四川省雷波县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川3437民初341号 原告：雷波县人民医院。住所地雷波县锦城镇南街**。 法定代表人：郑荐波，该医院院长。 委托诉讼代理人：夏俊，该医院职工。代理权限为特别授权。 委托诉讼代理人：李若明，四川德古律师事务所律师。代理权限为一般代理。 被告：西昌市月城建筑安装工程有限公司。。住所地西昌市文汇小区 法定代表人：苏绍猛，该公司董事长。 委托诉讼代理人：刘欢，四川邛都律师事务所律师。代理权限为特别授权。 原告雷波县人民医院诉被告西昌市月城建筑安装工程有限公司（以下简称“月城公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年4月23日立案后，被告月城公司于2020年5月6日以本案需本院审理的月城公司诉雷波县人民医院建设工程施工合同纠纷一案（2019）川3437民初476号的结果作为本案依据，而该案正在二审审理过程中，向本院申请中止本案的审理。经本院审查准许，并裁定中止本案审理。2020年12月5日，原告向本院申请变更诉讼请求，经本院准许后。依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告雷波县人民医院委托诉讼代理人李若明、夏俊，被告月城公司委托诉讼代理人刘欢到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告雷波县人民医院向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即向原告移交有关雷波县人民医院职工住宅楼及室外总平工程完整的竣工档案资料，并按《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》的要求配合原告办理建设工程竣工档案报送、验收及建筑工程竣工综合验收备案等手续；2、判决确认原告欠付被告全部工程款670429.07元及被告承担违约金750000元，该两项互相抵扣后，被告给付原告79570.93元；3、判令本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2014年10月14日，原、被告签订《建设项目工程总承包合同》，约定了工程名称、建筑面积11755.14平方米、合同价格20902868元（不作调整）、工期（2014年11月10日至2016年5月10日）、工程质量、竣工验收、工程结算等内容。同日，双方基于前述总承包合同又签订了《雷波县人民医院职工全额集资建房协议》，该协议明确了经批准的危旧房改造，双方还约定了其他事项。 2017年1月4日，施工完成主体工程，但已严重延误。当日，在原告要求下被告项目负责人张国富写下《承诺书》并加盖项目部印章，承诺“二、于2017年4月30日前完成施工合同规定的内容及附属工程，工程全部竣工并交房。三、若在承诺的每个时间节点，无法完成规定的项目建设内容，每超一日自愿接受1000元罚款……并承担由此造成的一切损失。” 2018年5月18日，原告请法律顾问向被告发律师函，要求被告于2018年6月20日前完成主体工程之外的相关附属工程；完成电梯、消防和气象工程等相关验收；被告在2018年5月31日前对工程进行清算。同月24日，被告《回复函》同意了原告要求，并委托张国富来对工程账目进行清算。但至2019年5月16日，被告仍然未完成相关附属工程，也未进行相关工程项目验收工作和清算。 2019年5月21日，被告委托原告自行完成零星扫尾工程，并承诺所产生的费用在工程款中扣除。原告委托陕西方得项目管理有限公司就扫尾工程制作了工程量清单，清单送审价142123.78元，县财评后控制价为137162.09元。基于财评控制价，原告与雷波县建筑有限责任公司通过谈判签订了《建设工程施工合同（完善工程）》。施工完成后，原告于2020年2月5日支付了全部扫尾工程款133000元。至此，雷波县人民医院职工住宅楼及室外总平工程全部完工，已达到竣工验收的条件，原告多次要求被告按照《建设工程质量管理条例》第十六和和《建设项目工程总承包合同》约定履行提交相关工程竣工验收资料并配合竣工验收备案工作，被告拒绝履行义务。 2019年6月3日，被告起诉原告追索工程进度款，经雷波县法院判决（2019）川3437民初476号其败诉。根据该判决书可以计算出原告未结工程款为2052037.4元。在诉讼过程中，因扫尾工程未完工，原告未依据《雷波县人民医院职工全额集资建房协议》就被告应当承担的相关费用主张计算抵扣。 