贵州省赤水市人民法院民 事 判 决 书（2020）黔0381民初2733号原告：贵州凯粤房地产开发有限公司，住所地贵州省赤水市城工大道天竹纸业，统一社会信用代码：91520381076040412P。法定代表人：周敬刚，总经理。委托诉讼代理人：蒋俊端，贵州良方律师事务所律师。被告：贵州兴福园电力工程有限公司，住所地贵州省贵阳市观山湖区金阳南路**贵阳世纪城**团购物中心（一）1、2、3号楼2单元27层5号，统一社会信用代码：91520190MA6DMR687Y。法定代表人：费香禹，总经理。委托诉讼代理人：杨涛，公司员工。原告贵州凯粤房地产开发有限公司（简称凯粤房开公司）与被告贵州兴福园电力工程有限公司（简称兴福园电力公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年9月2日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告凯粤房开公司的法定代表人周敬刚及其委托诉讼代理人蒋俊端，被告兴福园电力公司的委托诉讼代理人杨涛。本案现已审理终结。原告凯粤房开公司向本院提出诉讼请求：1.判决解除双方签订的《凯粤壹品高低压配电工程电力承包合同》；2.判决被告向原告交付赤水凯粤壹品配电工程全部施工资料（附明细）；3.判决被告支付原告违约金160000元；4.判决被告支付原告律师费10000元；5.案件受理费由被告承担。事实和理由：2019年11月29日，原、被告签订《凯粤壹品高低压配电工程电力承包合同》，原告将凯粤壹品1号楼高低压配电工程发包给被告承建，并对相关事宜进行了约定。按照合同约定，被告应在2020年1月21日完成安装及验收工作并取得供电部门验收合格，但工期届满被告工程未完成，更未组织验收，经原告多次催促未果。综上所述，被告未在约定的期限完工构成违约，且至今仍然没有完工，原告有权解除合同，要求被告交付施工资料，并承担违约责任。被告兴福园电力公司辩称：原告要求我公司承担违约金不合理，因为我们的工程是完工的，设备全部安装完毕。相关资料移交过程中出现问题，导致现在无法通电。本院经审理认定事实如下：2019年11月29日，原告凯粤房开公司（甲方）与被告兴福园电力公司（乙方）签订《凯粤壹品1号楼高低压配电工程电力承包合同》，约定原告将凯粤壹品1号楼高低压配电工程发包给被告承建。合同主要内容：工期45天（从签订合同后支付第一笔款开始计算至全部安装工程竣工验收合格工期为45天，如遇供电局内部不可抗拒原因应顺延，该工期不含送电搭火时间，如遇不在供电局停电搭火计划范围内，时间应顺延且不能视为乙方违约；如供电局同意带电搭火，此时间顺延至带电搭火计划工作日止）；本工程采用总价包干方式承包，固定总承包金额（含税）800000元；乙方组织当地供电部门及甲方进行验收并完成所有手续，保证工程质量合格，能够通过供电部门的验收和送电；合同签订后，甲方提供供电局审核通过的图纸给乙方，7个工作日内甲方付给乙方预付款为工程总价10%，即人民币捌万元；主要设备进场后7个工作日内，再付合同总价的30%，即人民币贰拾肆万元；施工完成后7个工作日内，再付合同总价的30％，即人民币贰拾肆万元；具备验收送电条件７个工作日内（供电局验收合格）再付合同总价的15%，即人民币壹拾贰万元；供电部门通完电后且移交竣工资料和结算资料给甲方后7个工作日内，再付合同总价的12%，即人民币玖万陆仟元；剩余3%作为质量保修金，即贰万肆仟元；乙方在每次收款时向甲方提供付款申请和增值税专用发票；工程交付时间不符合规定，每日按合同总价的2‰偿付逾期违约金，违约金总额不超过合同价款的20%。逾期超过30天的，甲方有权解除合同，因此所造成的损失由乙方负责赔偿给甲方；甲、乙双方因合同发生争议而寻求法律途径解决时发生的诉讼费、鉴定费、律师费等费用由败诉方承担。合同签订后，被告进场施工并将完成相应工程。原告分别于2019年12月7日、2020年1月17日、2020年5月15日向被告支付工程款80000元、240000元、240000元，共计560000元，被告于2020年5月8日向原告开具560000元的发票。2020年5月22日，原告向被告出具工程联系单，要求被告完成涉案工程并取得主管部门验收合格证明。2020年6月15日，原、被告签署《工程移交确认单》，被告向原告移交涉案全部配电工程材料、设备、资料，载明涉案工程还没经供电主管部门验收合格和通电。2020年7月27日，原告委托贵州良方律师事务所律师向被告邮寄送达了律师函，要求被告完成供电部门的验收和送电。2020年8月28日，原告与贵州良方律师事务所签订委托代理合同，约定贵州良方律师事务所接受原告的委托委派蒋俊端律师担任原告的一审代理人，律师代理费10000元。