天津市武清区人民法院民 事 判 决 书（2020）津0114民初7338号原告（反诉被告）：天津嘉昊市政工程有限公司，住所地天津市南开区密云一支路**A309。法定代表人：郭振华，职务总经理。委托诉讼代理人：白国玉，男。委托诉讼代理人：刘念鑫，天津益建律师事务所律师。被告（反诉原告）：天津市荣丰广告有限公司，住所地天津市和平区河北路鸿记里5-11门**6门212-215。法定代表人：闫晓刚，职务经理。委托诉讼代理人：闫玉顺，男。委托诉讼代理人：胡嫄嫄，天津茂驰律师事务所律师。天津嘉昊市政工程有限公司（以下简称“嘉昊公司”）与天津市荣丰广告有限公司（以下简称“荣丰公司”）承揽合同纠纷一案，本院于2020年7月10日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。嘉昊公司的委托诉讼代理人白国玉、刘念鑫，荣丰公司的委托诉讼代理人闫玉顺、胡嫄嫄到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。嘉昊公司向本院提出诉讼请求：1.请求判令解除嘉昊公司与荣丰公司之间的合同，并判令荣丰公司赔偿嘉昊公司各项损失249744.48元；2.请求判令荣丰公司恢复名誉、清除影响、赔礼道歉，并赔偿经济损失150000元；3.诉讼费用由荣丰公司承担。事实和理由：嘉昊公司与荣丰公司就武清区华北城美亿家灯箱制作签订《制作安装合同》，由荣丰公司负责灯箱的制作、安装，项目总价格为730000元。按照合同约定，进场支付至合同30%，完成支架型材制作在安装于楼体前支付至合同60%，全部安装完毕并通过初步验收后30日内支付至合同95%。然而，荣丰公司未按图纸要求的材料规格制作安装，灯箱存在钢结构未按照图纸要求做防腐处理已产生返锈情况，带灯条的广告箱灯条未进行螺钉固定，带灯条的广告灯箱将外立面石材破损，背板脱落等等问题，产生严重的安全隐患，导致质量出现重大问题。嘉昊公司多次以电话、微信、联系函的方式通知荣丰公司整改，荣丰公司多次托词均不予响应，故嘉昊公司于2019年12月16日发联系函告知荣丰公司解除合同，并委派其他公司进行整改。荣丰公司的行为造成嘉昊公司巨大的经济损失，故诉至法院。荣丰公司辩称，嘉昊公司的诉讼请求缺乏事实和法律依据，请求法院依法驳回。双方签署的制作安装合同合法有效，荣丰公司已经按照合同约定履行了自己的义务，制作、安装工作基本完成，根本不存在嘉昊公司所述的质量问题。荣丰公司的施工均是在嘉昊公司在场监督的情况下完成，购进的材料、规格是双方协商一致的结果，施工过程中亦不存在任何瑕疵。在荣丰公司已经停工数月之久后，嘉昊公司所提出的质量问题无据可查，该项目现已投入使用。荣丰公司前期的施工不存在任何问题，没有给嘉昊公司造成任何损失，其主张的赔偿没有任何法律依据。荣丰公司向本院提出反诉请求：1.依法判令嘉昊公司支付拖欠荣丰公司的广告牌制作安装费287000元；2.依法判令嘉昊公司支付逾期付款期间产生的利息（以287000元为基数，自2020年8月10日起至本金实际清偿之日止，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；3.由嘉昊公司承担本案诉讼费用。事实和理由：2019年8月8日，荣丰公司与嘉昊公司签署《制作安装合同》，合同约定嘉昊公司委托荣丰公司进行美亿家灯箱的制作和安装，加工地点为武清区华北城，合同约定总价为730000元，在安装过程中嘉昊公司又委托荣丰公司增加40000元的工作量。合同签订后，荣丰公司按照嘉昊公司的要求进行灯箱的制作和安装，2019年9月底安装工程已接近尾声，但由于政府修路问题导致项目被迫停工，嘉昊公司称复工时间另行通知，但之后嘉昊公司未通知荣丰公司复工并拒绝支付荣丰公司已完工部分的制作安装费，经荣丰公司多次催要未果。嘉昊公司针对反诉辩称，不同意荣丰公司的反诉请求。荣丰公司施工未完成，且存在严重质量问题，造成嘉昊公司巨大经济损失。由于存在质量问题，嘉昊公司发函通知后，荣丰公司拒不改正，其损失没有法律依据。双方的合同已经解除，荣丰公司主张支付安装费及利息没有事实法律依据。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：2019年8月8日，嘉昊公司与荣丰公司签订《制作安装合同》，嘉昊公司委托荣丰公司对位于天津市武清区××北城的美亿家灯箱进行制作、安装，合同约定：产品质量标准执行企业标准，以板材为准；荣丰公司负责本合同项目范围内的成品保护、安装质量，遵守嘉昊公司的有关安全规定；本项目总价730000元；进场支付至合同30%，完成支架型材制作，在安装于楼体前支付至合同60%，全部安装完毕并通过嘉昊公司初步验收后30日内支付至合同95%，剩余5%做为质保金，在质保期（壹年）满后无息支付，质保期自工程竣工验收完成之日起计算；此项目的工期为30天，嘉昊公司有权要求荣丰公司适当调整工期，但原则上不超过建设方的总工期后1个月；荣丰公司对本合同质量保修期限为1年，在保修期内除嘉昊公司所供材料问题造成的设备故障外，荣丰公司均应负责无偿进行维修，并达到合格标准，如果荣丰公司不能按时到达现场予以维修，嘉昊公司可指派其他施工单位进行维修，所发生的维修费用，嘉昊公司从预留工程质量保修金中予以扣除，先行支付给维修施工单位，如果维修价款超出了荣丰公司的预留工程质量保修金的，除了扣除荣丰公司的预留工程质量保修金外，超出的部分从应付荣丰公司工程款中扣除并保修索赔权利等内容。