四川省武胜县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川1622民初3243号 原告：蒋园园，女，1987年4月21日，汉族，住四川省武胜县。 委托诉讼代理人：尹昭荣，四川君尊律师事务所律师。 被告：罗林元，曾用名：罗园，男，1965年6月27日出生，汉族，住四川省武胜县。 被告：唐圣翰，男，1996年2月12日出生，汉族，住四川省武胜县。 原告蒋园园与被告罗林元、唐圣翰装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年12月3日立案后，依法适用简易程序，于2020年12月23日公开开庭进行了审理。原告罗林元及其委托诉讼代理人尹昭荣到庭参加诉讼，被告罗林元经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，被告唐圣翰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告蒋园园向本院提出诉讼请求：1.判决依法解除原告蒋园园与被告罗林元、唐圣翰签订的《装饰工程施工合同》；2.判决二被告向原告蒋园园返还已支付装修款40200元，并支付违约金18720元；3.本案诉讼费由二被告承担。庭审过程中，原告蒋园园变更第二项诉讼请求为：2.判决二被告向原告蒋园园返还已支付装修款51100元，并支付违约金18720元。事实和理由：2020年7月，二被告约定共同出资承接武胜县沿口镇区域内小区房屋装修业务，同月21日，二被告以被告罗林元的名义与原告蒋园园签订了《装饰工程施工合同》，约定：原告蒋园园以包工包料方式将武胜县沿口镇凤凰城小区7栋3单元2楼1号住宅交由二被告进行室内装修，装修总价款为93600元，装修工期为100天，即从2020年7月23日至2020年11月3日止。合同同时对双方的权利与义务、质量标准、工程价款结算及维修、付款方式、违约责任等作了明确约定。合同签订后，原告蒋园园按照约定向被告罗林元共计支付装修款75200元，另由于被告罗林元收款后不及时购买地砖材料，原告蒋园园又垫付应当由二被告承担的地砖款18500元。然而，二被告从木工应当施工时开始一直拖延不履行装修合同义务，二被告就后期装修需要的衣柜等材料至今未预定，事后原告蒋园园才得知二被告已经散伙并签订了散伙协议。目前，合同约定的装修期限已经到期，但二被告对原告蒋园园的住宅装修一直处于停工状态，经被告唐圣翰估算二被告只完成价值约35000元装修内容。二被告不能在合同约定的期限内完成装修任务，且目前已经停止装修，该行为已经构成严重违约，原告蒋园园有权解除合同，二被告应当退还未完工部分装修价款并向原告蒋园园支付违约金。特诉至法院，请求依法判决。 被告唐圣翰辩称，原告蒋园园诉称属实，被告唐圣翰与被告罗林元约定合伙承接室内装饰装修工程，被告罗林元负责施工，被告唐圣翰负责承揽业务，二被告计划以蓝天装饰和鲁班居装饰为字号对外承揽业务，但蓝天装饰已被注册使用，后因其它原因未注册登记。二被告于2020年7月21日与原告蒋园园签订《蓝天装饰工程施工合同》后，原告蒋园园将装修款支付给被告罗林元，虽然被告罗林元在合伙期间收到装修款后转账给被告唐圣翰或者负责财务管理的被告唐圣翰嫂子，但是2020年10月1日散伙后两笔装修款34300元其未收到，由被告罗林元占用。2020年10月1日，二被告散伙时进行了清算，原告蒋园园所有的凤凰城小区7栋3单元2楼1号住宅剩余装修款18000元由被告罗林元支配，被告唐圣翰分得合伙期间所有利润中的10500元后退伙，剩余未完成工程由被告罗林元负责完成。被告罗林元在散伙后仅对原告房屋进行第二次墙面粉刷，支出金额1200元，剩余工程未完成，处于停工状态。《散伙协议》约定剩余装修款全部由被告罗林元支配管理，且继续完成工程的义务人是被告罗林元，故被告唐圣翰不应当承担退还装修款并支付违约金的义务。 本案原告蒋园园围绕诉讼请求依法提交了原告的身份证复印件、《蓝天装饰工程施工合同》、微信转账记录及电子凭证、装修住宅现状照片、房屋登记信息查询情况说明、《散伙协议》等证据，被告唐圣翰为支持其抗辩理由依法提交了《散伙协议》、电话录音、微信转账记录等证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，被告罗林元未到庭参加诉讼，视为放弃质证的权利，经审查，上述证据具有真实性、合法性，并与本案具有关联性，本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 被告罗林元与被告唐圣翰口头约定合伙共同承揽室内装饰装修工程，2020年7月21日，原告蒋园园作为甲方与作为乙方的被告罗林元签订《蓝天装饰工程施工合同》，载明：“依照《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上协商一致，就乙方承包甲方的室内装饰工程（以下简称工程）的有关事项，达成以下协议：一、工程概况（一）工程地点：凤凰城7-3-2-1（二）工程户型：四室二厅二卫一厨（三）工程建筑面积：105（五）工程承包方式选取下列第1种方式：（1）乙方包工，包全部材料（见附表）（六）工程期100日开工日期2020年7月23日竣工日期2020年11月3日（七）工程价款：本合同工程造价为（人民币）93600元金额大写：玖万叁千陆佰元整……三、乙方义务(二)委派公司罗林元为乙方代表，全权负责合同的签订和履行，按设计要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决乙方负责处理的各项事宜，其签订的文件视为乙方对相关事宜的确认，若需要更换乙方代表，乙方应提前三天以书面方式告知甲方。……六、工期（一）对以下原因造成工期延误，经甲方确认签字，工期相应顺延：（1）工程量变化或设计变更（2）不可抗力；（3）甲方同意工期顺延的其他情况；（二）因甲方未按合同完成其应负责的工作而影响工作的，工期顺延。因甲方提供的材料设备质量不合格而影响工程质量的返工费用由甲方承担，工期顺延。