江苏省泰兴市人民法院民 事 判 决 书（2020）苏1283民初5825号原告：苏州才国精密机械有限公司，住所地常熟市董浜镇观智村工业园区红沙路**。法定代表人：张宇才，执行董事。委托诉讼代理人：张秀杰，上海市浩信（苏州）律师事务所律师。被告：江苏龙象传动科技有限公司，住，住所地泰兴市中兴大道****/div>法定代表人：朱晶，总经理。委托诉讼代理人：戴颖，江苏卓为律师事务所律师。原告苏州才国精密机械有限公司与被告江苏龙象传动科技有限公司加工合同纠纷一案，本院于2020年8月25日立案受理，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告苏州才国精密机械有限公司的委托诉讼代理人张秀杰、被告江苏龙象传动科技有限公司的委托诉讼代理人戴颖到庭参加诉讼。本案现已审理终结。苏州才国精密机械有限公司向本院提出诉讼请求：1.被告支付原告货款66050元及逾期付款利息（以66050元为基数，按照银行同业拆借利率的1.5倍自2020年7月1日起计算至实际付清为止）；2.被告赔偿原告律师费损失5000元；3.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2020年4月，被告多次委托原告加工打片机加工件，双方对交期、付款时间及方式都做了明确约定，还约定如违约方不履行合同条款导致对方受损失的，违约方可在总合同金额50%的范围赔偿守约方损失。合同签订后，原告依约履行交付货物的义务，并按照被告确认的结欠金额开具了增值税发票。可被告收到发票后，并未按照合同约定的3日内付清尾款66050元。经多次催要均未支付。为此，原告委托上海市浩信(苏州）律师事务所发送律师函进行催讨，被告仍未付款，无奈，原告只能向法院起诉，请求法院支持原告诉请。江苏龙象传动科技有限公司辩称，原、被告签订了定制采购合同，根据合同约定，原告逾期交货的，被告可按照合同约定扣除相应比例的货款，并且约定任何一方不履行合同条款造成对方产生经济损失时，违约方必须承担经济损失，损失方可对违约方罚款合同金额的50%的权利。原告不但延期交付而且交付的产品质量不合格，为此被告多次与原告沟通，除作废返厂的外，被告也自行找人进行了返修，疫情期间口罩的需求较大，时间也比较紧迫，被告支付了比平时较高的价格，也是为了保证质量和进度，因为原告延期交付以及严重的质量问题，导致有十几台机械至今仍在仓库，原告的行为已经构成违约，给被告造成了严重的损失，被告依据合同约定扣除相应的货款，原告的主张缺乏事实和法律依据，请求驳回原告的诉讼请求。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原告苏州才国精密机械有限公司与被告江苏龙象传动科技有限公司存在加工业务往来，由原告按照被告提供的图纸为被告加工口罩机加工件。双方分别于2020年4月8日，4月21日、4月24日、5月21日签订定制采购合同共四份，对加工数量、单价、付款方式、交货日期、违约责任等进行了约定。其中，2020年4月8日合同，加工件20套，价款80万元，交货日期为4月13日交不少于350个零件，截止4月20日全部交齐，中途每天陆续零件，原告必须严守交货日期，如不能按时交货，需提前5天向被告提出，逾期一天每天扣除货款的1%。2020年4月21日合同，加工件5套，价款45万元，交货日期为4月28日，原告必须严守交货日期，如不能按时交货，需提前5天向被告提出，逾期一天每天扣除货款的1%。2020年4月24日合同，加工件5套，价款44万元，交货日期为4月30日，原告必须严守交货日期，如不能按时交货，需提前5天向被告提出，逾期一天每天扣除货款的1%。2020年5月21日合同，加工件52件，价款7800元，交货日期为5月27日，原告必须严守交货日期，如不能按时交货，需提前2天向被告提出，逾期一天每天扣除货款的5%。上述四份合同签订后，原告均已履行交货义务，并于2020年6月29日向被告开具了合同价款的增值税专用发票，被告亦陆续付款，剩尾款66050元未予支付。另查，原告苏州才国精密机械有限公司在履行上述四份合同过程中，均存在一定程度的延期交货和部分产品不合格情形。原、被告间工作人员的微信沟通内容显示：（1）2020年4月8日的合同，到货时间为4月21日凌晨，缺2件，需重做20件，后于4月23日补齐。（2）2020年4月21日合同，到货时间为4月29日凌晨，缺40根顶丝杆，后于5月1日凌晨补齐。（3）2020年4月24日的合同，到货时间为5月1日凌晨，缺63件，后于5月7日补齐。（4）2020年5月21日的合同，到货时间为5月27日，因加工尺寸和硬度问题退回返工，后于6月15日交货。2020年7月2日，被告发送《交付延期处罚通知》给原告，表示因原告存在不等时间延期交货，导致被告实际交付客户时间延期，另原告有部分产品不合格，由被告自行返工，故决定依据合同约定对原告罚款66050元，并直接在尾款中扣除。因原、被告就上述争议未达成一致，引起本案诉讼。本院认为，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。本案中，被告按照原告要求为原告加工口罩机零件，双方之间依法形成承揽合同法律关系，审理中双方对被告拖欠原告加工费尾款66050元的事实不持异议，主要争议在于被告主张的扣款有无依据。《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第二百六十二条规定，承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。本案中，通过梳理原、被告工作人员的微信沟通记录可以确认，原告在履行双方间四份合同过程中，均存在一定程度的延期交货和部分产品不合格情形，且主要责任不可归责于被告。据此，被告作为守约方，有权依据合同约定及合同法的规定，向原告主张违约损失。但考虑到原告并非属于全部产品延期，故虽然双方合同已明确约定了逾期交货违约金标准为每天扣除货款的1%、5%不等，综合原告过错程度，宜对上述违约金标准予以酌情调整，确定为：12000元+4500元+13200元+3315元=33015元。综上，在扣减应承担的违约金后，被告尚应支付原告加工费尾款33035元（66050元-33015元）。原告主张自2020年7月1日起按照银行同业拆借利率的1.5倍计算上述加工费的逾期付款利息损失，依法有据，本院予以准许。关于原告主张的律师费损失，双方合同未有明确约定，且原告对双方纷争亦有过错，本院对此不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十二条规定，判决如下：一、被告江苏龙象传动科技有限公司于本判决生效后十日内支付原告苏州才国精密机械有限公司加工费尾款货款33035元及逾期付款利息（以33035元为基数，自2020年7月1日起，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率上浮50%标准计算至款项付清之日止）；二、驳回原告苏州才国精密机械有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1579元，由原告苏州才国精密机械有限公司负担904元，由被告江苏龙象传动科技有限公司负担675元（此款原告已垫付，被告应负担的部分于本判决生效后十日内支付原告）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省泰州市中级人民法院。审 判 长  鞠 绮人民陪审员  李江梅人民陪审员  李 萍二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  张 楠