天津市武清区人民法院民 事 判 决 书（2020）津0114民初6380号原告：高波，女，1979年6月24日出生，汉族，住哈尔滨市道里区。委托诉讼代理人：张广馨，天津建嘉律师事务所律师。被告：中浩（天津）投资发展有限公司，住天津市武清区自行车王国产业园区祥园道**102-4（集中办公区）。法定代表人：耿福亮，该公司总经理。委托诉讼代理人：景亚杰，女，该公司员工。原告高波与被告中浩（天津）投资发展有限公司（以下简称中浩公司）商品房销售合同纠纷一案，本院于2020年6月23日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告高波的委托诉讼代理人张广馨、被告中浩公司的委托诉讼代理人景亚杰均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。高波向本院提出诉讼请求：1．请求法院依法判令被告向原告支付逾期交房的利息及违约金67491.98元；2．本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2016年9月2日，原告与被告签订了《商品房买卖合同》，购买被告开发的位于天津市武清区××镇××道××花园××商品房，购买金额为509081元。根据合同第三条约定，被告应于2017年11月1日前向原告交付房屋；同时合同第五条约定，被告如果未按照合同约定的期限交付商品房，逾期在90日内的，原告有权向被告追究已付房款利息，利息自合同约定被告应交房的次日起至实际交付商品房之日止，按照银行同期贷款利率计算，如超过上述约定期限的，原告在向被告追究已付款利息的同时，还有权要求被告支付原告已付房款十万分之一违约金自延期交房次日起计算，追究被告违约责任。合同签订后，原告按照合同约定履行了付款义务，但被告未按照合同约定日期交付房屋，直至2020年5月23日才向原告交付涉诉房屋。原告认为，被告延期交房既不存在法定免责事由，也不存在约定的免责事由，违约事实明显，应当承担违约责任，故起诉。中浩公司辩称，1．原告与被告签订合同后，由于政府应对恶劣天气、秋冬季治理大气污染及扬尘等原因，分别于2016年11月15日至12月31日、2017年8月25日至9月10日、2017年10月1日至2018年3月31日要求全市所有施工现场停止土石方作业、搅拌站作业及使用非道路移动机械等，造成施工现场停工近246天，根据合同应予扣除；2020年1月24日天津市发布突发公共卫生事件应急一级响应，天津市新型冠状病毒感染的疫情防控指挥部通知，禁止一切聚众活动，推迟复工，因此造成一切关于交房手续无法办理，直至2020年6月5日降为三级，因此原告主张的延期天数中，该部分应予扣除；2．延期支付违约金应按十万分之一进行计算；3．原告存在逾期付款的违约责任。按合同约定，原告的贷款应在2016年11月1日到账，实际到账日期为2016年11月13日，存在逾期付款的违约责任，被告要求在原告逾期付款违约责任范围内与被告逾期交房的违约责任相抵消。本院经审理认定事实如下：2019年9月2日，原告与被告签订《天津市商品房买卖合同》，合同约定：原告购买位于天津市武清区××镇××道××花园××号楼××，房屋面积88.69平方米，总价款为509081元；原告应于2016年9月9日前一次性存入商品房首付款159081元，其余价款办理贷款；被告应于2017年11月1日前，将经验收合格并取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》的商品房交付原告。如遇不可抗力，不能履行合同的，接受不可抗力影响的时间，据实延期交付，被告不承担违约；除遇不可抗力外，被告如未按本合同第三条约定日期交付商品房，逾期在90日内的，原告有权向被告追究已付款利息，利息自合同约定被告应支付商品房次日起至实际交付商品房之日止，按照银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，原告在向被告追究已付款利息的同时，合同继续履行，被告应支付原告已付房款十万分之一违约金至延期交房次日起计算；《附件六补充协议》第三条约定：因原告原因不能获得银行的贷款，逾期超过60日的后，原告应于逾期满60日的次日一次性支付清购房余款和违约金（每逾期一日按照购房总价款万分之一的标准向被告支付违约金）。当日，原告与被告签订了《附件六补充合同》，该补充合同约定：原告于2016年9月2日前向被告支付房款159081元，其余房款350000元，原告采用银行贷款方式支付，原告须于2016年9月9日前向贷款银行交齐贷款所需买受人提供的材料和费用，并保证贷款于本合同签订之日起60日内划入被告指定账户。合同签订后，原告按约支付了首付款，2016年11月13日，原告贷款350000元打入被告账户。2020年5月9日，被告向原告发出交房通知书，通知原告交房时间为2020年5月23日。上述事实，原被告双方均无异议，本院予以确认。对有争议的事实，本院认定如下：一、关于延期交房的免责天数问题。