2019年10月1日，原告根据《雷波县人民医院职工全额集资建房协议》《关于集资建房原住户集资方案》《雷波县房屋面积实测报告》《集资建房选房方案》和原住户房产证登记面积制作了《雷波县人民医院原住户集资建房费用分担表》，该表显示被告应当承担原住户房屋还建面积费用995169.63元，承担原住户超面积部分分担费用237438.7元。经原告2018年5月18日律师函函告后，被告及其委托代理人张国富仍然迟迟不来结算。原告只得诉请法院判决确认原告所作出的结算结果，结算结果为：原告欠付被告该项工程全部工程款为670429.07元（未结清工程款2052037.4元－扫尾工程款133000元－还建面积款995169.63元－超面积分担款237438.7元－原户搬迁费16000元）。 该项工程实行工程总承包，即包括勘察、设计、施工、工程监理等及其它费用都由被告负责，同时，该项工程总承包由被告委托代理人张国富负责实施，被告应当对委托代理人张国富签署、承诺、实施的行为负违约责任、赔偿责任、法律责任和履行合同提交相关竣工验收资料及配合验收备案的义务。因此，被告除应当按照张国富承诺承担超期750天（2017年4月30日至2019年5月21日）的违约金750000元，还应承担提交相关完整的竣工验收资料及配合验收备案工作的义务。 2020年12月5日，原告将本案的诉讼请求第一项变更为：判决被告立即收集、整理完备雷波县人民医院职工住宅楼及室外总平工程完整的竣工档案资料，并按《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》（住房和城乡建设部令第2号）的要求配合原告办理建设工程竣工档案报送、验收及建筑工程竣工综合验收备案等手续（所需竣工档案资料详见雷波县住房和城乡建设局提供的《竣工备案资料清单》及其附件）；将第二项诉讼请求，即“判决确认原告欠付被告全部工程款670429.07元及被告承担违约金750000元，该两项互相抵扣后，被告给付原告79570.93元”变更为撤回另行起诉。 庭审中，因原告变更后的诉求不明确，经本院释明后，将其诉求明确为2020年5月23日雷波县住房和城乡建设局出具竣工备案资料清单内第1项、第3项至第7项、第9项至第12项、第14、15项、第18项至第20项应由被告单独提供，该清单第2、8、13、16、17项由被告协助原告提供；雷波县住房和城乡建设局于2020年12月9日出具清单载明的开工前资料，质量验收资料，试验资料，材料、产品、构配件等合格证资料，施工过程资料，竣工资料，建筑工程质量监督存档资料由被告单独提供。 被告月城公司辩称，一，原告的诉讼请求不明确。二、原告要求收集整理案涉工程完整的竣工档案资料，但本工程存在以下几个方面的情形，所以无法收集完整的竣工资料，具体如下：1、案涉工程存在变更、增加工程量，双方对该工程量尚未最终确认；2、案涉工程并未竣工验收，但原告在2018年1月份就组织各集资户入住使用；3、因工程未办理竣工验收手续更未竣工结算，所以被告根本无法提交完整的竣工档案资料，更无法配合办理相关的备案手续。 本院经审理查明事实如下：2014年10月14日,原、被告签订《建设项目工程总承包合同》,合同价格为20902868元，工程开工和竣工日期分别为2014年11月10日、2016年5月10日。除根据合同约定的在工程施工过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。2014年11月3日，被告出具法人授权委托书，委托张国富为月城公司的委托代理人，代表公司就雷波县人民医院职工住宅楼及室外总平工程，负责该工程的合同签订、工程款拨付、施工管理及审计结算和处理与之相关的一切工作。2014年11月14日，原、被告签订《雷波县人民医院职工全额集资建房协议》。协议第二条约定房屋价格包括消防气象办证、配套基金、墙改基金、水泥基金、2部电梯及场地内附属工程等所有费用。协议第三条约定：“如报名人数不够，或有职工在集资建房过程中退出，甲方根据所退房屋套数补助乙方房屋10套，该10套房建房资金由乙方承担，房屋产权由乙方自行处理，盈亏自负。”协议第四条约定：“所有住房合同统一由集资户与县医院签订。工程造价严格按照招标价格，甲方不再向乙方追加任何款项。”张国富在乙方（月城公司）代表处签字。 再查明,集资建房户已于2018年10月入住案涉工程。2019年5月21日，被告委托原告自行完成零星扫尾工程。2019年6月，原告与雷波县建筑有限责任公司通过谈判签订了《建设工程施工合同（完善工程）》。