本溪市平山区人民法院民 事 判 决 书(2019)辽0502民初1424号原告：聂钢林，男，1956年12月23日出生，汉族，辽宁省鞍山市人，无业，住鞍山市立山区。委托诉讼代理人：常江，辽宁荣略律师事务所律师。被告：中国三冶集团有限公司设备检修工程公司，住所地：鞍山市立山区东建街**。负责人：王飞，该公司经理。委托诉讼代理人：曲岩、李顶，该公司工作人员。被告：三冶北方建筑安装总公司，住，住所地：鞍山市立山区通山街环山路63甲/div>法定代表人：赵波，该公司经理。委托诉讼代理人：罗勇、王雪，该公司工作人员。原告聂钢林与被告中国三冶集团有限公司设备检修工程公司、三冶北方建筑安装总公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年5月8日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告聂钢林及其委托诉讼代理人常江，被告中国三冶集团有限公司设备检修工程公司委托诉讼代理人曲岩、李顶，被告三冶北方建筑安装总公司委托诉讼代理人罗勇、王雪均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、判令二被告给付原告工程款1301820元及逾期给付利息；2、诉讼费由被告承担。事实与理由：被告中国三冶集团有限公司设备检修工程公司与被告三冶北方建筑安装总公司于2010年8月10日签订工程分包合同，工程项目名称为：本溪北营钢铁（集团）有限公司一区125h干熄焦工程。工程内容及分包范围：本溪北营钢铁（集团）有限公司干熄焦本体部分。开工日期为2010年8月25日，竣工日期为2011年2月28日，合同工期日历天数为188天。合同价款暂估1651572元，实际价款以竣工决算为准。被告三冶北方建筑安装总公司同天与原告聂钢林签订《委托施工协议》，将该工程委托原告聂钢林施工。双方协议内容与二被告分包合同基本相同。原告聂钢林向被告三冶北方建筑安装总公司缴纳管理费，现该工程已于2011年7月25日全部结束。在施工过程中由于被告中国三冶集团有限公司设备检修工程公司不能及时供应原材料，造成原告多次停工，超出原定工期五个月。期间，发包方要求不能停工，原告聂钢林自筹材料进行施工，因此原告聂钢林多支付工人工资、机器设备费用，给原告造成巨大的经济损失。而二被告在三年后，2014年才与原告决算（决算中对延长工期部未分予以计算），只给支付合同约定工程量的工程款。原告由于欠工人工资，被迫与二被告进行决算签字。二被告对原告提出的延长工期的损失置之不理。为维护原告合法权利故诉至法院。被告中国三冶集团有限公司设备检修工程公司辩称：1、原告主体不适格；2、涉案工程已经结算完毕，原告无理由向我公司索要工程款；3、涉案工程合同计价方式为清单计价，原告要求依据国家定额进行计价与合同不符，不应该被支持；4、对于原告主张“停工待料”期间的人工费、吊车租赁费、货车费等与常理不符；5、原告诉称因被告供应不及时造成窝工与事实不符，事实是原告施工进度缓慢造成窝工，原告多次申请工期顺延；6、原告主张工期延长补偿，如原告所述原告可以向被告主张解除合同停止施工撤出现场，而原告没有主张解除合同反而在施工完毕后在结算书上签字并领走了工程款，说明原告对延长是认同的、对结算额是无异议的，现来主张补偿没有法律依据；7、原告诉称“自筹材料进行施工”没有证据证明，与事实不符。综上，请求法院驳回原告诉讼请求。被告三冶北方建筑安装总公司辩称：施工合同是2010年8月我公司与三冶集团签订的检修合同，我公司与原告签订委托施工协议，第六项约定了，我方不承担由此产生的任何风险责任，如乙方在施工过程中形成的用工工资、材料、机械设备租赁等债务，由此造成的一切经济损失由乙方自行承担，该协议有原告签字，同时我方在原告施工及竣工阶段，均按程序操作，没有出现配合不到位的情况，因此对于原告所述施工过程中原材料供应不及时，工期延迟造成的经济损失，我公司不承担责任，故请求法院驳回原告的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2010年8月10日被告中国三冶集团有限公司设备检修工程公司与被告三冶北方建筑安装总公司签订工程分包合同一份，合同主要内容为：“工程内容及分包范围：本溪北营钢铁（集团）有限公司干熄焦本体部分，开工日期：2010年8月25日，竣工日期为2011年2月28日，合同工期总日历天数：188天。合同价款：暂估1651572元，实际价款以竣工决算为准”。