被告在庭审中提交了美丽天津一号工程指挥部文件、天津市武清区建设工程质量安全监督管理支队（2017）37号文件及天津市建设工程质量安全监督管理总队（2016）92号文件的复印件，证明由于政府环境整治需要造成被告停工246天，应该免责；并且主张疫情期间自2020年1月24日至6月5日期间的应该免责。原告对被告提交的美丽天津一号工程指挥部文件及（2017）第37号文件的真实性无异议，但根据法院已生效的判决认定事实，主张（2017）37号文件的停工期应该自2017年10月1日计算到2018年3月15日，津建质安总（2016）92号文件对于本案不适用；对于被告主张的疫情期间不可抗力的天数，原告认为，根据《中华人民共和国合同法》第117条的规定，迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本院审查后认为，因政府环境治理需要造成被告停工可以免除被告责任的天数，根据相关文件规定及本院生效判决确定的日期，实际扣除的停工天数应为230天；对于疫情期间是否免责，本院认为，扣除因政府环境治理需要停工的天数后，被告亦应在疫情发生之前将符合交付条件的商品房交付原告，故对被告主张自2020年1月24日至2020年6月5日疫情期间的延期天数应予以扣除的主张，本院不予支持。综合上述证据，本院认定被告延期交房的实际免责天数为230天。二、关于原告贷款逾期的违约责任与被告逾期交房的违约责任是否可以抵扣的问题。被告主张，按照合同约定，原告的贷款应在2016年11月1日到账，实际到账日期为2016年11月13日，存在逾期付款的违约责任，要求在原告逾期付款违约责任范围内与被告逾期交房的违约责任相抵消。原告认为，贷款付款时间非原告决定，与银行有关，事实是原告提前将办理贷款所需资料交给被告，由被告向贷款银行申请提交，但因被告资料不齐，导致贷款逾期。原告针对其主张未提供相应的证据，本院不予采信，被告的主张符合合同约定，原告应当承担实际逾期付款12天的违约责任，该部分损失可以在被告应承担的违约责任中予以抵扣。综上，自2017年11月1日至2020年5月23日，被告逾期交房的自然天数为813天，扣除免责天数230天，实际逾期交房时间为583天，交房时间顺延至2018年6月18日。本院认为，原、被告之间签订的《天津市商品房买卖合同》系当事人双方真实的意思表示，合法有效，双方应依约履行各自的义务。被告逾期交房依约应当承担违约责任，原告应按合同约定承担逾期付款的违约责任。关于逾期交房利息的利率标准问题。自2019年8月20日起，中国人民银行已经授权全国银行间同业拆借中心于每月20日（遇节假日顺延）9时30分公布贷款市场报价利率（LPR），自此之后人民法院裁判贷款利息的基本标准应改为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。即逾期交房期间，全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率：自2019年8月20日至2019年9月19日1年期LPR利率标准为4.25%，自2019年9月20日至2019年11月19日1年期LPR利率标准为4.2%，自2019年11月20日至2020年2月19日1年期LPR利率标准为4.15%，自2020年2月20日至2020年4月19日1年期LPR利率标准为4.05%，自2020年4月20日至2020年5月23日1年期LPR利率标准为3.85%。故对于2019年8月20日（不包括当天）之前，逾期交房利息的利率按照4.75%计算，对于2019年8月20日（包括当日）的利息按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。据此，被告依约应向原告支付利息总计为45388.27元（自2018年6月19日至2019年8月19日，共计427天，按509081元×4.75%÷360×427天计算，计28681.76元；自2019年8月20日至2020年5月23日，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，计16706.51元）、违约金2967.94元（509081元×0.1?×583天）。本案中，原告逾期交齐贷款，应承担违约损失610.90元（509081元×0.1‰×12天），逾期交房利息、违约金同逾期付款违约金扣减后，被告应支付原告47745.31元。综上，此案经调解未果，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百二十条之规定，判决如下：一、被告中浩（天津）投资发展有限公司应于本判决发生法律效力之日起五日内向原告高波支付逾期交房利息及违约金47745.31元；二、驳回原告高波的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费744元，由原告高波负担218元，被告中浩（天津）投资发展有限公司负担526元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于天津市第一中级人民法院。审判员  井志辉二〇二〇年十二月二十六日书记员  何演霞