施工完成后，原告于2020年2月5日支付了全部扫尾工程款133000元。至此，雷波县人民医院职工住宅楼及室外总平工程全部完工。庭审中，原告称由雷波县建筑有限责任公司完成的案涉项目扫尾工程的竣工验收资料已经准备完毕。 以上事实有《关于集资修建职工宿舍楼的情况报告》《建设项目工程总承包合同》《四川省人民政府关于加快推进危旧房棚户区改造工作的实施意见》川府发（2014）15号、《企业投资项目备案通知书》、建设工程规划许可证、《雷波县人民医院职工全额集资建房协议》、法人授权委托书、律师函及对律师函的回复函、中国农业银行对公结算业务申请书、《建设工程施工合同（完善工程）》、“雷波县城乡规划建设和住房保障局关于雷波县人民医院职工住宅楼及室外总评工程相关问题的回函”雷规建函（2018）383号等证据，以及原、被告的庭审陈述予以佐证，本院予以确认。 本院认为，本案的争议焦点如下:一、原告所明确诉求中的相关资料是否应当依法由被告单独提供或者协助提供；二、案涉工程的工程量是否有变更、增加的情形；三、被告单独和配合原告提供雷波县住房和城乡建设局所附清单资料是否以案涉工程的工程款结算为前提。 首先，原告认为2020年5月23日雷波县住房和城乡建设局竣工备案资料清单内第1项（四川省建设工程竣工备案书）、第3项至第7项（建筑工程施工许可证或开工报告、四川省建设工程施工图设计文件审查合格书、施工图设计文件审查备案书、①法律规定应当由消防主管部门出具的对大型的人员密集场所和其它特殊建设工程验收合格的证明文件或②消防备案告知书、建设工程基础、主体结构验收表）、第9项至第12项（施工单位出具的工程质量合格报告、监理单位出具的单位工程质量评估报告、勘察单位出具的勘察文件质量检查报告、设计单位出具的设计文件质量检查报告）、第14项《房屋建筑和市政基础设施工程质量保修书》、15项《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》、第18项至第20项（永久性标志牌影像采集资料、防雷检测资料、视具体工程按规定应提交的其它文件）应由被告单独提供，该清单第2、8、13、16、17项（建设工程规划许可证及竣工验收报批审查意见、建设单位出具的工程质量合格报告、建设单位签署的工程竣工验收报告、住宅工程分户验收汇总表、单位工程竣工结算协议证明）由被告协助原告提供。本案中，原告就其职工住宅楼及室外总平工程承包给被告进行施工，而实际是除上述工程的零星扫尾工程是由其他施工单位完成的外，该项目的基础和主体等绝大部分工程都是由被告建设施工完成。根据《中华人民共和国建筑法》第六十一条规定：“交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件……”《建设工程质量管理条例》第十六条规定：“建设单位在收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件：（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（二）有完整的技术档案和施工管理资料；（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（五）有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。”以及住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》第五条：“建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件：（一）工程竣工验收备案表；（二）工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括工程报建日期，施工许可证号，施工图设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件，市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料；（三）法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；（四）法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件；（五）施工单位签署的工程质量保修书；（六）法规、规章规定必须提供的其他文件。