河南省郑州高新技术产业开发区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0191民初24146号原告中工国际建设安装集团有限公司，住所地河南省长垣市蒲东长城大道973号。统一社会信用代码91410181068937388。法定代表人杜汉卿，董事长。委托代理人田玉涛、谢长江，河南弘治律师事务所律师。代理权限：特别授权。被告郑州华之源医学检验实验室有限公司，住所地河南自贸试验区郑州片区（郑东）明理路与白佛南路交叉口中原金融产业园一期一号楼。统一社会信用代码91410100MA4530CA3F。法定代表人张辉，董事长。委托代理人张莎莎、陈恒，河南天基律师事务所律师。代理权限：特别授权。原告中工国际建设安装集团有限公司与被告郑州华之源医学检验实验室有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年12月16日立案后，依法由审判员崔敏适用简易程序独任审判，公开开庭进行了审理。原告中工国际建设安装集团有限公司的委托代理人田玉涛、谢长江，被告郑州华之源医学检验实验室有限公司的委托代理人张莎莎、陈恒到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告中工国际建设安装集团有限公司提出诉讼请求：1、判令被告支付原告工程款4285088元及资金占用期间利息（以工程款4285088元为基数，自原告起诉之日起按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算至实际清偿之日止）；2、本案的诉讼费用由被告承担。事实与理由：原、被告双方经协商，于2019年3月签订《建筑装饰装修工程施工合同》，约定由原告对被告的建筑大楼中办公区及普通实验室区未完成的装饰装修工程基础装修部分进行施工，双方并约定合同价款暂定为3500000元。合同签定后，原告依照和通约定进行施工，后原告施工完毕后由被告进行验收，被告并出具竣工验收表。原告在施工过程中，因实际施工工程量有所增加，被告分别于2019年6月3日、2019年6月16日、2019年7月1日向原告出具工程签证单，经核算，原告实际施工增加的工程量价款共计为1085088.1095元。截止目前，被告进向原告支付了工程款30万元，剩余共计4285088元工程款，被告至今拒不支付。被告郑州华之源医学检验实验室有限公司辩称，一、原告未按照双方签订的《建筑装饰装修工程施工合同》约定完成施工内容，被告无奈将其承包范围内的大部分工程另行发包给另外三家施工单位，原告对涉案工程仅装修了极少部分，原告要求按照《建筑装饰装修工程施工合同》约定的暂定工程价款进行结算，无事实和法律依据，应驳回原告的诉讼请求。二、原告所提交的《工程签证单》及清单不相符、不真实，清单内容均包含于主合同的承包范围内，并非属于增项内容，且清单中的价款，被告均不予认可，故清单中所对应的价款金额不应当作为结算依据。三、原告实际施工的工程量仅为其提交的清单中列举的工程量，并非其所主张的合同约定的全部工程内容，且《建筑装饰工程施工合同》中第1.7条明确约定，合同暂定价款为350万元，实际价款以双方认可的工程结算价格为准。因此，原告的工程价款应当以被告签字、盖章认可的清单中的工程量为基础进行结算，被告认为结算价为30万元，且已经支付完成。若双方针对结算价款无法达成一致，可以原告已完工程量为基础，申请鉴定机构进行鉴定，以鉴定机构出具的鉴定意见作为双方结算的依据。四、原告施工的工程严重逾期，应当按照合同第9.2条的约定承担违约责任，向被告支付违约金，原告直至2019年12月时，“五楼阶梯会议室墙面、隔断、走廊、其他房间墙面未完工、房间门、订制柜子线条未安装”等工程仍未完工。根据《建筑装饰工程施工合同》第9.2条之约定，原告应当按照合同金额日0.1%支付违约金，截至2019年12月，违约金计算金额为735000元，同时根据合同约定，延期交付超过7日，被告有权不再支付剩余工程款。因此，被告无需再向原告支付任何工程款。经审理查明：原被告双方签署《建筑装饰工程施工合同》一份，约定原告总承包郑州华之源医学检验实验室有限公司装饰装修工程EPC施工。合同约定工期50天，自2019年3月16日起，至2019年5月6日止（上下浮动7天）。合同1.7约定：工程暂定价款350万元，税率9%，其中不含税价3211009.17元，并约定实际价款以双方认可的工程结算价格为准。1.3承包范围约定：本项目建筑层数五层，建筑面积约8200㎡；承包范围包括办公区及普通实验区未完成的装饰装修工程基础装修部分（含排水工程、强电工程等），地毯、窗帘等软装部分不属于该合同施工范围。如产生额外工程，双方协商工程费用。质保期约定为一年。合同6.1约定：双方商定本合同价款采用第（1）种；（1）固定价格……合同6.3条约定：工程竣工验收后，原告提出工程结算并将有关资料送交被告，被告自接到上述资料14天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。