福建省闽侯县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽0121民初5340号 原告：郭子智，男，1992年2月26日出生，汉族，住福建省龙海市。 委托诉讼代理人：林贤芝，福建纵然律师事务所律师。 被告：福建省五福故鼎工程设计有限公司，住所地福建省福州市仓山区建新镇百花洲路****楼301。 法定代理人：陈谋。 被告：林明才，男，1982年6月18日出生，汉族，住福建省仙游县。 原告郭子智与被告福建省五福故鼎工程设计有限公司、林明才装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年10月19日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告郭子智及其委托诉讼代理人林贤芝到庭参加诉讼，被告福建省五福故鼎工程设计有限公司、林明才经本院送达开庭传票，未能到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 郭子智向本院提出诉讼请求：1、判令被告福建省五福故鼎工程设计有限公司、林明才向原告退赔72843元；2、判令被告福建省五福故鼎工程设计有限公司、林明才向原告支付因施工延期的违约金5418元（以210000元为基数，自2020年5月15日起按日利率0.03%标准计算至2020年8月9日，210000元×0.03%×86天）；3、判令被告福建省五福故鼎工程设计有限公司、林明才向原告支付逾期付款损失340元（以72843元为基数，自2020年8月31日起按日利率0.03%标准暂计至2020年9月15日,75575×0.03%×15天，直至款项付清为止）；4、本案诉讼费用由被告承担；诉讼中原告将诉请中第三项利息起算时间变更为2020年9月16日起开始计算。事实与理由：2019年8月9日，原告郭子智因房屋装修与被告福建省五福故鼎工程设计有限公司（下称五福公司）签订《房屋装修施工合同》。原告委托被告装修施工位于闽侯××泰禾首府12#××号复试单元房，总计施工面积117平方米，双方约定由被告以包工、包料的承包方式接受委托施工工程造价210000元。双方签订合同后时，原告依约支付被告福建省五福故鼎工程设计有限公司第一期工程款84000元。被告却一直拖延开工直至2019年9月6日才进场施工，原计划2019年底施工完毕，被告仍是一而再再而三的拖延工期，年底无法完工，后又因疫情原因，一拖再拖。原告无奈于2020年4月3日与被告员工丁日照签了一份《合同附属协议》，被告承诺在2020年5月15日前竣工，若被告未在规定时间内完成，乙方将按原合同逾期赔款条例中的赔偿比例的3倍赔付给甲方。被告指派林明才负责原告现场装修事宜，在施工过程中，原告通过农业银行向被告福建省五福故鼎工程设计有限公司法定代表人陈谋转账第二期工程款73500元，以及通过微信和转账方式向林明才支付了其余工程款。后又由于被告经营状况不佳、资金紧张、人手不足等原因，无法按时支付各装修材料供应商货款，导致原告另外为被告垫付了几万的材料货款，因被告上述原因原告被迫找其他人完成后期房屋装修等事宜且另外多支付了他人装修款。2020年8月9日经被告林明才现场核对，出具了结算单，载明：“公司做到木工结束。油漆、衣柜、橱柜、吊顶、地、地板浴、五金及电工后期安装费全部由业主自行负责解决，合计金额为67000元...所退金额预计在2020年8月30日前退还到业主本人。逾期违约费用按合同另行计算。”在该结算单出具后，原告又于2020年19日垫付了浴霸费用860元，8月20垫付淋浴房费用3600元。另，被告原在工程预算里包含“餐厅隔断（烤漆屏风）2090元、洗衣池2025元”，但被告并没有完成该两项施工，应将款项退还原告。2020年9月15日，林明才向原告微信发送了《退项清单》，由被告方计算的被告最终应退款为72843元。综上所述，被告逾期施工的行为违反合同约定，应承担违约责任，且因被告的原因导致原告受到了损失，应当由被告赔偿。为维护原告合法权益，特依据我国《民事诉讼法》相关规定，依法提起诉讼，恳请法院支持原告的诉讼请求。 福建省五福故鼎工程设计有限公司、林明才既未提交书面答辩状，亦未向本院提交证据，又拒不到庭应诉。 郭子智围绕诉讼请求依法提交的《房屋装修施工合同》、微信截图、合同附属协议、二维码收款记录、收款收据、微信截图、二维码截图、付款李嘉铭记录、农业银行转款陈谋截图、工商银行转款陈谋电子回单、工商银行转账林宗明电子回单、微信转账林明才截图、工程预算表、材料清单、套餐预算书、2020年6月19日证明、结算单、微信截图、退项清单，本院对上述证据的真实性予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2019年8月9日，郭子智（甲方）与福建省五福故鼎工程设计有限公司（乙方）签订《房屋装修施工合同》，约定：郭子智将位于闽侯县××镇××号楼××单元总面积为117平方米的房屋按包工包料的承包方式发包给福建省五福故鼎工程设计有限公司装修，工程造价为210000元；合同签订时，郭子智应付工程总额的40%即84000元；水电预埋验收合格支付工程总额35%即73500元；油漆进场时支付工程总额20%即42000元；剩余尾款木地板进场前结算付工程总额5%即10500元给福建省五福故鼎工程设计有限公司；工程工期：如果因福建省五福故鼎工程设计有限公司原因而延迟完工，每日按合同造价的千分之零点一作为违约金罚款支付给郭子智，直至合同价扣完为止。