广东省东莞市第二人民法院民 事 判 决 书（2020）粤1972民初12973号原告：佛山伟俊家居建材有限公司，住所地广东省佛山市顺德区***************，统一社会信用代码为914********4890041。法定代表人：康伟成，该公司总经理。委托诉讼代理人：黄胜，广东海迪森律师事务所律师。委托诉讼代理人：龚启慧，广东海迪森律师事务所律师。被告:何永锋，男，1973年2月14日出生，汉族，住广东省佛山市顺德区*********，公民身份号码为440************631。原告佛山伟俊家居建材有限公司与被告何永锋装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年9月28日立案后，依法适用简易程序，于2020年11月2日公开开庭进行了审理。原告佛山伟俊家居建材有限公司的委托诉讼代理人黄胜、龚启慧，被告何永锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判令原告、被告签订的《装修合同》于2020年9月5日解除（合同总标的为43000元）；2.判令被告向原告支付违约金26000元（1000元×26日=26000元）；3.判令被告向原告支付因工期延误导致无法按照计划营业的损失等损失费用共60000元；4.判令被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：原、被告于2020年7月26日签订《装修合同》，约定原告以包干方式将东莞市************承租店面装修设计及施工工程发包给被告，被告按照原告书面确认的装修方案、设计资料进行施工，工程施工期限自2020年7月27日起至2020年8月10日止。开工后，原告分三次向被告指定的银行账户共支付了43000元工程款。后被告擅自停工，至今仍未完工，导致原告无法按照原计划营业，无法如期参加东莞家具建材电商促销活动，给原告造成巨大的损失。被告的行为已经构成严重违约。原告于2020年9月3日发出并于当天送达了《解除〈装修合同〉的通知》给被告，《装修合同》于2020年9月5日解除。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条、第一百一十四条以及《装修合同》第十条违约责任第三点：“非甲方原因造成工期延误的，每拖延一天，乙方应支付1000元的罚金，逾期超过5个工作日，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方承担违约责任。”被告应向原告支付违约金、赔偿损失。综上所述，为维护原告的正当、合法权益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》及其它有关法律的规定，原告特向法院提起诉讼，请依法判决。被告答辩称，原告确实支付了43000元，但支付的款项已经购买了水泥、沙、装修管理费、电费等，因原告没有按照约定支付进度款，被告不可能继续施工，且被告收到解除通知后，被告也跟原告的代理律师谈过两次，最后双方协商原告再支付25000元就继续开工，但原告并未按照商谈的结果履行。后来被告一开工，原告就停电。经审理查明，2020年7月26日，原告作为甲方，被告何永锋装饰整包工程队作为乙方签订《装修合同》，约定甲方以包干方式将位于东莞市************承租店面装修设计及施工工程发包给乙方，承包的范围参见合同附件之预算表（即经双方当事人签字确认的《报价清单》）。其中在《装修合同》第三条甲方的权利和义务中，甲方义务的第2项在现有条件下，提供符合施工要求的水源、电源，但装修产生的费用由甲方自行承担，乙方必须保证不能随便浪费甲方的成本费用，否则将根据实际产生的费用损失追究乙方责任，甲方有权在支付进度款时直接扣除；第4项，按照约定的期限支付工程款。第四条乙方的权利和义务，乙方义务的第1项，乙方应在进场之前向物业管理方东莞市*然之家商业管理有限公司提交相应施工资质证明材料及支付装修保证金3000元。第5项，乙方保证其具有履行合同的相应资质要求，且指派到场员工具有相应的从业资格。严格要求员工做好施工安全工作，不得违反装修规定进行施工，并对装修人员在装修期间的人身安全及行为后果承担法律责任，否则造成甲方或第三人损失由乙方承担赔偿责任。第五条工程内容及合同金额，第1项，工程内容及单价按甲乙双方认定的装饰实际项目计算，并以包工包料形式执行，其中项目类别包括地砖铺贴（48元/平方，备注含水泥沙、搬运）、平面假天花（68元/平方，备注硅钙板天花）、铝合金方管天花40×50高，0.35厚间距100mm（65元/平方，备注铝合金方管）、电力电气工程（备注人工全包）、办公室玻璃隔断、前台背景板材（68元/平方，备注硅钙板天花）、购买水泥沙材料（备注以实际采购数量结算）。