新疆维吾尔自治区和静县人民法院民 事 判 决 书（2020）新2827民初800号 原告：傲云格日乐，女，1984年12月9日出生，蒙古族，现住新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县。被告：韩红新，男，1973年11月23日出生，蒙古族，现住新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县。原告傲云格日乐与被告韩红新装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年10月3日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告傲云格日乐，被告韩红新到庭参加诉讼，现已审理终结。原告傲云格日乐向本院提出诉讼请求：1．解除2019年6月2日、2020年3月19日原被告双方签订的《装修合同》；2．按照补充协议约定请求判令被告返还原告已经支付的装修款33000元并恢复房屋原状；3．要求被告支付违约金10000元；4．本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2019年6月2日，原告与被告签订一份《装修合同》，约定原告将房屋的装修发包给被告，装修费总额为50000元，工期自2019年8月27日至2019年9月27日，合同签订后原告按照合同约定履行义务，按时交付给被告装修款共计33000元，被告却未按约定工期完工，无奈于2020年3月19日又签订了一份《装修合同延期补充协议书》（以下简称补充协议书），延期工期，约定2020年5月10日之前被告保证完成原告的房屋装修并交付，如被告再次没按合同规定时间内完工，作为违约金：一则原告有权收回房屋装修所给被告的钱，二则原告有权不给被告已装修部分所花费的材料及人工费。但至今被告未按约定工期内完工，所干的工程质量极差，理应返还原告装修款，被告拖延工期，已构成违约应当按照合同约定承担违约责任。故诉至法院，请支持原告的诉讼请求。被告韩红新辩称：原告向我已支付装修款33000元是事实，我装修原告的房屋所购买的材料款42000余元，原告应当向我支付9000余元，《装修合同》中约定，签订合同当日原告向我支付20000元，剩余的30000元我与原告口头约定原告向我按每月分期支付，我没有违约，是原告违约在先没有按约定每月付款，所以导致工期滞后。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的《装修合同》、《装修合同延期补充协议书》、微信转账记录、发货清单、民事裁定书、保全措施缴款书、保险单、照片、通话录音、视频资料等证据与各方当庭陈述相互印证，本院予以确认并在卷佐证。对各方有争议的被告提交的收款收据、百佳装饰销货清单、出库单、送货单各1份，被告不能证明与本案的关联性，本院不予确认。本院经审理认定事实如下：一、2019年6月2日，原告与被告签订一份《装修合同》，约定原告傲云格日乐将和静县富民小区北区15号楼3单元302室房屋的装修工程以包工包料的形式承包给被告韩红新，装修费总额为50000元，工期自2019年8月27日至2019年9月27日，双方约定，合同一经签订原告傲云格日乐支付被告韩红新装修费20000元，当工期进度到喷漆阶段，并经双方验收合格时，原告向被告第二次支付工费，当工期结束经原告方验收合格时，原告向被告一次性支付剩余的施工费；二、因被告没按合同规定期限内完工，原被告双方于2020年3月19日又签订了一份《补充协议书》，延期工期，《补充协议书》中约定：一、（1）、3、延期原因：乙方（被告）没有按照甲方（原告）的要求在合同期限内完工；（2）、1、双方同意将原合同期限延长至2020年5月10日；2、如乙方再次没有在合同规定时间内完工，作为违约金：一则甲方有权收回房屋装修所给乙方的钱，二则甲方有权不给乙方已装修部分所花费的材料及人工费。