贵州省纳雍县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）黔0525民初2432号 原告：王某某，男，1963年05月04日出生，汉族，住贵州省大方县。 原告：杨某某，女，1972年11月08日出生，穿青人，住贵州省大方县。 被告：纳雍新鼎房地产开发有限责任公司，住所地贵州省毕节市纳雍县环城路星宇小区**楼**门面。统一社会信用代码91520525055030936P。 法定代表人：曾柏香，该公司董事长。 委托诉讼代理人（特别授权）：何瑞江，贵州博文律师事务所律师。 原告王某某、杨某某与被告纳雍新鼎房地产开发有限责任公司(以下至裁判主文前简称“新鼎公司”）商品房销售合同纠纷一案，本院于2019年6月18日立案后，依法适用简易程序分别于同年8月25日、12月29日两次公开开庭进行了审理。2020年8月25日庭审原告王某某、杨某某，被告新鼎公司的委托诉讼代理人何瑞江到庭参加了诉讼；同年12月29日庭审原告王某某、被告新鼎公司的委托诉讼代理人何瑞江到庭参加了诉讼到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告王某某、杨某某向本院提出诉讼请求：一、判令被告将办理纳雍县新鼎大商汇xxxx栋x单元xxx号房产权转移登记的有关文书交付给原告，并协助原告办理房地产权属登记；二、判令被告向原告支付迟延办理房地产权属登记期间的违约金，该违约金自2016年10月31日起计算至涉案房屋转移登记到原告名下为止（暂计算至2019年12月31日，被告应向原告支付违约金共计人民币86576.2665元）；三、本案的诉讼费用由被告承担。 事实和理由：2015年7月8日原告与被告签订《商品房买卖合同》，约定原告购买被告开发的位于贵州省纳雍县；商品房总价款为259599元整；被告承诺于2016年12月31日前，取得该商品房所有权初始登记，并将办理商品房转移登记的有关文书交付给原告；被告若不能在约定期限内交付办理商品房转移登记的有关文书，被告应自约定日期起至实际交付办理商品房转移登记的有关文书之日止，按日向原告支付已交付房价款千分之三和万分之三的违约金。合同签订后，原告支付了全部购房款，被告将该商品房交付给原告使用。但被告至今未按照《商品房买卖合同》的约定将办理商品房转移登记的有关文书交付给原告,被告应当按照合同约定承担违约责任。截止2019年12月31日，被告应向原告支付的违约金为86576.2665元。 被告新鼎公司辩称，一、本案第一项诉讼请求所涉及的合同义务，被告已于2019年6月10日履行完毕，之后因二原告未积极履行义务的责任应当由二原告自行承担。二、庭审中被告提交的第四组证据所载明的内容来看，政府调整规划影响涉案商品房使用土地落宗的期限至少至2017年9月11日，政府作为特殊主体，其因公共利益需要对规划等进行调整，该情形属被告不能控制的事项，应认定被告未能如期向原告交付办理涉案商品房文书交付义务在2015年5月7日至2017年9月11日前系因被告项目用地规划坐标下移等因素，致被告开发的涉案商品房使用土地不能办理土地落宗，这段期间共计858日，不应计算在涉案合同约定被告应向原告交付办理转移登记有关文书的时限内。三、被告未能于约定期限内履行合同义务存在其他免责或减责事由，因此恳请人民法院根据《合同法》第29条、《民法总则》第180条的规定减免相应违约金，具体原因如下：1.被告未能如约办理初始登记并交付办理转移登记有关文书的原因为政府行为，属于不可抗力或情势变更免责事由，应当予以免责或减责，即使法庭依法不认定为前述情形，也应当予以充分考量被告的无过错因素，依法予以减轻责任。2.原告签订购房合同的目的为“居住”，因第三方原因致使被告未能如期办理初始登记并交付文书的行为并未给原告造成实际损失，也即未影响原告合同目的的实现，因此，即使支持原告有关逾期办证的违约金请求，也应当予以调整，应当以适当补偿为原则，而非赔偿为原则，因本案被告未能如期履约实为政府行为所致，不存在主观过错。在此恳请法庭参照本省安顺市中级人民法院和遵义市中级人民法院，将补偿金控制在每户5000元以内，或者参照本市黔西法院的同类案件处理标准，将补偿金控制在每日万分之0.3-0.5之间，以避免双方权利义务过分失衡。 本院经审理认定事实如下：2015年7月22日，原告王某某、杨某某作为买受人、被告新鼎公司作为出卖人签订了合同编号为2015001124号《商品房买卖合同》，合同约定原告购买被告开发的位于纳雍县房屋，建筑面积109.08㎡，套内建筑面积96.21㎡，每平方米单价均为2698.25元，总价款为259599元。