第2项，合同预算金额一栏，本协议装饰预算金额为空白。第六条关于工程价款及结算，原、被告双方约定合同生效后，以银行转账的方式分阶段结算，第一阶段，自签合同后2日内支付30%用于备料及施工开展；第二阶段，完成主体结构支付30%用于结算人工及材料费用；第三阶段，整体完成并经验收及格后支付30%备料及最终人工款项，余款8%作为质量保证金，一年内若没有质量问题的则在下一年度结清，否则将没收该比例款项作为质量问题的补偿。第七条协议工程完成期限，约定本工程施工期限自2020年7月27日起至2020年8月10日止，因甲方原因导致工期延误的，工期顺延。因乙方原因导致工期延误的，工期不予顺延，乙方应承担相应的违约责任。第十条违约责任，第3项约定，非甲方原因造成工期延误的，每拖延一天，乙方应支付1000元的罚金（从工程款中扣除），逾期超过五个工作日，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方承担违约责任。原、被告双方还就材料供应及保管、质量与验收等进行了约定。关于预算金额。案涉《装修合同》中为空白，庭审中，原告陈述双方没有预算金额，仅是约定单价，最终按最后测量结果计算。被告称签订合同时未看合同具体内容，仅是注意到合同约定多少钱一平方。关于实际开工的时间。原、被告确认按照合同约定，2020年7月27日已经开工。但对于案涉工程迟延完工的原因，原、被告各执一词。原告认为根据合同约定，施工期限自2020年7月27日起至2020年8月10日止，被告无故停工导致案涉工程无法在约定期限内完工。原告通过微信于2020年9月3日向被告送达了《解除装修合同的通知》，发出解除合同通知后已经找第三方将剩余的工程完成，向第三方支付了工程款项，并提交了微信聊天记录、账户支付明细单、现场照片予以证明。该《解除装修合同的通知》载明，“至本函发出之日（2020年9月3日），你已经逾期24日仍然没有完工，逾期超过五个工作日以上，是你严重违反合同约定，故意停工造成。你逾期未完工导致我司无法按照计划营业，给我司造成巨大的损失。根据《装修合同》的约定，我司特此郑重致本函通知你，自2020年9月5日解除《装修合同》，你收到本函时若迟于2020年9月5日，《装修合同》自你收到之日解除。”被告对于现场施工照片予以确认，也确认收到过该解除通知，但未打开看，认为工程迟延完工的原因在于原告没有按照约定支付进度款。本院在庭审中询问双方，合同中没有约定预算款项，如何确定合同中约定的30%的进度款为多少，原告认为是按照被告要求向指定账户付款，被告当初也没有异议，被告认为30%进度款大概150000元左右。经查，原告主张按照被告的指示将款项转入被告指定的账户，庭审中被告也确认已经收到原告支付的43000元。根据原告提交账户交易明细回单显示，原告分别于2020年7月29日两笔款，分别是13000元（交易用途备注支付伟俊家居东莞居然之家直营店前期装修启动款）、10000元（交易用途备注支付伟俊家居东莞居然之家装修启动款）、2020年8月7日向东莞市吉一照五金电器有限公司转账10000元（交易用途备注支付伟俊家居东莞居然之家装修部分款项），于2020年8月15日向东莞市鑫宁建材有限公司转账支付10000元（交易用途备注支付伟俊家居东莞店装饰材料款项），共计43000元。另查，被告没有相应的装修资质。原告向本院申请财产保全，担保人天安财产保险股份有限公司东莞中心支公司提供86000元的保单担保。本院于2020年9月29日作出（2020）粤1972民初12973号民事裁定书，裁定冻结何永锋的银行存款86000元或查封、扣押其相应价值的财产。以上事实有原告提交的装修合同、解除《装修合同》的通知、微信聊天记录、现场照片、账户交易明细回单等证据以及本案的庭审笔录为证。本院认为，本案为装饰装修合同纠纷。原、被告签订的《装修合同》约定的工程包括店面装修设计及施工，双方形成的是装饰装修合同关系。本案所涉的工程为室内装饰装修，与建筑活动或建设工程存在区别，故应当综合案涉房屋的性质与用途、合同的约定、工程的规模、难易程度、是否涉及公共安全等因素，综合评判认定《装修合同》的效力。案涉房屋为店面装修设计及施工，工程规模较小，且为常见工程，不存在特殊要求，施工难度并不高，虽然被告不具备相应资质，但本案所涉工程对公共安全不会产生严重影响，从尊重当事人意思自治、维护诚实信用的角度出发，本院认定案涉《装修合同》是系双方真实的意思表示，未违反法律强制性规定,合法有效，双方均应按照合同约定享有权利和履行义务。