河北省张家口经济开发区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀0791民初1501号 原告：吴晓博，男，1993年8月28日出生，汉族，住张家口市康保县。 原告：郭丽兴，女，1975年1月13日出生，汉族，住张家口市怀安县。 以上二原告的委托诉讼代理人：王建斌，河北华研律师事务所律师。 被告：王彦伟，男，1988年9月16日出生，汉族，住张家口市桥**。 原告吴晓博、郭丽兴与被告王彦伟装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年10月19日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告吴晓博、郭丽兴及其委托诉讼代理人王建斌、被告王彦伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告吴晓博、郭丽兴诉称，原告为了装修位于张家口经济开发区，于2020年3月28日与被告签订了《工程装饰装修合同书》，合同约定，由被告负责施工，承包方式为包工包料，工程款共计305000元，工期75天，开工日期为2020年3月28日，竣工日期为2020年6月13日。合同签订后，原告根据合同约定共支付被告材料款和人工费共计200000元。被告并没有如期完工，而且被告开始施工后先后出现了多处质量问题，2020年7月19日被告明确告知原告无法继续施工，致使工程处于停工状态。原告无奈只能找第三方进行了施工，并对被告所完工的工程进行了返工。被告工期延误已达两个多月，理应继续履行合同、继续施工，将符合质量要求的装修房屋交付给原告。由于被告的违约行为造成原告不能按时使用房屋，以及装修工程中存在多处质量问题而且至今未完工，给原告造成了巨大的经济损失，被告理应承担违约责任。为此，原告诉至法院，请求法院依法判决：1.解除原、被告之间签订的《工程装饰装修合同书》，责令被告返还原告工程款65722.41元；2.被告向原告支付违约金109800元（自2020年6月13日起至2020年7月19日止，每日按工程总价的1%计算）；3.被告赔偿原告因被告无法继续履行合同给原告造成的损失447220.25元；4.被告承担本案的诉讼费。 被告王彦伟辩称，1.原告两次给我付款共计200000元，原告认为我花了145000元，实际我所花的费用超过了200000元，我没有挪用这些费用；2.违约金部分，工期是比较短，签合同的时候我没有多考虑，造成了现在的违约，原告算出的违约金，希望原告酌情商量一下；3.给原告造成的损失我真的是没有办法承担。 经审理查明，2020年3月28日，原告吴晓博、郭丽兴与被告王彦伟签订《工程装饰装修合同书》，约定，原告将位于张家口经济开发区商橙子快捷宾馆整体装饰装修工程承包给被告进行施工，承包方式为包工包料；工程期限为75个工作日，开工日期为2020年3月28日，竣工日期为2020年6月13日；承包价款是305000元，原告于开工前3天支付100000元，于水电隔断结束支付150000元，于成品安装前支付35000元，剩余20000元于完工一个月内付清；因被告的原因造成工期延误的，每拖延一天，应向原告支付1%的违约金；因原告原因造成工期延误的，应当赔偿被告因此造成的人工费损失；原告不能按照前述约定期限足额支付被告工程款的，应当按照0.1%支付被告延期付款违约金；因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失（其他约定详见合同条款）。合同签订后，原告于2020年3月29日被支付告工程款100000元，于2020年5月8日支付被告工程款50000元，于2020年5月9日支付被告工程款50000元。2020年7月15日被告明确告知原告无法继续履行合同。2020年7月19日，被告向原告出具情况说明，确认橙子快捷宾馆目前完成项目有：强电改造、给排水工程、木工工程（隔墙、吊顶、卫生间墙面）、瓦工工程（防水工程、地下室瓦工、卫生间瓦工）；未完成项目有：卫生间钢化玻璃摔断、油工工程、卫生间洁具、及门窗工程尾款。在庭审中，原、被告均同意从2020年7月19日起解除合同。按照被告给原告出具的《橙子快捷宾馆报价明细》计算，被告已完成工程的总价为134277.59元。 又查，2020年7月25日，原告吴晓博、郭丽兴与长安鼎峯印象装饰设计工作室签订《鼎峯装饰工程施工合同》，约定，原告将位于张家口经济开发区橙子快捷宾馆的装修工程承包给长安鼎峯印象装饰设计工作室进行施工，工程总价款为368193.75元。另外，长安鼎峯印象装饰设计工作室对被告施工完毕的部分工程进行返工，返工项目费用为79026.50元。原告于2020年7月25日支付长安鼎峯印象装饰设计工作室宾馆返工费用79000元，又于2020年8月15日支付长安鼎峯印象装饰设计工作室装修未完成项目费用368193元。 