《竣工验收表》载明开工日期2019年3月16日，竣工日期2019年5月16日，工程甩项情况：五楼阶梯会议室墙面、隔断，走廊灯，其他房间墙面未完工，房间门，订制柜子线条未安装、玻璃隔断未安装牢固。被告员工成某签字并加盖被告公章。庭审中，证人成某否认其在《竣工验收表》中的签字盖章系对原告履行合同施工义务的验收，仅系对甩项部分的确认。2019年6月3日，被告对原告施工的《四楼维修顶面》、《四楼刮白喷漆》、《三楼》、《二楼》、《一楼和四楼》载明的工程量予以确认，对原告主张的单价不予核定，注明待竣工后统一结算。2019年6月16日，被告对原告施工的《木饰面报价清单》、《一楼》载明的工程量予以确认，对原告主张的单价不予核定，注明待竣工后统一结算。2019年7月1日，被告对原告施工的《一楼》、《预算的》载明的工程量予以确认，对原告主张的单价不予核定，注明待竣工后统一结算。对以上被告确认的工程量，原告主张工程款为1085088.11元。2019年6月14日、2019年7月19日，被告分两笔向原告转账300000元。案涉项目现已完工。原告施工前由河南宏达建设工程有限公司进行施工。2019年3月27日，原告发包郑州华之源医学检验实验室改造项目给涉县卓越工程技术服务有限公司，工程内容为图纸洁净区域内空调控制部分、普通电气及UPS电气部分、暖通部分、给排水部分及所有实验区域内门窗部分；负责图纸的完善及竣工图的设计归档。河南省华之源生物技术有限公司将案涉建筑全部基装工程（含给排水工程、强电工程等）、水吧区未完成工程（包括人造石台面）、五楼出电梯口的墙面工程的装饰工程发包给河南秀特装饰设计工程有限公司，工期约定2019年9月16日至10月26日。2019年11月12日，河南华之源健康管理有限公司发包案涉建筑净化装饰部分；门窗安装部分；空调机组安装部分；配电照明部分；净化设备、实验家具安装部分；给排水部分；空调管路安装部分给北京北恒净化工程技术有限公司。以上事实由《建筑装饰工程施工合同》、签证单、付款回执单、被告举证的建设工程施工合同、证人证言以及庭审笔录予以佐证。本院认为，当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。本案中，关于合同部分：双方合同约定“承包范围包括办公区及普通实验区未完成的装饰装修工程基础装修部分（含排水工程、强电工程等），地毯、窗帘等软装部分不属于该合同施工范围”，约定施工范围不明确，与签证部分是否重叠不能确定。合同1.7条约定“实际价款以双方认可的工程结算价格”为准，与合同6.1条约定固定价格前后矛盾，约定价款不明。《竣工验收表》确认原告施工存在甩项，且与其他四公司施工相互交错。《竣工验收表》证明的工程竣工事实与签证中备注的待竣工后统一结算不符，载明的工期也与签证不符，在《竣工验收表》签字盖章的成某也否认其行为系对原告施工进行验收，本院认为《竣工验收表》不能作为涉案项目竣工及结算的依据。原告无法证明其实际施工工程量，原告请求被告按照合同固定价格3500000元支付工程款，但未能举证证明其依约完成合同内容，本院不予支持。关于签证部分：被告对工程量予以确认，对结算单价不予核定，双方合同约定“工程竣工验收后，原告提出工程结算并将有关资料送交被告，被告自接到上述资料14天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意”，被告在2019年7月1日完成对签证部分工程量的确认，被告主张已付300000元即为最终结算但无证据证明，原告请求被告支付签证部分工程款1085088.11元，扣减被告已付300000元，本院对剩余785088.11元予以支持。原告主张自起诉之日即2020年12月16日起支付利息，本院予以支持。综上，依据《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十条、第二十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告郑州华之源医学检验实验室有限公司于本判决生效后十日内向原告中工国际建设安装集团有限公司支付工程款785088.11元及利息，利息自2020年12月16日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际清偿之日止。二、驳回原告中工国际建设安装集团有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费41081元，减半收取20540.5元，由原告中工国际建设安装集团有限公司负担16777.5元，由被告郑州华之源医学检验实验室有限公司负担3763元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状一式七份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费，并将交费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。审判员 崔 敏二〇二〇年十二月二十八日书记员 刘安琪