本案争议的焦点是一、案涉装修合同的解除是否符合约定条件，要求支付的违约金是否合法有据；二、原告主张被告支付营业损失是否合法有据。一、关于案涉装修合同的解除是否符合约定条件，原告要求支付的违约金是否合法有据的问题。本案中，原告认为被告没有在约定期限内完工，逾期完工，原告有权依照合同约定解除合同；被告认为没有按期完工的原因在于原告没有按照约定支付进度款。根据上述查明的事实，原告于2020年7月29日陆续向被告指定的账户支付了工程款项共计43000元。案涉《装修合同》工程款预算金额为空白，原、被告双方对此没有做出明确约定。原告主张被告逾期完工，被告抗辩主张原告未按约定支付进度款。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条：“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。”以及《最高人民法院关于适用的解释》第九十条：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”的规定，被告应对自身提出主张有责任提交证据予以证明，但被告未提交任何证据对此予以证明，应从承担举证不能的责任。故本院对被告主张原告未按约定支付进度款的抗辩不予采信。另外，《装修合同》第十条第3项约定，非甲方原因造成工期延误的，每拖延一天，乙方应支付1000元的罚金（从工程中扣除），逾期超过五个工作日，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方承担违约责任。鉴于被告未在约定的施工期限内完成案涉工程，被告亦无证据证明逾期完工的原因在于原告。原告有权依照合同约定解除合同，并要求被告承担相应的违约责任。本案中，原告2020年9月3日通过微信向被告发送《解除装修合同的通知》，被告确认已收到上述通知。故本院对原告请求判令原、被告签订的《装修合同》于2020年9月5日解除的诉讼请求予以支持，违约金从约定完工的期限次日即2020年8月11日起计至合同解除之日即2020年9月5日共计26天，违约金共计26000元。二、关于原告主张被告支付的营业损失是否合法有据的问题。如上所述，对于工程逾期完工，原、被告没有明确约定预算金额，一定程度上，原告也有一定责任，且原告亦未提供证据证明其将店铺开业日期以及后果告知被告，故被告无法对工期延误可能引发的后果进行预判。因此，对原告要求被告支付因工期延误导致无法按照计划营业的损失等损失费60000元请求缺乏事实、法律依据，本院对此不予支持。综上所述,依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定,判决如下:一、确认原告佛山伟俊家居建材有限公司与被告何永锋签订的《装修合同》于2020年9月5日解除;二、限被告何永锋应当在判决发生法律效力之日起三日内向原告支付违约金26000元；三、驳回原告佛山伟俊家居建材有限公司的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务的,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。受理费975元、保全费880元（原告已预交），由原告佛山伟俊家居建材有限公司负担1294元，由被告何永锋负担561元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省东莞市中级人民法院。审判员  钟展朋二〇二〇年十二月二日书记员  邓晓敏强制执行风险提示生效法律文书必须主动及时履行。义务人不履行生效法律文书确定的义务，进入强制执行程序后，可能会面临以下法律风险：一、信用惩戒1.案件一旦进入执行程序，被执行人的信息将在中国执行信息公开网公开，融资信贷将会受到限制。2.被列入失信被执行人名单，影响个人征信。在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒。3.不履行法律文书确定义务的信息被法院通过报纸、广播、电视、互联网等媒体公布。二、损失扩大1.加倍支付迟延履行期间债务利息或迟延履行金。2.承担执行过程中发生的执行费、评估费、拍卖辅助费等费用。三、强制措施1.限制高消费。限制乘坐飞机高铁等交通工具、购买不动产、车辆、旅游、子女就读高收费私立学校等。2.财产将被采取查封、冻结、扣押、划拨、拍卖等措施。3.拒不履行或妨害执行的，可能会被罚款、拘留、限制出境。构成犯罪的，还将承担刑事责任。