河北省丰宁满族自治县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀0826民初3399号 原告(反诉被告)：承德金一玺装饰工程有限公司（原名为承德和玺装饰有限公司）,住址:承德市双桥区下二道河子金龙建材家居广场**装饰公司展区**摊位，统一社会信用代码:911308023361744421。 法定代表人:徐晓瑞,职务:总经理。 委托诉讼代理人：赵琳，河北紫胤律师事务所律师。 被告（反诉原告）：刘伟,男,1978年9月17日出生,满族，，住丰宁满族自治县 委托诉讼代理人：康玉国，河北飞雁律师事务所律师。 委托诉讼代理人：宋保成，河北飞雁律师事务所实习律师。 原告(反诉被告)承德金一玺装饰工程有限公司与被告(反诉原告)刘伟装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年10月26日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）承德金一玺装饰工程有限公司的委托诉讼代理人赵琳到庭参加诉讼，被告（反诉原告）刘伟委托诉讼代理人康玉国、宋保成到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告（反诉被告）诉称及对反诉辩称：原被告双方于2019年5月16日签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，合同约定原告承包被告位于丰宁县房屋的装修工程。承包方式为包工、包部分材料，合同约定总价为438000.00元，装修过程中，发生工程增加项费用为20254.72元，工程总价款为458254.72元，工程完工后，被告未按合同约定按期及时给付工程款已构成违约，经原告多次催要，被告只给付装修款382800.00元，剩余75954.00元至今未付。为此请求被告给付尚欠的工程款75954.00元，并自2020年8月3日起按年利率6%计算支付逾期利息至付清之日止，给付违约金82782.00元。对于被告的反诉请求，我方认为延期交工的原因是因为被告刘伟未按时提供瓷砖，未及时确定所装修的二楼选择使用地暖或安装暖气片，同时被告刘伟要求必须由我方人员范立国本人为其安装镶嵌简一牌瓷砖，而范立国当时正在其他工地进行施工。事实上被告刘伟直到2019年11月份才确定所装修的二楼使用地暖，直到2019年12月份才预定瓷砖，2020年1月份才将瓷砖送到施工现场，综上导致延期交工的责任在于被告刘伟，并非我方的原因造成的，因此，被告刘伟请求我方给付违约金的请求不能成立，应驳回被告刘伟的反诉请求，依法支持原告的诉讼请求。 被告（反诉原告）反诉称及对本诉辩称：原被告双方于2019年5月16日签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，合同约定的工程期限为2019年5月16日至2019年9月16日，而原告无正当理由延期交工，直到2020年8月份才将所装修的房屋施工完毕交付给被告刘伟，扣除新冠肺炎疫情期间三个月，逾期交房八个月有余，按合同约定的违约条款计算，原告应给付我方违约金109980.96元。对于原告诉请被告刘伟给付尚欠的工程款、违约金并支付逾期利息的请求，我方认为被告方逾期交工违约在先按照合同的违约条款计算，原告应给付我方违约金109980.00元，而我方只欠原告工程款75954.00元，综合计算，扣除工程款之后，原告还应当给付我方违约金30000.00余元。另外原告诉请之中既主张了利息，又主张了违约金，属于重复计算，同时，原告所主张的违约金的计算方法、方式我方不予认可，原告方以工程总价款为基数计算违约金不符合法律规定和合同约定。综上，应驳回原告的诉讼请求，依法支持被告刘伟的反诉请求。 经审理查明：原被告双方于2019年5月16日签订了《家庭居室装饰装修工程施工合同》一份，合同的甲方为刘伟，乙方为承德和玺装饰工程有限公司，合同的主要内容为：第一条：1、工程地点为丰宁县；2、工程承包方式为乙方包工、包部分材料，甲方提供其余材料；3、工程期限自2019年5月16日至2019年9月16日；4、合同总价为438000.00元；5工程价款采取预算单价不变，按实际发生并经甲方确认的工程项目结算。第六条：工程项目如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，并及时附上经甲方签字确认的变更图纸，同时调整相关工程费用及工期。工程变更协议与图纸作为竣工结算和顺延工期的依据。第八条：工期延误，对下列原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期可相应顺延。1、工程量变化和设计变更；2、不可抗力；3、甲方同意工期顺延的其他情况。因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，合同工期顺延；因甲方提供的材料质量不合格而影响工程质量的，返工费由甲方承担，工期顺延。甲方拒绝参与工程施工中的各阶段验收、工程项目数量的确认及未按期支付工程款、工期相应顺延。因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因乙方工程质量存在问题的，返工费由乙方承担，工期不顺延。第十条：工程验收，双方约定在施工过程分下列几个阶段对工程质量进行验收。1、电气管线、给排水管道铺设工程阶段验收；2、瓦、木工程阶段验收（墙、地砖、新砌墙体、粉刷、木制品等工程项目）；3、油漆工程阶段验收（墙、顶面乳胶漆、木器漆等工程项目）；4、工程竣工验收。验收合格由甲方确认签字。