前后陈述不一致，且并未提供证据证实该部分工程万众装饰公司系免费安装，万众装饰公司虽提供了该部分费用清单为4354元，但蜜芽公司事后认可该费用为1700元，万众装饰公司亦表示同意该部分费用按1700元计算，故该隔断费用本院认定为1700元。综上，涉案装修工程总造价为255900元（241400元+12800元+1700元），扣除已付的130000元，蜜芽公司尚欠万众装饰公司装修费用总计为125900元（255900元－130000元）。二、关于违约问题。万众装饰公司认为蜜芽公司未按时支付装修款,应向其支付以258554元自2019年6月16日起至款付清之日止按日0.2%计算的违约金。蜜芽公司认为，如果存在违约，万众装饰公司诉请违约金计算标准亦过高，应以实际未付工程款为基数，请求法院予以调整；并认为万众装饰公司所装修的涉案房屋质量不合格，甲醛超标，至2019年8月20日甲醛才检测合格，给蜜芽公司造成重大损失，提出反诉要求万众装饰公司赔偿损失167858.53元，支付违约金28968元。1、万众装饰公司是否违约。本院审查认为，根据双方签订的《诸暨市万众装饰设计有限公司施工合同》，施工日期自首期工程款到位后第三天为开工日期，蜜芽公司于2019年5月10日支付万众装饰公司第一笔费用50000元，故涉案装修工程2019年5月13日为开工日期；双方约定工程期限为40天，双方一致认可涉案装饰工程应于2019年6月22日前竣工。本案中,双方均未提供涉案装修房屋竣工验收书面交接手续,根据万众装饰公司提供的微信聊天记录，2019年6月15日，蜜芽公司要求“明天一早帮我们卫生去搞完”，合同亦明确约定工程竣工后由万众装饰公司负责清扫现场,再结合微信聊天记录中图片显示，2019年6月22日蜜芽公司已将椅子、桌子等摆放在涉案装修房屋，故本院认定合同约定的涉案装饰装修工程完工时间为2019年6月22日（新增工程隔断除外）。关于涉案装修房屋的质量问题,根据双方签订的《诸暨市万众装饰设计有限公司施工合同》，竣工验收时万众装饰公司须整理好各种材料环保检测报告，进行有毒气体检测，但同时约定未办理验收手续，蜜芽公司不得入住，如擅自入住视同验收合格，提前使用或擅自动用工程成品由此造成无法验收和损失的，由蜜芽公司承担并视同验收合格。本案中，双方虽约定工程竣工需进行有毒气体检测，但并未约定有毒气检测的具体标准及违约责任，双方亦均未提供涉案装修房屋竣工验收的书面材料。鉴于蜜芽公司在2019年6月22日前已将培训所需的桌子、椅子等摆放好放在涉案房屋内，结合蜜芽公司提供的员工工资发放清单及涉案房屋电费支出情况,可推定蜜芽公司已于2019年6月22日入住涉案房屋，根据双方约定应视同验收合格，即使因甲醛超标导致蜜芽公司存在损失,该损失亦应由蜜芽公司自身承担。故本院对蜜芽公司认为万众装饰公司存在违约行为，要求万众装饰公司承担违约责任的反诉诉请不予支持。2、蜜芽公司是否存在违约。根据合同约定，蜜芽公司应在第一次付50000元，中途付25000元，工程结束付125000元，余41400元年底付清涉案工程款项，并约定蜜芽公司未按期足额支付工程款，每延误一天向万众装饰公司支付约定的实际合同价款的0.2%的违约金。鉴于涉案房屋装修于2019年6月22日已竣工，但蜜芽公司至今只支付130000元，扣除新增外立面门头、吧台工程12800元，实际支付合同价款117200元，在支付涉案款项方面，蜜芽公司明显存在违约行为。现万众装饰公司诉请蜜芽公司支付以258554元为基数自2019年6月16日起至款付清之日止按日0.2%计算的违约金，而蜜芽公司认为违约金过高，要求法院予以调整。鉴于本院认定涉案工程结束时间为2019年6月22日，且万众装饰公司并未提供其实际损失的具体依据，根据本案实际情况，本院支持蜜芽公司支付万众装饰公司以未付工程款为基数即125900元自2019年6月23日起至款付清之日止按年利率6%计算的违约金。据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条以及《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下：一、被告（反诉原告）诸暨市蜜芽文化传播有限公司应支付原告（反诉被告）诸暨市万众装饰设计有限公司尚欠款项125900元，并支付该款自2019年6月23日起至款付清之日止按年利率6%计算的违约金，款定于本判决书生效之日起十日内付清；二、驳回原告（反诉被告）诸暨市万众装饰设计有限公司的其余诉讼请求；三、驳回被告（反诉原告）诸暨市蜜芽文化传播有限公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费4539元，由原告（反诉被告）诸暨市万众装饰设计有限公司负担1494.50元，被告（反诉原告）诸暨市蜜芽文化传播有限公司负担3044.50元；反诉案件受理费2118.30元（诸暨市蜜芽文化传播有限公司预付4157.17元），由被告（反诉原告）诸暨市蜜芽文化传播有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省绍兴市中级人民法院。审 判 长  孙 兵审 判 员  陈 翊人民陪审员  何越坚二〇二〇年十二月三十日书 记 员  傅佳佳