如果因郭子智原因而延迟完工，每延迟一日，以合同造价的千分之零点一作为误工费支付给福建省五福故鼎工程设计有限公司。2020年4月3日，郭子智（甲方）与福建省五福故鼎工程设计有限公司（乙方）签订《合同附属协议》约定：福建省五福故鼎工程设计有限公司承诺在2020年5月15日前竣工。若福建省五福故鼎工程设计有限公司未在规定时间内完成，福建省五福故鼎工程设计有限公司将按原合同预期赔款条例中的赔款比例三倍赔付给郭子智。签订合同后，郭子智于2019年8月9日通过微信扫二维码支付给福建省五福故鼎工程设计有限公司财务4000元，并出具收款收据；2019年8月13日，郭子智通过微信转账给福建省五福故鼎工程设计有限公司指定微信收款人李嘉铭同学40000元；2019年8月12日郭子智通过中国农业银行向陈谋中国建设银行转账40000元；2019年11月20日，郭子智通过中国工商银行向陈谋中国建设银行转账73500元；2020年4月22日，郭子智通过中国工商银行向福建省五福故鼎工程设计有限公司指定收款人林宗明中国工商银行转账20000元；2020年6月20日，郭子智通过中国工商银行向林宗明中国工商银行转账22000元；2020年6月23日，郭子智向林明才微信转账10000元；2020年6月30日，郭子智向林明才微信转账5000元；2020年7月5日向林明才微信转账10000元，2020年7月8日向林明才微信转账20000元；2020年8月19日向林明才微信转账两笔合计860元；2020年8月20日向林明才微信转账3600元。上述郭子智共计给福建省五福故鼎工程设计有限公司汇款248960元。林明才代表福建省五福故鼎工程设计有限公司与郭子智多次进行结算，林明才出具一份《证明》及《泰禾首府12＃1906结算》并签字确认，于2020年9月15日再次经双方确认后出具一份《退项清单》，应返还郭子智装修款72843元。 另查，林明才系福建省五福故鼎工程设计有限公司员工。 本院认为，郭子智与福建省五福故鼎工程设计有限公司签订的《房屋装修施工合同》系双方真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，为合法有效合同，双方当事人均应按约履行各自义务。合同签订后，郭子智已按约且超额支付装修款，福建省五福故鼎工程设计有限公司收款后未按照合同约定期限内完成房屋装修，导致合同无法继续履行，显属福建省五福故鼎工程设计有限公司违约，福建省五福故鼎工程设计有限公司应将多收的装修款退还给郭子智并应承担违约责任。因双方合同约定的违约责任未违反法律规定，故郭子智要求福建省五福故鼎工程设计有限公司返还部分的装修款72843元及违约金5418元，本院予以支持；郭子智要求福建省五福故鼎工程设计有限公支付逾期付款违约金的诉请，计算的基数及起算时间符合法律规定，本院予以支持，但利率应按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。林明才与郭子智对涉案装修项目结算并签字确认等一系列行为系其代表福建省五福故鼎工程设计有限公司行使的职务行为,责任应由福建省五福故鼎工程设计有限公司承担，其本人不应当承担责任。福建省五福故鼎工程设计有限公司、林明才经合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为其放弃诉讼权利，本院依法缺席审判。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，第一百一十四条第一项，《中华人民共和国民法通则》第四十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下： 一、福建省五福故鼎工程设计有限公司应于本判决生效之日起十日内向返还郭子智装修款72843元及违约金5418元； 二、福建省五福故鼎工程设计有限公司应于本判决生效之日起十日内支付给郭子智逾期付款损失（以72843元为基数，从2020年9月16日起至实际返还之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）； 三、驳回郭子智的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1765元，减半收取为882.5元，由福建省五福故鼎工程设计有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省福州市中级人民法院。 审判员  郑圣旺 二〇二〇年十二月二十四日 书记员  黄镔彬 附： 本案适用法律条文和申请执行提示 《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民法通则》第四十三条企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动，承担民事责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。