2020年8月31日，贵州良方律师事务所向原告开具10000元律师代理费的发票。另查明，2020年6月12日，被告向原告开具了150000元的工程款发票。2020年6月15日，被告向原告出具两份付款委托书，委托原告将工程款40000元直接汇入赤水市电气安装有限责任公司名下账户，将110000元直接汇入张勇名下账户。2020年6月16日，原告向赤水市电气安装有限责任公司转账支付40000元，后该款被退回。再查明，涉案工程至今未经供电主管部门验收合格和通电。案件审理中，原告向本院提出财产保全申请，经审查符合法律规定，本院下发了（2020）黔0381民初2733号民事裁定书，冻结被告的银行存款170000元，如其存款不足则查封、扣押、拍卖、变卖其等值其他财产。本院认为：原、被告共同协商，自愿签订《凯粤壹品1号楼高低压配电工程电力承包合同》，是双方的真实意思表示，合同的内容和形式没有违反国家法律、行政法规的强制性规定，属有效合同。根据《中华人民共和国合同法》第八条“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的，受法律保护”、第六十条第一款“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”的规定，原、告均应按合同的约定履行各自的义务。合同签订后，原告按约支付被告工程款，但被告经原告催告后至今未向原告交付经供电部门验收合格和通电的涉案工程，已严重超过双方约定的45天工期，导致双方的合同目的不能实现。根据合同法第九十四条第一款第三项“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（三）当事人一方迟延履行主要债务、经催告后在合理期限内仍未履行……”的规定，故原告要求解除其与被告所签订《凯粤壹品1号楼高低压配电工程电力承包合同》的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。根据合同法第九十七条“合同解除后，尚水履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失”的规定，被告应向原告交付涉案工程全部施工资料，对原告的该项诉讼请求，本院予以支持。关于原告要求被告支付违约金的诉讼请求：根据双方在合同中约定：工期为45天，如遇供电局内部不可抗拒原因应顺延，该工期不含送电搭火时间；工程交付时间不符合规定，每日按合同总价的2‰偿付逾期违约金，违约金总额不超过合同价款的20%。虽然被告交付的涉案工程未经供电主管部门验收合格和通电，但属供电部门内部原因造成，工期应顺延，故无法确认被告的具体违约时间，由于被告也未提交供电部门送电搭火时间的相关证明，本院酌情认定被告承担已支付合同价款5%的违约金28000元（560000元×5%），对原告超过该部分违约金的诉讼请求，本院不予支持。关于原告要求被告承担律师代理费10000元的诉讼请求，合同中约定：甲、乙双方因合同发生争议而寻求法律途径解决时发生的诉讼费、鉴定费、律师费等费用由败诉方承担。本案诉讼因被告不能履行合同义务违约而导致，故原告因本案诉讼产生的律师代理费10000元应由被告承担。为此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第九十四条第一款第三项、第九十七条之规定，判决如下：一、解除原告贵州凯粤房地产开发有限公司与被告贵州兴福园电力工程有限公司于2019年11月29日签订的《凯粤壹品1号楼高低压配电工程电力承包合同》；二、被告贵州兴福园电力工程有限公司在本判决生效后三十日内交付原告贵州凯粤房地产开发有限公司赤水凯粤壹品1号楼高低压配电工程全部施工资料；三、被告贵州兴福园电力工程有限公司在本判决生效后三十日内支付原告贵州凯粤房地产开发有限公司违约金28000元和原告贵州凯粤房地产开发有限公司因本次诉讼产生的律师代理费10000元，两项共计38000元；四、驳回原告贵州凯粤房地产开发有限公司的其余诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。已减半收取的案件受理费1850元、保全费1370元，共计3220元，由原告贵州凯粤房地产开发有限公司承担2000元，被告贵州兴福园电力工程有限公司承担1220元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省遵义市中级人民法院。逾期，本判决则产生法律效力。审判员  何政江二〇二〇年十二月十一日书记员  李兆文