陕西省白河县人民法院   民 事 判 决 书   (2020)陕0929民初1816号     原告：胡荣才，(曾用名胡某某)，男，1967年10月10日出生于江苏省泰州市，汉族，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，住泰州市医药高新区，现住白河县。   委托诉讼代理人：周大兵，上海市XX城（西安）律师事务所律师。    被告：安康碧海银沙浴业有限责任公司，统一社会信用代码，住所地：白河县楼。   法定代表人：左立发，系该公司董事长。   被告：李成军，男，汉族，1976年4月26日出生于陕西省白河县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，住白河县。   原告胡荣才与被告安康碧海银沙浴业有限责任公司、李成军承揽合同纠纷一案，本院于2020年11月30日受理后，依法适用简易程序于2020年12月21日公开开庭进行了审理。原告胡荣才及委托诉讼代理人周大兵与被告安康碧海银沙浴业有限责任公司法定代表人左立发、李成军均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   原告胡荣才向本院提出诉讼请求：1、依法判决二被告共同支付原告装修费71万元；2、判决被告承担本案诉讼费。   事实与理由：被告安康碧海银沙浴业有限责任公司因经营所需，于2018年10月1日委派其股东李成军与原告签订《南岭子洗浴中心装修合同》，约定原告以88万元的价款以包工包料的方式承接位于白河县XX镇XX苑XX号XX楼XX苑装修项目，李成军口头承诺按进度付款，但是实际履行过程中没有按照进度付款，仅支付材料款34万元，另外施工过程中被告变更走道过道的施工方式（在已经贴好地砖的情况下拆除采用大理石）增耗材料费、人工费6万元，增加美缝4万元，增加地暖5万元，增加泡池基础、空调主机、地脚材料和人工费2万元，超出合同之外累计增加费用17万元，竣工后拖延验收，还以轻微瑕疵拒付装修款，在原告修缮后，仍无理要求原告承担高额违约责任，原告认为，债务应当清偿，原告按照合同约定完成了88万元的工程量，另增加17万元，合计105万元，被告支付34万元，余款71万元应当及时支付，被告拒不支付的行为导致原告无法按时支付工人工资，导致原告被白河县人民法院以拒不支付劳动报酬罪判处有期徒刑六个月（已执行完毕），给原告造成了巨大损失，现提起诉讼，请依法判决。   被告安康碧海银沙浴业有限责任公司辩称，一、请求法院驳回原告与被告安康碧海银沙浴业有限责任公司的装饰装修合同纠纷诉求。二、所有诉讼费用由原告自行承担。   事实及理由：1、我公司前称为成奎浴业有限责任公司，并未与原告签定装修合同，且合同并未有公司盖章与法人代表签字，原告所出示的合同属原告与被告李成军个人行为，而且原告所出示的合同并非原合同的真实有效表示。属涂改伪造合同，无任何法律效应；2、原合同真实内容为大清包，除甲方提供设备包括：水系统、中央空调、电视、沙发、网络监控等除外，其他在由乙方承包范围之内，总承包单价为88万元；3、合同明确约定，由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方工程款1%向甲方支付违约金。而原告提供的合同属自行涂改伪造的；4、合同第二十条合同效力中约定有效期为一年，自2018年10月1日至2019年12月28日止，也就是在此一年之内是本合同的有效法律期限；5、据当时股东熊礼奎陈述，公司不欠原告任何装修款项，于2019年1月25日开张之前已付原告装修工程款62万元，余额26万元，扣乙方工期拖延30天，每天8800元，共计264000元，连合同约定的保修金都未扣除；6、当事人股东李成军2019年9月9号在包万意瀚林大酒店办公室谈熊礼奎、牛玉国、席辉股权转让交接事宜，并亲自述称不欠装修款，他于2019年过年前全部已结清，不欠任何外债，当时有巴运飞、包万意、左立发、李成军等一起当面；7、我公司资产转让时间是2020年9月22日，在此之前将近2年原告并未向我公司提出索要装修欠款也未向法院提起任何诉讼请求，且在我公司转让2个月后提出诉讼，原告私自篡改合同中主要约定条款，存在严重欺诈行为。因此我公司再次请求法院认真调查核实，以维护我公司的合法权益，并支付我公司2018年12月28月至2019年12月28日期间所产生的维修费用97981元。