河南省安阳市文峰区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0502民初4049号原告：安阳中乐建筑劳务有限公司，住所地：河南省安阳市文峰区宝莲寺镇马官屯村**。法定代表人：王海滨，职务：经理。委托诉讼代理人：郑立合，安阳市文峰区剑锋法律服务所法律工作者。委托诉讼代理人：杨保成，男，1956年1月10日出生，汉族，住安阳市文峰区，系公司职工。被告：张文军，男，1981年12月6日出生，汉族，住安阳市文峰区。原告安阳中乐建筑劳务有限公司（以下简称中乐建筑公司）与被告张文军劳务合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告中乐建筑公司委托诉讼代理人郑立合、杨保成，被告张文军到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。原告中乐建筑公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告退还多领取的工程款72946.8元及利息（利息自起诉之日始至给付之日止按中国人民银行同期贷款年利率6%计算）；2、判令被告给付原告拖延工期违约罚款10万元，并给付所造成的损失8500元；3、诉讼费由被告承担。事实与理由：原、被告于2020年3月2日、5月5日先后在鼎盛钢厂2#电气室签订钢筋工程分包协议书和附加协议，协议第三条规定承包形式为清包工，第四条规定了结算方式和价格，按工程计量和工程进度每月结算一次，每吨720元，部分单价为760元，经核算，张文军实际工作量为757.47吨，按协议第五条规定，以实际完成工作量80%应给被告付款459213.2元，被告对工作量和付款数额均认可并签字，事实上，被告领取工程款532160元，多领取72946.8元，被告对多领取的款项也签订认可。被告在领取工程款后扔下未完工的工程和民工一走不见人影，民工纷纷向劳动部门投诉，无奈，原告替被告垫付了民工工资款后得以稳定。2020年5月20日，被告向原告写下工程进度承诺书，承诺从5月1日至6月10日40天全部完成钢筋活工程，如不完成每拖延一天罚款10000元，但被告拖至7月25日取走最后一笔款不见人影，实际拖延工期45天，考虑被告承受能力，按拖延工期10天计算。被告走后，留下上层钢筋工程原告又找人接续施工，工程价格由低层每吨720元增长为930元，未完工的50吨钢筋活给原告造成损失8500元。为维护原告合法权益，诉至法院，请求判如所请。被告张文军辩称：1、工程干了一段就想中途退场，以上工程没有完工，虽然杨老板说每吨增加20元、40元，但还是不挣钱，所以不想干了；2、工程难度太大，工地管理不善，工程进度跟不上，其中由甲方造成进不上钢筋，造成我方休息8天；3、原告说多领取工程款72946.8元与实际不符，现原告尚欠被告工程款57762元未支付，其中有4000元没有经过被告同意私自转给工人，造成被告追不回来。具体为：甲方工程都是大面积开发，每一段都不能一次性干完，需要经2次-3次，造成乙方不挣钱，其中甲方一直不拨款，签了承诺书才拨款，所以就签了。甲方说40天完成钢筋活工程不属实，中间有甲方很多原因导致我们停顿，没活干，签订的合同都是霸王条款。原告中乐建筑公司围绕诉讼请求依法提交了：原被告2020年3月2日和5月5日签订的钢筋工程分包协议书、附加协议、原告与刘春秋签订的建筑劳务分包协议书和补充协议书、钢筋班所干的工作量计算表、工程进展承诺书、工地钢筋照片各一份。被告张文军提交了：钢筋班工程量两张、项目经理王运明书写的两张工作量清单、进度借款单。本院组织当事人对以上证据进行了质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院查明事实如下：原告中乐建筑公司作为甲方、被告张文军作为乙方于2020年3月2日签订《钢筋工程分包协议书》，协议书约定承包方式为清包工。协议第四条2、结算价格约定为700元/吨。码垛区域电缆沟液压沟等零星项目的钢筋工程在甲方要求工期内完工按720元/吨。协议第五条付款方式约定为：不付预付款，按月实际完成的工程量付80%的工程进度款，钢筋工程完工后按双方确定的工作量付到85%，到整体工程验收结算完六个月内付清。