第二十二条约定被告承诺于2016年12月31日前取得该商品房的所有权初始登记，并将办理商品房转移登记的有关文书交付给买受人即原告；出卖人不能在约定期限内交付办理商品房转移登记的有关文书的，约定日期起90日内，出卖人即被告交付办理商品房转移登记的有关文书的，按已付房价款的千分之五承担违约责任；约定日期起90日以后，买受人即原告不退房的，出卖人即被告自约定日期至实际交付办理商品房转移登记的有关文书之日止，按日向买受人即原告支付已交付房价款万分之三的违约金。合同签订后，原告按照约定向被告支付完毕案涉房屋的全部购房款259599元。 另查明：被告于2019年6月3日取得案涉xxxx栋商品房的初始登记（不动产权证），于2019年10月18日向原告披露该事实，并就案涉商品房办理转移登记事宜通知原告方（买受人），需原告方前去办理相关手续。庭审中，原告当庭确认，原告所使用的联系电话号码与原被告双方案涉商品房买卖合同中记载的电话号码一致。 再查明：1、2016年9月19日，纳雍县人民政府发布纳府通[2016]38号《关于实施不动产统一登记的通告》，政府明确通告从2016年9月30日起，纳雍县全县范围内的不动产登记统一登记业务为由纳雍县国土资源局不动产登记中心受理。办理房屋产权登记相关政策调整前，办理房屋初始登记不需要土地落宗，但办理房屋产权登记相关政策调整后，办理不动产登记土地必须落宗。2、2017年9月11日，纳雍县国土资源局纳不动产[2017]5号会议纪要显示，纳雍县不动产登记中心办公会议纪要“三、关于讨论新鼎大商汇相关事宜。新鼎大商汇纳雍县城东片区2013-0199地块、宗地面积为41021平方米，经会议讨论决定，同意新鼎大商汇项目用地坐标整体下移、面积不变、形状不变，调整后不动产登记中心给予落宗后办理不动产权证。”3、2020年3月4日，被告出具关于纳雍新鼎大商汇一期城市综合体工程“土地落宗问题影响办理楼栋不动产权证的情况说明及附件资料”，纳雍县不动产登记中心在该情况说明上加盖行政印章，并注明情况属实。该情况说明主要载明，“被告通过招拍挂获得新鼎大商汇一期城市综合体AB区项目用地，2015年5月7日一期项目竣工验收合格并取得竣工验收备案表，具备办理楼栋不动产权证条件，于2016年10月份向不动产登记中心递交相关资料，但由于一期项目跨宗地修建，二地块的土地使用权证需要合宗并更换土地使用权证才可办理，按照不动产登记中心要求土地在办理前要按照土地实际的四至坐标重新测绘，导致无法办理土地落宗、四至坐标与实际测量的坐标整体移动，后不动产登记中心给出意见，一是二地块合并办理为一个不动产权证，解决由于二土地使用权证未合宗而影响落宗无法办理不动产初始登记的问题；二是同意被告用地坐标整体下移并给予落宗后办理土地不动产权证。2017年9月11日后一期项目所有楼栋办理不动产权证才得以开始后续工作。” 上述事实，有当事人的陈述，原告提供的《商品房买卖合同》，被告提供的《商品房买卖合同》、《不动产权证》、纳雍县国土资源局会议纪要、关于纳雍新鼎大商汇一期城市综合体工程“土地落宗问题影响办理楼栋不动产权证的情况说明及附件资料”、纳雍县人民政府关于实施不动产统一登记的通告及不动产登记办理流程、电话短信截屏（电话录音）经庭审质证和本院审查在卷予以证实。 本案争议的焦点是：1、被告要求将有关文书交付给原告的诉讼请求是否应予支持；2、被告应否承担逾期交付办理商品房转移登记有关文书的违约责任，违约金是否调整，违约责任的计算期间如何认定。 本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。原、被告双方签订的《商品房买卖合同》系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效的合同，对双方当事人具有约束力。 关于焦点一、原告主张要求被告将办理纳雍县新鼎大商汇xxxx栋x单元xxx号房产权转移登记的有关文书交付给原告，且在庭审过程中表示“有关文书”为房屋不动产登记证。根据合同约定，被告并没有义务交付房屋不动产登记证的义务，被告只是协助原告办理，需要原告配合，因此，对于该项诉讼请求，本院不予支持。 关于焦点二、被告应否承担逾期交付办理商品房转移登记相关文书的违约责任，违约金是否调整，违约责任的计算期间如何认定。首先，向买受人交付商品房并协助买受人办理商品房权属登记，是商品房买卖合同中出卖人应当承担的主要合同义务。在买受人不能取得商品房权属证书的情况下，现实受领商品房并不导致买受人全面享有商品房项下相关权利。逾期办证违约金条款作为合同当事人以补偿守约方损失为原则，兼顾对违约行为予以惩罚的目的，创设双方权利义务的意思表示，对督促商品房出卖人全面履行协助办理商品房权属证书义务具有积极意义，在约定不存在利益明显失衡的情形下，双方应遵照履行。