上述事实，有原、被告当庭一致陈述及原告提交的《工程装饰装修合同书》一份、被告王彦伟书于2020年7月29日出具的未完成项目说明一份、聊天记录一份、被告已完工项目报价明细一份、鼎峯装饰工程施工合同一份、收据两张、照片九张、材料单一份在案佐证。 本院认为，原告吴晓博、郭丽兴与被告王彦伟所签订的《工程装饰装修合同书》，是双方当事人的真是意思表示，且不违反法律规定，合法有效，本院予以确认。合同签订后，对双方当事人均具有法律约束力。合同签订后，原告于2020年3月29日向被告支付工程款100000元，于2020年5月8日向被告支付工程款50000元，于2020年5月9日向被告支付工程款50000元，被告对此事实予以认可，本院予以确认。2020年7月15日被告明确向原告表示无法继续履行合同，在庭审中，原、被告均同意从2020年7月19日起解除合同，对此本院予以支持。原告已支付被告工程款共计200000元，按照被告给原告出具的《橙子快捷宾馆报价明细》计算，被告已完成工程的总价为134277.59元，剩余工程款65722.41元被告应当返还原告。被告辩称200000元工程款均已用于宾馆装修，但被告提供的现有证据不足以证明其主张，其应承担举证不能的不利后果，对于被告该抗辩理由本院不予支持。《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”第一百一十四条规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。……”《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十八条规定：“当事人依照合同法第一百一十四条第二款的规定，请求人民法院增加违约金的，增加后的违约金数额以不超过实际损失额为限。增加违约金以后，当事人又请求对方赔偿损失的，人民法院不予支持。”可见，合同约定违约金的目的是为了弥补一方当事人因另一方的违约行为而遭受的损失，而违约金与赔偿损失不能同时适用，当约定的违约金数额低于实际损失时，可以请求法院予以增加，但以不超过实际损失额为限。本案被告未按约定工期完成装修工作，且被告向原告表示无法继续履行合同，被告的行为已构成违约。现被告的违约行为给原告造成的实际损失要大于合同约定的违约金数额，故原告可以要求被告赔偿实际损失。因原、被告签订合同约定的工程总价款为305000元，被告已完成工程的总价为134277.59元，未完工程总价为170722.41元，而原告就未完工程另行承包给长安鼎峯印象装饰设计工作室进行施工实际支出的工程款为368193元，二者的差价197470.59元系原告因被告的违约行为多支出的费用，属于原告的实际损失，应由被告予以赔偿。被告已完成工程部分质量不合格，原告委托长安鼎峯印象装饰设计工作室进行返工，支付返工费用79000元，亦系原告因被告的违约行为多支出的费用，属于原告的实际损失，应由被告予以赔偿。原告要求被告支付违约金109800元，因被告已经赔偿原告实际损失，不应再重复支付违约金，故对原告的该项诉求，本院不予支持。因此，对于原告要求解除合同，并要求被告返还工程款65722.41元、赔偿损失276470.59元（197470.59元＋79000元）的诉讼请求，本院予以支持；对于原告的其他诉讼请求，不予支持。 综上所述，《中华人民共和国合同法》第八条、第九十三条第一款、第九十七条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十八条之规定，判决如下： 一、原告吴晓博、郭丽兴与被告王彦伟于2020年3月28日，签订的《工程装饰装修合同书》从2020年7月19日起解除合同。 二、被告王彦伟于本判决生效之日起二十日内返还原告吴晓博、郭丽兴工程款65722.41元。 三、被告王彦伟于本判决生效之日起二十日内赔偿原告吴晓博、郭丽兴实际损失276470.59元。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费10027元，减半收取5014元，由原告吴晓博、郭丽兴负担1814元；由被告王彦伟负担3200元（限于本判决生效之日起十日内交纳）。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省张家口市中级人民法院。 审 判 员 闫昊昀 二〇二〇年十二月三十一日 法官助理 赵红月 书 记 员 王佳博 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。 当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》 第二十八条当事人依照合同法第一百一十四条第二款的规定，请求人民法院增加违约金的，增加后的违约金数额以不超过实际损失额为限。增加违约金以后，当事人又请求对方赔偿损失的，人民法院不予支持。