协议第十条补充条款第3条约定：乙方中途退场，按所完成工程款的70%结算。2020年5月5日，原告中乐建筑公司与被告张文军签订《附加协议》，协议约定：张文军钢筋班组因倒料不能使用吊车，而且电缆沟钢筋量少所造成原因，码垛区域和2#电气室每吨加60元（钢筋每吨760元）；矫直区每吨加20元（钢筋每吨720元）。每月按80%结算。2020年5月20日，张文军出具工程进度承诺书，承诺从5月1日至6月10日总共40天完成承包范围内的全部钢筋工程，如完不成每拖延一天罚款一万元。因甲方原因造成工期延误的工期顺延。被告张文军认可未完成案涉双方合同约定工程量即中途退场，双方认可被告张文军已完成钢筋工程量757.47吨及钢筋机械连接860个（8元/个），根据双方签订合同约定钢筋为720元/吨-760元/吨。原告中乐建筑公司提交的张文军钢筋班工程量计算表显示钢筋工程量价款按照80%计算、860个钢筋机械连接按照100%计算的张文军钢筋班组工程量价款共计为459213.2元［452333.2元（已完工钢筋工程量价款的80%）+6880元（钢筋机械连接860个价款的100%）］。如均按100%计算工程款应为558536.5元［已完工钢筋工程量价款551656.5元+6880元（钢筋机械连接860个）］。双方均认可原告中乐建筑公司已支付被告张文军532160元。本院认为，依法成立的合同对当事人具有法律约束力。原告中乐建筑公司与被告张文军签订的《钢筋工程分包协议书》、《附加协议》系双方真实意思表示,且不违反法律、行政法规的强制性规定,应为合法有效。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案被告张文军认可其未完成双方签订协议约定的工程量即中途退场，张文军的行为已构成违约，应当承担违约责任。案涉双方签订的《钢筋工程分包协议》第十条补充条款第3条约定：“乙方中途退场，按所完成工程款的70%结算”。该条款即为双方对乙方中途退场的违约责任约定。另，被告张文军向原告出具工程进度承诺书，承诺从5月1日至6月10日总共40天完成承包范围内的全部钢筋工程，如完不成每拖延一天罚款一万元。根据法律规定,约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院予以适当减少。具体而言,被告张文军辩称其中途退场系因原告中乐建筑公司方面的原因，要求按照已完成工程量的100%支付工程款。原告中乐建筑公司称被告张文军于2020年7月25日领完款项后退场，后，原告中乐建筑公司对剩余50吨钢筋工程以930元/吨价格与案外人刘春秋签订《建筑工程劳务分包协议书》，并产生损失8500元。根据本案已查明事实，本案双方约定的中途退场工程款按70%结算及逾期完工罚款10000元/日的违约金均过分高于造成的损失，本院依据双方合理预期利益、造成的损失等综合因素,兼顾公平及诚实信用原则,依法酌情认定被告张文军的违约责任为按已完工钢筋量工程款的90%结算。即中乐建筑公司应支付张文军已完成钢筋工程量757.47吨的工程价款为551656.5元×90%=496490.85元，加上6880元（钢筋机械连接860个按100%计算），原告中乐建筑公司扣除违约金后共计应支付被告张文军价款为503370.85元，原告中乐建筑公司已支付被告张文军532160元，被告张文军应返还原告中乐建筑公司28790元。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条之规定,判决如下:一、被告张文军于本判决生效后十日内返还原告安阳中乐建筑劳务有限公司款项28790元；二、驳回原告安阳中乐建筑劳务有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3928元，减半收取计1964元，由原告安阳中乐建筑劳务有限公司负担1652元，被告张文军负担312元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省安阳市中级人民法院。审判员  王敬二〇二〇年十二月一日书记员  刘丁