合同签订后，荣丰公司进行了灯箱的制作并安装于楼体，但尚未进行刀刮布的制作安装时，该项目因故停工。嘉昊公司向荣丰公司付款共计410000元。2019年12月，嘉昊公司先后两次收到甲方监理公司《监理通知单》，通知单指出该巨幅广告项目存在安全隐患问题1.钢结构没有按照图纸要求做防腐处理，致使现场已完工钢结构出现返锈现象；2.带灯条的广告灯箱，灯条没由按要求螺钉固定，只用胶粘处理，致使灯条大部分脱落；3.带灯条的广告灯箱，背板固定不牢靠，致使已安装完的背板脱落；4.现场上带灯条的广告灯箱时，破损外立面石材，并要求限期整改。嘉昊公司于2019年12月2日、2019年12月13日两次向荣丰公司发函，要求对上述问题进行限期整改，荣丰公司未予答复。2019年12月16日，嘉昊公司向荣丰公司邮寄《解除合同告知函》。后嘉昊公司另行委托第三方进行整改，支出各项费用共计158317元。现项目已经施工完毕。本院认为，嘉昊公司与荣丰公司签订的《制作安装合同》系双方真实意思表示，合法有效。荣丰公司进行了灯箱的制作安装，嘉昊公司应支付相应的费用。关于荣丰公司已完成的工程量，嘉昊公司主张不到60%，荣丰公司主张为90%，考虑荣丰公司已完成支架型材制作及安装、灯条安装等，仅差刀刮布制作安装，明显超出支付合同60%价款的进程，故本院对嘉昊公司主张不予采信，支持荣丰公司的主张。嘉昊公司应向荣丰公司付款657000元（730000元×90%），扣除已支付的410000元，应再支付247000元。但荣丰公司已完成的工作存在重大安全隐患等质量问题，且未予整改，故嘉昊公司要求解除合同符合法律规定，本院予以支持。根据合同约定，嘉昊公司有权委托第三方进行整改，所发生的费用应由荣丰公司承担。本院对嘉昊公司举证与第三方签订了合同并附发票的费用予以认定。嘉昊公司主张的其他费用，以及荣丰公司主张的增项40000元，证据不足，本院均不予认定。嘉昊公司请求判令荣丰公司恢复名誉、清除影响、赔礼道歉，并赔偿经济损失150000元，未能提供任何证据，事实和法律依据不足，本院不予支持。嘉昊公司未予付款系双方产生争议且荣丰公司存在过错，故本院对荣丰公司要求嘉昊公司支付利息的诉讼请求不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十二条第一项、第九十四条、第九十六条第一款、第九十七条、第一百零九条、第一百二十条、第二百五十一条的规定，判决如下：一、解除天津嘉昊市政工程有限公司与天津市荣丰广告有限公司于2019年8月8日签订的《制作安装合同》；二、天津嘉昊市政工程有限公司给付天津市荣丰广告有限公司广告牌制作安装费247000元;三、天津市荣丰广告有限公司赔偿天津嘉昊市政工程有限公司广告牌整改损失158317元；二、三项折抵后，天津嘉昊市政工程有限公司应给付天津市荣丰广告有限公司88683元，此款于本判决生效之日起5日内付清。四、驳回天津嘉昊市政工程有限公司、天津市荣丰广告有限公司其他诉讼请求。如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3739元，由天津市荣丰广告有限公司负担1437元，由天津嘉昊市政工程有限公司负担2302元。反诉案件受理费2803元，由天津嘉昊市政工程有限公司负担2412元，由天津市荣丰广告有限公司负担391元。如不服本判决，可自判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于天津市第一中级人民法院。审判员  杨君二〇二〇年十二月三十一日书记员  柴清附本裁判文书所引用的具体法律条文：一、《中华人民共和国合同法》第六十二条第一项当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定：（一）质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十六条第一款当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百二十条当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。