住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》”的规定。另外，原、被告签订的《建设项目工程总承包合同》专用条款8.1的约定，提交竣工试验方案的份数和时间：“按通用条款第8条执行”。该通用条款第8条规定：（1）承包人应在单项工程和（或）工程的竣工试验开始前，完成相应单项工程和（或）工程的施工作业；并在竣工试验开始前，按合同约定需完成对施工作业部位的检查、检验、检测和试验。（2）承包人应在竣工试验开始前，根据隐蔽工程和中间验收部位的约定，向发包人提交相关的质检资料及其竣工资料。……（4）承包人应在达到竣工试验条件20日前，将竣工试验方案提交发包人。发包人应在10日内对方案提出建议和意见，承包人应根据发包人提出的合理建议和意见，自费对竣工试验方案进行修正。竣工试验方案经发包人确认后，作为合同附件，由承包人负责实施。发包人的确认并不能减轻或免除承包人的合同责任。《建设项目工程总承包合同》专用条款8.1约定，竣工后试验方案的份数和时间：“按通用条款第10.1.2条执行”，而该通用条款为承包人的责任和义务，其中（2）规定承包人应根据合同约定和工程竣工后试验的特点，协助发包人编制竣工后试验方案，并在竣工试验开始前编制完成。对于工程竣工验收报告及完整竣工资料的提交时间，双方总承包合同专用条款12.1.1约定为竣工验收合格后30日内。本案案涉工程已于2018年10月便投入使用，其整个工程于2020年2月竣工，现该工程现已具备竣工验收条件。因此，雷波县住房和城乡建设局于2020年5月23日出具并注明“应由业主收集提供备案的文件资料清单，需施工单位协助提供”的竣工备案资料清单首页载明的20项资料中除“施工单位出具的工程质量合格报告”应由作为案涉工程施工单位的被告单独提供外，其余19项“应由业主收集提供备案的文件资料清单，需施工单位协助提供”，符合上述法律、法规、规章的规定和双方约定，即：四川省建设工程竣工备案书、建设工程规划许可证及竣工验收报批审查意见、建筑工程施工许可证或开工报告、四川省建设工程施工图设计文件审查合格书、施工图设计文件审查备案书、①法律规定应当由消防主管部门出具的对大型的人员密集场所和其它特殊建设工程验收合格的证明文件或②消防备案告知书、建设工程基础和主体结构验收表、建设单位出具的工程质量合格报告、施工单位出具的工程质量合格报告、监理单位出具的单位工程质量评估报告、勘察单位出具的勘察文件质量检查报告、设计单位出具的设计文件质量检查报告、建设单位出具的工程质量合格报告、《房屋建筑和市政基础设施工程质量保修书》、《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》、住宅工程分户验收汇总表、单位工程竣工结算协议证明、永久性标志牌影像采集资料、防雷检测资料、视具体工程按规定应提交的其它文件由被告协助原告提供。 关于雷波县住房和城乡建设局于2020年12月9日出具清单载明的开工前资料、质量验收资料、试验资料、材料、产品、构配件等合格证资料、施工过程资料、竣工资料、建筑工程质量监督存档资料等包括中标通知书及施工许可证、施工合同、施工图审查批准书及施工图审查报告、岩上工程勘察报告共计57个小项是否应当由被告单独提供的问题。1、关于开工前资料（共4项），即：中标通知书及施工许可证，施工合同，施工图审查批准书及施工图审查报告，岩上工程勘察报告。2、关于质量验收资料（共15项），即：：地基验槽记录基桩工程质量验收报告，，地基处理工程质量验收报告，地基与基础分部工程质量验收报告主体结构分部工程质量验收报告，特殊分部工程质量验收报告（电梯），线路敷设验收报告，，地基与基础分部及所含子分部分项、检验批质量验收记录，主体结构及所含子分部、分项、检验批质量验收记录，装饰装修分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录，屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录，给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录，电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录，单位工程及所含子单位工程质量竣工验收记录，室外工程的分部（子分部）、分项、检验批质量验收记录。