验收不合格，甲方提出整改意见，乙方应在3日内完成整改，重新提交验收报告并承担自身原因造成的整改费用（包括材料费、施工费等）。甲方提出整改意见后，乙方未在约定时间内完成整改的，视为工期延误，按合同约定条款支付违约金。第十二条：工程款的支付。双方约定按以下步骤支付工程款。1、工程一期款，合同签订日，支付工程款总额的60%，计人民币（小写）262800.00元。（大写）贰拾陆万贰仟捌佰元整。2、工程二期款，电气管线、给排水管道铺设、瓦、木工等工作基本结束，油漆工进场之前3日内支付工程款总额的35%，计人民币（小写）153300.00元，（大写）壹拾伍万元叁仟叁佰元整。3、工程尾款，乙方施工工程竣工验收合格后，支付工程款总额的5%，计人民币（小写）21900.00元，（大写）贰万壹仟玖佰元整。并于3日内办理房屋移交手续。第十三条：违约责任，甲方未按期支付工程款，每延误一天，按1‰元／天向乙方支付违约金。乙方可向甲方发出催告通知，甲方在收到通知3日后仍不支付的，乙方有权解除合约。由于乙方原因造成工期延误，每延误一天，按1‰元／天向甲方支付违约金。甲方可向乙方发出催告通知，乙方在收到通知3日后仍未完工的，甲方有权解除合同。合同签订后，原告便组织人员进行施工，但未能在合同约定的竣工日期届满前将工程装修完毕交付给被告，直到2020年8月3日，原告才将该装修工程装修完毕并经被告验收后交付给被告刘伟。在施工过程中，原被告双方协商增加部分工程项目，所增工程项目经原被告双方核算价款为20254.72元。截止目前，被告刘伟总计给付原告工程款382800.00元，尚欠工程款75954.72元至今未付。 本院认为：原被告双方于2019年5月16日签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，系合法有效合同，双方当事人均应按合同的约定全面实际履行各自的义务，并根据各自的过错承担相应的违约责任。原告已将工程最终施工完毕，且经被告验收后接收了该装饰装修工程，因此，原告请求被告给付尚欠的装饰装修款符合法律规定，对此请求本院予以支持。装饰装修合同中明确约定了工程完工时间为2019年9月16日，同时约定由于原告方原因造成工期延误，每延误一天按1‰元/天向被告方支付违约金。此处的违约金计算方式应当理解为每延误一天按日千分之一支付违约金。原告未能按合同约定的完工时间交付房屋，对此应按合同的约定承担相应的违约责任。原告称延误工期是因为被告刘伟对所装修的楼房最终使用地暖还是安装暖气片不能及时作出决定，未及时向原告提供由被告刘伟自行选择购买使用的地板砖并要求我方专门人员范立国进行地砖的安装镶嵌，而范立国当时正在其他工地进行安装施工，对此问题本院认为：结合装饰装修工作前后流程及原被告提交的微信记录，在装饰装修施工过程中，原告未提供出相应的证据证实要求被告刘伟在何时应向其提供地板砖以便及时进行施工安装。同时原告亦未提供出其他证据予以证实工期的延误是因为被告刘伟不能及时确定暖气的安装及使用方式和方法，并要求简一牌地板瓷砖安装人员只能使用范立国进行安装镶嵌，也未提供出证据证实在合同约定的完工期限届满后，双方进行协商变更完工期限或被告刘伟同意顺延工期，综上，对原告的上述诉辩意见不予采信。对于双方违约责任应如何确定问题，根据原被告所签订的合同总价款、工期、工程款的给付方法、违约责任状况及实际完工时间、工程款的实际给付情况，为均衡双方当事人的利益，体现违约金的补偿性和惩罚性，可依法将违约金由合同约定的日千分之一调整为日万分之五，因此，原告应承担的违约责任为从应完工之日的2019年9月17日开始计算至实际交工的2020年8月3日，依法扣除不可抗力的新冠肺炎疫情期间，结合被告刘伟所主张的违约期限，本院酌定为原告应承担的违约责任为240天，违约金计算为54984.00元（总工程款458254.72元×日万分之五×240天）。被告刘伟应承担的违约责任为从完工交付之日的2020年8月4日开始以尚欠的装饰装修款75954.00元为基数，按日万分之五计算违约金至给付完毕之日止。原告另外请求被告刘伟支付尚欠装饰装修款利息，因未提供证据证实该请求符合法律规定，本院对此不予支持。审理过程中，被告刘伟在本案中放弃要求原告为其所装修的楼房更换建筑板材，系其对自己民事权利的处分，该处分符合法律规定，对此本院予以确认。故此，依据《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民法总则》第一百七十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 一、被告（反诉原告）刘伟于本判决生效后十日内给付原告（反诉被告）承德金一玺装饰工程有限公司装饰装修款75954.00元，并以75954.00元为基数，自2020年8月4日起按日万分之五支付违约金至付清此款之日止。二、原告（反诉被告）承德金一玺装饰工程有限公司于本判决生效后十日内给付被告（反诉原告）刘伟违约金54984.00元。 三、驳回原告（反诉被告）承德金一玺装饰工程有限公司及被告（反诉原告）刘伟其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费1744.00元由原告（反诉被告）承德金一玺装饰工程有限公司承担887.00元，被告（反诉原告）刘伟承担887.00元。反诉案件受理费1250.00元，由原告（反诉被告）承德金一玺装饰工程有限公司承担625.00元，被告（反诉原告）刘伟承担625.00元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省承德市中级人民法院。 审判员  段书文 二〇二〇年十二月十一日 书记员  肖祚君 ——