（三）甲方不按期支付工程款，合同工期相应顺延。（四）因乙方责任未按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延，因乙方所提供的材料，设备质量不合格或造成的工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。……十、工程付款方式（一）双方约定按下表方式支付工程款：工程一期款签单合同支付金额20000工程二期款泥工进场支付金额34300工程三期款木工进场支付金额34300工程四期款工程全部完工验收支付金额5000……十一、违约责任（一）本合同生效后，甲乙双方应严格履行合同所约定的各项条款，若任何一方需变更合同内容，应双方协商一致后签定补充协议，如需终止合同，提出终止合同的一方需以书面形式提出，并按合同总价款的15%支付违约金，办理终止合同手续。（二）本合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的20%作为违约金付给对方，因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的应进行补偿。……设计师：陆云签单员：罗林元工程监理：罗林元甲方（签章）：蒋园园乙方（签章）：罗林元2020年7月21日”原告蒋园园、被告罗林元均在合同上签字并捺印。合同签订后，原告蒋园园通过微信分别于2020年7月21日向被告罗林元转账20000元，备注“今日转装修进款贰万元”；于2020年8月21日向被告罗林元微信转账2000元、18900元，备注：“二期进度款”；于2020年10月3日向被告罗林元微信转账20000元，备注：“第三次装修进度款”；于2020年10月30日向被告罗林元微信转账14300元，备注：“第三次装修进度转款”。原告蒋园园5次向被告罗林元微信转账共计75200元。2020年10月1日，被告罗林元与被告唐圣翰签订《散伙协议》，约定双方未完成的装修工程由被告罗林元负责按时、按质、按量完成，未收工程款归被告罗林元所有，未完成的工程包括凤凰城7-3-2-1。被告唐圣翰分得合伙期间利润10500元，散伙后被告罗林元事务与被告唐圣翰无关。被告罗林元、唐圣翰在散伙协议书签字并捺印。二被告对未完成工程装修款进行了结算并形成清算单，原告蒋园园所有的凤凰城7-3-2-1住宅剩余装修款为18000元，被告罗林元签字并捺印确认。二被告散伙后，被告罗林元仅对原告蒋园园所有的凤凰城7-3-2-1住宅进行了第二次墙面粉刷，支付1200元。 另查明，二被告使用以蓝天装饰和鲁班居装饰字号对外签订合同，但二被告未以该字号在工商行政部门进行注册登记。 本院认为，原、被告之间签订的《蓝天装饰工程施工合同》是双方真实意思表示，内容合法有效，原、被告双方应严格按照合同约定履行各自义务。原告蒋园园按时向被告罗林元支付装修款，履行了合同约定的义务。被告罗林元、唐圣翰至今未按照合同约定履行按时完成装修工程的义务，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。”之规定，被告罗林元、唐圣翰的行为已构成根本违约，符合法律规定的解除合同条件，原告蒋园园请求解除合同有事实和法律依据，本院予以支持。《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”被告罗林元、唐圣翰应当承担相应的违约责任，但违约金责任的主要功能在于补偿因违约行为造成的损失，因原告蒋园园另有其他住房居住，且被告罗林元、唐圣翰停工时间相对较短，虽《蓝天装饰工程施工合同》约定一方违约解除合同需承担合同总价款20%的违约金，但该违约金明显超过原告蒋园园的损失，故本院酌定被告罗林元、唐圣翰向原告蒋园园支付违约金3000元，超出部分，不予支持。因二被告散伙后，原告蒋园园所有的凤凰城7-3-2-1住宅剩余装修款18000元由被告罗林元占有和支配，且原告蒋园园在二被告散伙后向被告罗林元微信转账2次共计34300元，被告罗林元实际占有和支配的装修款52300元，在扣除第二次墙面粉刷费用1200元后，剩余装修款共计51100元应当由被告罗林元返还给原告蒋园园，故对原告蒋园园要求被告罗林元返还已支付装修款51100元的诉讼请求，本院予以支持。 综上所述，原告蒋园园的诉讼请求部分成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条、第九十四条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人共和国民法通则》第一百一十七条第一款、第一百三十四条第一款第四项，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第九十一条第一项、第九十二条之规定，判决如下： 一、解除原告蒋园园与被告罗林元、唐圣翰于2020年7月21日签订的《蓝天装饰工程施工合同》； 二、被告罗林元于本判决生效之日起十日内向原告蒋园园返还装修款51100元； 三、被告罗林元、唐圣翰共同向原告蒋园园支付违约金3000元； 四、驳回原告蒋园园的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本判决生效后在规定的履行期限最后一日起二年内向本院申请执行。 案件受理费1546元，减半收取计773元，由原告蒋园园负担172元，被告罗林元、唐圣翰负担601元（原告蒋园园已垫付案件受理费601元，待本案执行时由被告罗林元、唐圣翰一并支付给原告蒋园园）。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于四川省广安市中级人民法院。 本案判决生效后，负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的，权利人申请执行后，人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判员 刘 斌 二〇二〇年十二月二十八日 书记员 李奇伟