故对被告主张其逾期交付办理产权转移登记有关文书未给原告造成损失，不应当承担违约责任的抗辩意见，本院不予采纳。其次，被告未能在约定期限内，将办理案涉商品房转移登记的有关文书交付原告，被告存在违约行为，理应承担相应的违约责任。双方合同约定以原告已付购房款为基数，按每日万分之三的标准计付违约金，该违约条款系双方在商品房买卖合同签订时自愿缔结，兼顾补偿和惩罚属性，不存在利益明显失衡依法应予调整的情形，被告应当履行。同时，出卖人承担违约责任不以存在过错为前提，被告以其违约行为属轻微违约，且系因其他因素导致案涉商品房未按约定期限取得初始登记，其不存在过错为由，主张本案违约金计算标准应进行调减无事实及法律依据，本院不予支持。再次，关于违约责任的计算期间如何认定的问题。原被告双方签订的《商品房买卖合同》约定被告应当于2016年12月31日前取得案涉商品房所有权初始登记，并将办理商品房转移登记的有关文书交付给买受人。具备交付办理商品房转移登记有关文书的条件后，被告于2019年10月18日通知原告，被告已取得案涉商品房所有权初始登记，要求原告到被告处领取办理案涉商品房转移登记的有关文书，并提交和填写办理不动产权证的相关资料后进行办理。从上述被告通知原告的短信及电话录音内容可以看出，被告取得案涉商品房初始登记后，已通知原告领取办理商品房转移登记的有关文书，合同第二十二条第三项第（四）款第1目中也明确约定“双方共同向商品房登记机关申请办理商品房转移登记”，作为案涉商品房买受人提交及填写相应资料和缴纳相应如契税、办理商品房登记所需的登记费等费用亦是原告的合同义务。同时，原告诉讼主张亦是请求被告向其个人交付办理案涉个人商品房转移登记的有关文书，可视为双方已达成由被告代为办理案涉商品房不动产权证的合意。故本案被告承担逾期交付办理商品房转移登记有关文书的时间应截止至被告通知原告领取办理案涉商品房转移登记的有关文书、填写办理不动产证的相关资料之日较为恰当合理。 被告未按合同约定日期向原告交付办理案涉商品房转移登记有关文书虽客观存在，但根据被告提交的《不动产权证》、纳雍县国土资源局会议纪要、关于纳雍新鼎大商汇一期城市综合体工程“土地落宗问题影响办理楼栋不动产权证的情况说明及附件资料”（纳雍县不动产登记中心加盖行政印章）等所载明的内容来看，政府调整规划影响案涉商品房使用土地落宗的期限至少至2017年9月11日，政府作为特殊主体，其因公共利益需要对规划等进行调整，该情形属被告不能控制的事项，应认定被告未能如期向原告交付办理案涉商品房文书交付义务在2015年5月7日至2017年9月11日前系因被告项目用地规划坐标下移等因素，致被告开发的案涉商品房使用土地不能办理土地落宗，自纳雍县国土资源局出具案涉用地调整规划会议纪要的2015年5月7日起至情况说明（加盖纳雍县不动产登记中心行政印章）载明的影响土地落宗时间至少截止至2017年9月11日止这段期间，共计858日，不应计算在案涉合同约定被告应向原告交付办理转移登记有关文书的时限内，被告向原告交付办理案涉商品房转移登记有关文书的时限应以合同约定的履约期间加上858日顺延至2019年5月8日止。因被告未将办理案涉商品房转移登记有关文书交付原告，故其应自2019年5月9日起至2019年10月18日通知原告之日止按原告已付购房款为基数，按日万分之三标准计算向原告支付逾期交付办理案涉商品房转移登记有关文书的违约金较为合理。故原告主张的被告承担逾期交付商品房转移登记有关文书的违约金为12617元（违约金以购房价款259599元为基数、按日万分之三标准自2019年5月9日起计算至2019年10月18日止，共计162天）。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条、第一百三十五条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条、第十八条,《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告纳雍新鼎房地产开发有限责任公司于本判决生效之日起十五日内向原告王某某、杨某某支付逾期交付办理商品房转移登记有关文书的违约金12617元； 二、驳回原告王某某、杨某某的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1964元，适用简易程序审理减半收取982元，由原告王某某、杨某某负担866元，被告纳雍新鼎房地产开发有限责任公司负担116元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于贵州省毕节市中级人民法院。 审判员  杨红 二〇二〇年十二月二十九日 书记员  孙黔