二、（2）原合同付款方式履行情况：1、在原合同签订日，2019年6月2日，甲方已给乙方支付施工费20000元；2、2019年10月22日甲方给乙方支付1500元；3、……甲方给乙方已支付共计21500元；（3）、合同补充修改后的付款方式：1、工程总价款50000元；2、……甲方已向乙方支付21500元，……待甲方向乙方支付28500元；3、甲方向乙方支付的28500元支付方式：①合同变更之日，2020年3月19日甲方向乙方支付墙板材料费用3500元；②第一次进度费用支付：甲方向乙方支付5000元；第一次进度项目：客厅：吊顶、电视背景墙、鞋柜、挂衣墙；厨房：橱柜、吊顶、吊柜；餐厅：吊顶；主卧室：门、衣柜、床；中卧室：门、榻榻米、吊柜、衣柜；小卧室：门、电脑桌、书架；洗手间：门、热水器、马桶、洗漱池、吊顶；③第二次进度费用支付：甲方向乙方支付10000元；第二次进度项目：客厅：沙发、电视柜、茶几、窗帘、灯；厨房：抽烟机、天然气灶；主卧室：窗帘、灯；中卧室：灯；小卧室：灯、窗帘；洗手间：灯；④房屋装修经甲方认为合格完工时甲方向乙方支付10000元，并原告傲云格日乐、被告韩红新在《补充协议书》上签字并捺印；三、原告傲云格日乐向被告韩红新通过微信转账支付装修款共计33000元（于2019年6月2日支付20000元，2019年8月23日支付1000元，2019年10月22日支付500元，2020年3月19日支付3500元，2020年4月11日支付5000元，2020年4月24日支付3000元）；四、2020年4月1日，原告购买墙板钉子及美工刀共计110元；五、原告起诉，诉前申请保全支出保全费450元，保全保险费215元。本院认为，原、被告自愿、平等、协商一致所签订的《装修合同》并没有违反法律、行政法规的强制性规定，应认定有效，双方应当按照约定履行合同义务。原告傲云格日乐以50000元的价格包工包料的形式将自己的房屋交付给被告韩红新装修，双方在履行合同过程中，被告未按约定期限内装修完工，致使双方重新签订一份《补充协议书》，双方在履行《补充协议书》的过程中，原告按约定的进度支付装修款，但被告仍然没有按照《补充协议书》约定的进度内完成装修项目，本案审理过程中，原、被告双方确认，按照《补充协议书》约定的第一次进度项目当中被告确实进行了部分装修项目，但是，挂衣墙、电脑桌、书架、热水器、洗漱池等没有做，三个卧室的门没安装，电视背景墙、吊柜、衣柜、榻榻米等没有完全做完。被告主张按照双方口头约定剩余的30000元，原告向我按月分期支付，但是原告没有按时付款，所以导致工期滞后的意见，原告不认可，被告也没提供明确的证据，本院不予采信。按照《补充协议书》的约定被告第一次进度项目尚未装修完就要求原告再支付第二次进度项目剩余的7000元才能继续施工，原告有权拒绝支付，现被告明确表示其原告不支付7000元就不履行装修，故原告主张解除于2019年6月2日原、被告双方签订的《装修合同》及2020年3月19日签订的《补充协议书》的请求符合法律规定，本院予以支持。关于违约责任，原被告双方签订《补充协议书》后，被告又未按约定期限内完工，原告主张按双方约定被告返还原告已经支付的装修款33000元的请求，本院予以支持。原告主张被告承担诉讼中因保全支出的申请费450元、保险费215元，该费用系原告的合理支出，应当由被告承担，本院予以支持。原告要求被告恢复房屋原状及承担违约金10000元的请求，没有事实和法律依据，本院不予支持。依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十七条、第九十四条第二项、第四项、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、依法解除原告傲云格日乐与被告韩红新于2019年6月2日签订的《装修合同》及于2020年3月19日签订的《装修合同延期补充协议书》；二、被告韩红新向原告傲云格日乐退还装修款33000元，于本判决生效之日起十日内付清；三、被告韩红新向原告傲云格日乐支付保全费450元、保险费215元，共计665元，于本判决生效之日起十日内付清；四、驳回原告傲云格日乐的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费891.62元，减半收取计445.81元，由原告傲云格日乐负担102.54元，被告韩红新负担343.27元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院。审  判  员   杜  日  再二 〇 二 〇 年 十 二 月 二 十 六 日书  记  员   阿丽腾才次克