3、关于试验资料（共11项），即：水泥物理性能检验报告，砂、石检验报告，各强度等级砼配合比试验报告，砼试件强度统计表、评定表及试验报告，各强度等级砂浆配合比试验报告，砂浆试件强度统计表及试验报告，砖、石、砌块强度试验报告，钢材力学、弯曲性能检验报告及钢筋焊接接头拉伸、弯曲检验报告或钢筋机械连接接头检验报告，建（构）筑物防雷装置验收检测报告，，地下室防水效果检查记录有防水要求的地面蓄水试验记录。4、材料、产品、构配件等合格证资料（共9项），即：水泥出厂合格证（含28天补强报告），砖、砌块出厂合格证，钢筋、顶应力、钢丝、钢绞线、线筒出厂合格证，防水材料出厂合格证，金属及塑料门窗出厂合格证，焊条及焊剂出厂合格证，预制构件、预拌砼合格证，给排水与采暖工程材料出厂合格证，施工要求的其他合格证。5、施工过程资料（共4项），即：建（构）筑物沉降观测量记录，新材料、新技术、新工艺施工记录，隐蔽工程验收记录，砼开盘报告。6、竣工资料（共5项），即：施工单位工程竣工报告，监理单位工程竣工质量评价报告，勘察单位勘察文件及实施情况检查报告，设计单位设计文件及实施情况检查报告，建设工程质量竣工验收意见或单位（子单位）工程质量竣工验收记录。7、建筑工程质量监督存档资料（共9项），即：水泥物理性能检验报告，砼试件强度统计表、评定表试验报告，防水砼、喷射砼抗压、抗渗试验报告及锚杆抗拨力试验报告，砂浆强度统计表及试件试验报告，砖、石、砌块强度检验报告，防水材料（包括止水带条和接缝密封材料）、保温隔热及密封材料的复验报告，金属及塑料外门、外窗复验报告（包括材料、风压性、气透性、水渗性），工程质量保修合同，工程结构实体检测报告。 本院认为，根据《中华人民共和国建筑法》第六条：“国务院建设行政主管部门对全国的建筑活动实施统一监督管理。”及《建设工程质量管理条例》第四条：“县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门应当加强对建设工程质量的监督管理。”的规定，雷波县住房和城乡建设局属于本地区建设工程质量的监督管理部门。该部门明确向本院出具案涉工程竣工备案资料清单，并附意见“以上资料需业主召集设计、勘察、施工、监理等部门共同完成”。而案涉工程在未竣工验收的情形下便投入使用，上述资料中如第2类质量验收资料的线路敷设验收报告、特殊分部工程质量验收报告（电梯），以及第6类竣工资料涉及的监理、勘察、设计单位的检查报告等资料均需业主召集相关单位共同完成。因此，雷波县住房和城乡建设局于2020年12月9日为案涉工程出具清单载明的开工前资料、质量验收资料、试验资料、材料、产品、构配件等合格证资料、施工过程资料、竣工资料、建筑工程质量监督存档资料等包括中标通知书及施工许可证、施工合同、施工图审查批准书及施工图审查报告、岩上工程勘察报告共计57个小项所附意见：“以上资料需业主召集设计、勘察、施工、监理等部门共同完成”符合法律规定、当事人约定，以及与建设工程施工实际相符的部分应予支持。因被告系案涉工程的建设施工单位，涉及工程施工中的建筑材料（水泥、砖、砌块、钢筋、防水材料、金属及塑料门窗、焊条预制构件、预拌砼、给排水材料等）合格证，以及中标通知书和施工许可证、施工过程资料、施工单位工程竣工报告、施工图审查批准书及施工图审查报告理应由被告单独提供。而房屋建筑工程质量保修书，双方在签订总承包合同时已签署。原告主张的其他应由被告单独提供的工程竣工验收备案资料与建设行政主管部门的要求不一致，同时未提供证据证明相关资料应依法由被告单独提供，应依法承担举不利的后果。 由于案涉工程部分扫尾零星工程系案外人雷波县建筑有限责任公司依照与原告签订的《建设工程施工合同（完善工程）》完成，故上述由被告提供或者协助原告提供的竣工备案资料不包含《建设工程施工合同（完善工程）》约定的工程内容。 其次，被告辩称案涉工程有变更和增加工程量的情形，但未提供证据证明该辩解意见，故该意见不能成立。 最后，关于被告提供或协助原告提供竣工备案资料是否以案涉工程的工程款结算为前提。由于原、被告间关于案涉工程的工程款，本院（2019）川3437民初476号案件已作出判决，但该案现正处于二审审理过程中，故被告认为本案的审理应当以该案的处理结果为依据。由于案涉工程的建设施工已在2020年2月全部完成，且于2018年10月就已投入使用，即该工程已经具备竣工验收的条件，庭审中被告也未提供建设工程的竣工验收需以工程款结算为前提的法律依据。故被告的该项辩解意见，本院不予支持。 