同日原告与被告三冶北方建筑安装总公司签订委托施工协议一份，协议主要内容为：“被告三冶北方建筑安装总公司将其分包的本溪北营钢铁（集团）一区125t/h干熄焦工程委托给原告聂钢林施工，原告聂钢林同意承揽该工程的施工任务，并接受三冶北方建筑安装总公司与中国三冶集团有限公司设备检修工程公司签订的工程分包合同。工程内容及分包范围：本溪北营钢铁（集团）有限公司干熄焦本体部分，开工日期：2010年8月25日，竣工日期为2011年2月28日，合同工期总日历天数：188天。合同价款：暂估1651572元，实际价款以竣工决算为准”。双方签订合同后双方按合同履行，在施工过程中因被告三冶北方建筑安装总公司材料供应拖延，造成工期延误。合同中约定的工程款已经结算完毕。现原告以工程延期给原告造成经济损失为由，来院提起本案诉讼。庭审中原、被告对该工程2011年6月16日仍在施工均无异议。经原告申请，本溪市中级人民法院委托辽宁溪城工程项目管理有限责任公司进行鉴定。鉴定结论延期施工原告每天经济损失为7648.55元。本院认为，被告中国三冶集团有限公司设备检修工程公司与被告三冶北方建筑安装总公司签订的工程分包合同及原告聂钢林与被告三冶北方建筑安装总公司签订的委托施工协议是双方当事人真实意思的表示，对双方当事人均有约束力。关于原告主张延期施工损失一节，本案中合同约定的施工期限与实际施工期限不一致，应以实际施工时间为准。庭审中原、被告对2011年6月16日该工程仍在施工均表示无异议，而在此之后是否仍在施工，原告未提供证据予以证明，本院无法确认，待原告有证据后可另行解决。根据《中华人民共和国合同法》第二百八十四条之规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。被告三冶北方建筑安装总公司应支付延期施工的损失，即从2011年3月1日至2011年6月16日的损失，每日按7648.55元计算，共计826043.4元（108天*7648.55元）。关于原告主张延期支付损失利息的诉讼请求，符合法律规定本院予以支持。关于原告主张被告中国三冶集团有限公司设备检修工程公司给付延期施工损失及利息，因合同双方为原告与被告三冶北方建筑安装总公司，被告中国三冶集团有限公司设备检修公司不是合同相对人，故原告主张被告中国三冶集团有限公司设备检修公司给付延期施工造成的损失及利息的诉讼请求，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第二百六十九条、第二百八十三条、第二百八十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定判决如下：一、被告三冶北方建筑安装总公司于本判决生效后十日内给付原告聂钢林因延期施工造成的损失826043.4元及利息（自2011年6月17日至2019年8月19日按中国人民银行同期贷款利率计算，自2019年8月20至付清之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价计算）；二、驳回原告聂钢林其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。鉴定费33277元（原告已预交），由原告负担8406元，被告三冶北方建筑安装总公司负担24871元。案件受理费16516元（原告已预交），由原告负担4456元，由被告三冶北方建筑安装总公司负担12060元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于辽宁省本溪市中级人民法院。审 判 长  陈登宇人民陪审员  李 杰人民陪审员  杨春彦二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  高 铮附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第八条【依合同履行义务原则】依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第二百六十九条【定义】建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第二百八十三条【发包人违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。第二百八十四条【发包人原因致工程停建、缓建的责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。