我公司及新股东在股份转让时有明确约定，原公司外欠账务与新变更的公司及股东无关。   被告李成军辩称，签订装修合同的时候公司还没有注册，然后才以我的名义跟原告签的合同，所以没有加盖公司的公章，因此这是公司的事，跟我个人没有关系。   审理查明，被告安康碧海银沙浴业有限责任公司成立于2018年9月28日，成立时公司名称为安康市成奎浴业有限责任公司，法定代表人为巴运飞，公司注册资本550万元，公司股东四人，巴运飞认缴出资100万元、李成军认缴出资150万元、席辉认缴出资150万元、熊礼奎认缴出资150万元。2019年9月11日席辉、熊礼奎将本人名下的股份变更登记至巴运飞名下，巴运飞认缴出资额变更为400万元。2019年10月8日巴运飞将其名下股份转让给包万意和左立发二人，包万意认缴出资额110万元、左立发认缴出资额238.7万元，李成军认缴出资额由150万元增加为201.3万元，股东认缴出资总额仍为550万元，同日公司名称由安康市成奎浴业有限责任公司变更为安康碧海银沙浴业有限责任公司，同时公司法定代表人由巴运飞变更为左立发。   2018年10月1日，原告胡荣才以曾用名胡某某的名义与被告李成军签订《南岭子洗浴中心装修合同》，合同上原告方加盖有南方装饰工程有限公司印章，合同约定原告胡荣才以包工包料形式对安康市白河县XX镇XX路XX号楼XX楼XX苑XX中心进行装修，总价款为880000元，工程款给付方式为：1、砌墙、水电初期完工（包括热水管道安装完毕）付25万元；2、防水地暖、地砖、墙砖贴好付15万元；3、木工吊顶做好付10万元；4、腻子地板、木门、墙布做好付10万元；5、装修完毕验收合格支付23万元；6、质保金5万元一年后支付；7、双方款项往来，均应出具收据，施工结束，甲方付清应付数项后乙方应当出具合法手续；8、竣工验收合格后，甲方有权留取工程总价款的5万元作为保修基金，竣工验收合格后一年内没有发生工程质量问题的，甲方应将保修基金全额退还乙方。工期88天，逾期竣工的每逾期一天按总价款1%支付违约金。合同签订后，原告胡荣才即组织人员、材料进行施工，因被告李成军未按合同约定及时支付工程款，致使该装修工程延期至2019年1月24日装修完毕。装修完毕后原、被告双方未对工程款支付进行结算，原告胡荣才共收到被告李成军和原股东熊礼奎给付的工程款340000元，包括2018年8月30日给付20000元、10月24日给付100000元、11月10日给付50000元、11月15日给付100000元、12月14日给付70000元。原安康市成奎浴业有限责任公司于2019年1月25日正式开业，开业后原告未对成奎浴业装修工程进行过任何维修，也未收到过二被告或他人给付的工程款。被告开业后向他人支付了十四笔装修工程款和维修款，共计97981元，其中王顺德水电安装款23000元，原告胡荣才与被告李成军及王顺德三人协商一致，由李成军直接给付王顺德，从应当给付胡荣才的工程款中扣减，2019年4月5日已给付15000元。2019年9月29日维修管道150元、2019年11月25日维修浴室防水5500元、2020年9月22日维修下排水管道8000元，其他支付的款项不能证明属给付原告胡荣才的装修款或者是胡荣才装修工程的维修款。   以上案件事实有南岭子洗浴中心装修合同、股权转让协议、（2020）陕0929刑初11号刑事判决书、2018年12月28日至2019年12月28日安康碧海银沙浴业有限责任公司维修费用清单（客户收付款入账通知、收条、费用报销单、领条）、安康市白河南岭洗浴中心装修预算、伟星地暖安装（家装）施工合同、原告胡荣才提供的收据、欠条、证人证言（龚立虎、党贵明、雷从弟、包万意、熊礼奎）、安康碧海银沙浴业有限责任公司企业登记信息以及原被告的当庭陈述予以证实。   本院认为，本案事实认定和法律适用需要解决以下焦点问题：   一、原告胡荣才是否具有诉讼主体资格。2018年10月1日胡荣才以胡某某的名义与被告李成军签订《南岭子洗浴中心装修合同》，经本院查明胡某某是胡荣才的曾用名，庭审中被告李成军亦认可胡某某和胡荣才就是同一个人。合同加盖有南方装修工程有限公司印章，经本院在中国企业信息公开网上查询无该公司登记信息，原告胡荣才也明确向本院陈述其是冒用南方装修工程有限公司的名义，实际上是其个人承包的装修工程，原告胡荣才实际组织实施并完成了该装修工程，因此胡荣才具有原告主体资格。   