综上，依照《中华人民共和国建筑法》第六十一条，《建设工程质量管理条例》第十六条，《中华人民共和国合同法》第六十条，参照《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》第五条，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告西昌市月城建筑安装工程有限公司于本判决生效后二十日内向原告雷波县人民医院提供雷波县人民医院职工住宅楼及室外总平工程下列竣工验收备案资料：施工单位出具的工程质量合格报告，中标通知书及施工许可证，施工合同，施工图审查批准书及施工图审查报告，四川省建设工程竣工备案书，建设工程规划许可证及竣工验收报批审查意见，建筑工程施工许可证或开工报告，水泥出厂合格证（含28天补强报告），砖、砌块出厂合格证，钢筋、顶应力、钢丝、钢绞线、线筒出厂合格证，防水材料出厂合格证，金属及问题塑料门窗出厂合格证，焊条及焊剂出厂合格证，预制构件、预拌砼合格证，给排水与采暖工程材料出厂合格证，施工要求的其他合格证，建（构）筑物沉降观测量记录，新材料、新技术、新工艺施工记录，隐蔽工程验收记录，砼开盘报，施工单位工程竣工报告、施工图审查批准书及施工图审查报告； 二、被告西昌市月城建筑安装工程有限公司于本判决生效后二十日内协助原告雷波县人民医院提供雷波县人民医院职工住宅楼及室外总平工程下列竣工验收备案资料及配合原告办理该工程竣工档案报送、验收及建筑工程竣工综合验收备案等手续：四川省建设工程施工图设计文件审查合格书，施工图设计文件审查备案书，①法律规定应当由消防主管部门出具的对大型的人员密集场所和其它特殊建设工程验收合格的证明文件或②消防备案告知书，建设工程基础和主体结构验收表，建设单位出具的工程质量合格报告，监理单位出具的单位工程质量评估报告，勘察单位出具的勘察文件质量检查报告，设计单位出具的设计文件质量检查报告，建设单位出具的工程质量合格报告，《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》，住宅工程分户验收汇总表，单位工程竣工结算协议证明，永久性标志牌影像采集资料，防雷检测资料，岩上工程勘察报告；质量验收资料，即：：地基验槽记录基桩工程质量验收报告，，地基处理工程质量验收报告，地基与基础分部工程质量验收报告主体结构分部工程质量验收报告，特殊分部工程质量验收报告（电梯），线路敷设验收报告，，地基与基础分部及所含子分部分项、检验批质量验收记录，主体结构及所含子分部、分项、检验批质量验收记录，装饰装修分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录，屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录，给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录，电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录，单位工程及所含子单位工程质量竣工验收记录，室外工程的分部（子分部）、分项、检验批质量验收记录；试验资料，即：水泥物理性能检验报告，砂、石检验报告，各强度等级砼配合比试验报告，砼试件强度统计表、评定表及试验报告，各强度等级砂浆配合比试验报告，砂浆试件强度统计表及试验报告，砖、石、砌块强度试验报告，钢材力学、弯曲性能检验报告及钢筋焊接接头拉伸、弯曲检验报告或钢筋机械连接接头检验报告，建（构）筑物防雷装置验收检测报告，，地下室防水效果检查记录有防水要求的地面蓄水试验记录；竣工资料，即：施工单位工程竣工报告，监理单位工程竣工质量评价报告，勘察单位勘察文件及实施情况检查报告，设计单位设计文件及实施情况检查报告，建设工程质量竣工验收意见或单位（子单位）工程质量竣工验收记录；建筑工程质量监督存档资料，即：水泥物理性能检验报告，砼试件强度统计表、评定表试验报告，防水砼、喷射砼抗压、抗渗试验报告及锚杆抗拨力试验报告，砂浆强度统计表及试件试验报告，砖、石、砌块强度检验报告，防水材料（包括止水带条和接缝密封材料）、保温隔热及密封材料的复验报告，金属及塑料外门、外窗复验报告（包括材料、风压性、气透性、水渗性），工程质量保修合同，工程结构实体检测报告，视具体工程按雷波县住房和城乡建设等主管部门规定应当协助提交的其它文件。 三、驳回原告雷波县人民医院的其他诉讼请求。 本诉案件受理费50元，由被告西昌市月城建筑安装工程有限公司负担40元，原告雷波县人民医院负担10元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于凉山彝族自治州中级人民法院。 审判员  张小雪 二〇二〇年十二月十五日 书记员  巫 者