二、被告李成军与原告胡荣才签订的《南岭子洗浴中心装修合同》中约定的权利义务，被告安康碧海银沙浴业有限责任公司是否应当享有和承担。合同签订时被告李成军并未经公司授权，合同签订后原法定代表人也未在合同上签字并加盖公司印章。但是合同签订地点经庭审查明是在白河县XX镇XX社区原股东熊礼奎开设的寄卖行内签订的，签订时原股东熊礼奎在场并知情，未提出反对意见，且原股东熊礼奎还向被告胡荣才直接支付过装修款，合同签订后原告胡荣才组织施工过程中，原法定代表人巴运飞和原股东席辉并未提出任何反对意见，施工完毕后被告安康碧海银沙浴业有限责任公司前称安康市成奎浴业有限责任公司实际接收并使用该装修工程。该行为视为对被告李成军代理行为的追认，履行合同过程中产生的权利义务被告安康碧海银沙浴业有限责任公司应当享有和承担。   三、本案中被告安康碧海银沙浴业有限责任公司还应当向原告胡荣才支付装修工程款的数额如何确定。原告胡荣才诉讼请求中陈述的增加工程量和返工增加费用170000元，包括：贴好地砖改用大理石增加60000元、美缝40000元、地暖50000元、泡池基础空调主机地脚材料20000元。合同中对地暖安装有明确约定，该费用不属于增加费用，泡池基础空调主机地脚材料属原告履行合同义务应当承担的责任，不属于增加的费用，原告装修过程中进入浴池和按摩间的通道确已贴好地砖，被告要求原告返工改贴大理石，但该返工增加的材料和人工双方并未另行协商，增加美缝40000元双方也未进行具体协商。原告没有证据证明其在实施装修过程中增加了装修工程量，因此该请求本院不予支持。被告应当按照合同约定的价款880000元给付原告，原告认可已实际给付340000元，二被告没有提供任何证据证明其给付原告的装修款超过340000元，因此本院以已给付340000元为基础进行结算，扣除王顺德的水电工程款23000元，2019年9月29日维修管道150元、2019年11月25日维修防水5500元、2020年9月22日维修下水道8000元，共计13650元，属原告应当保修的范围，应从总价款中扣除，被告安康碧海银沙浴业有限责任公司还应给付原告胡荣才装修款503350元。   被告安康碧海银沙浴业有限责任公司辩称的原告逾期交付装修工程应按合同约定按日支付8800元的违约金，本案中没有证据证明被告安康碧海银沙浴业有限责任公司和李成军按照合同约定的进度及时给付工程款，工程完工并交付后双方也未进行结算，因此该辩称意见本院不予采纳。被告安康碧海银沙浴业有限责任公司辩称，已给付原告装修款620000元，没有提供任何证据予以证实，该意见本院亦不采纳。被告安康碧海银沙浴业有限责任公司辩称，股东变更时原转让股份的股东向受让股份的股东承诺股份转让前公司不欠外债，即使股份转让前公司欠有外债也应该由原股东承担，该辩称意见本院不予采纳，因为公司所欠的债务具有持续性，不因公司的股份转让和公司名称的变更将公司债务转移至股东名下，该约定只能对出让股份的股东和受让股份的股东产生约束力，但不得对抗原股东和新股东之外的第三人。   综上，依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十一条第一款、《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百五十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：   一、被告安康碧海银沙浴业有限责任公司于本判决生效之日起十日内给付原告胡荣才装修工程款503350元；   二、驳回原告胡荣才的其他诉讼请求。    如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费10900元，因适用简易程序减半收取5450元，由被告安康碧海银沙浴业有限责任公司负担。   如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，通过本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省安康市中级人民法院。                                审 判 员  李昌顺                          二〇二〇年十二月二十九日                               书 记 员 贺飞          1