河南省滑县人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0526民初9663号原告（反诉被告）：苏现世，男，1981年4月20日生，汉族，。委托诉讼代理人：赵明普，河南师诚律师事务所律师。被告（反诉原告）：河南美旗建设工程有限公司，住所地：。法定代表人：付美旗，职务：总经理。原告（反诉被告）苏现世诉被告（反诉原告）河南美旗建设工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年11月16日立案受理后，依法适用简易程序，于2020年12月2日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）苏现世及其委托诉讼代理人赵明普，被告（反诉原告）河南美旗建设工程有限公司法定代表人付美旗到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）苏现世向本院提出诉讼请求：1、依法判决被告给付违约金2万元，赔偿损失3287元共计23287元及利息（利率按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率从原告起诉之日起计算至履行完毕之日止）；2、涉诉费用由被告承担。事实与理由：原被告于2019年9月份签订《装饰装修施工合同》一份，约定由被告为原告经营的位于滑县新区江南绿城门面房17-5号商铺（粗粮野菜老酒馆）室内装修，装修总价款20万元（详见合同），该合同第一条第六项规定：“甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否则，违约方将给付对方工程总造价10%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失”。合同签订后，原告按约定履行了主要义务，因被告部分装修未按照合同约定履行，原告要求被告重做未得到落实，且逾期交工，虽经原告多次要求被告减少工程款，但被告不予答复并将原告诉至法院（该案法院已判决）。原告在此次诉讼中本应提出反诉，但因故未提。综上，被告未按合同约定履行，延期交工长达15天，其行为已构成违约，被告应依约支付违约金并赔偿原告损失。为维护原告合法权益，特具状起诉。被告（反诉原告）河南美旗建设工程有限公司辩称并提出反诉：被告方完全按照合同条款履行了装修义务，没有违约，违约的是原告，原告没有及时支付工程款。故提出反诉诉请：1、判令反诉被告支付反诉原告违约金20500元及利息；2、涉诉费用由反诉被告承担。事实与理由：原被告于2019年9月签到《装饰装修施工合同》一份，约定反诉原告承接反诉被告苏现世所有的位于滑县江南绿城门面房17-5号商铺室内装饰工程，将工期、单价及支付工程款的时间和方式进行了约定，同时又增加5000元的工程量，工程顺利竣工后，反诉被告拖欠反诉原告55000元工程款没有支付，反诉原告诉至法院后，人民法院作出了（2020）豫0526民初7569号判决书，该判决生效后，反诉被告依旧没有履行该份判决。现反诉被告没有依约支付涉案工程款，根据双方所签订的合同第一款第六项的约定，反诉被告应当支付反诉原告总工程款205000元的10%即20500元违约金，为维护反诉反诉原告的合法权益，特提起反诉。经审理查明，2019年9月24日，原告（反诉被告）苏现世（协议中甲方）和被告（反诉原告）河南美旗建设工程有限公司（协议中乙方）签订《装饰装修施工合同》，该合同载明：“甲方：苏现世（签字捺印）乙方：河南美旗建设工程有限公司（盖章）双方达成如下协议，一、合同主要内容：1、甲方将自己位于滑县江南绿城门面房17#-5号商铺室内装修工程以部分承包方式交给乙方承做；2、工程总造价（小写）：200000元工程总造价（大写）：贰拾万元整；3、工期40天，自2019年9月28日起至2019年11月10日止；4、工程付款方式：按施工进度付款，完工后6个月结清尾款10000元；…6、本合同签订生效后，甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款。不得擅自变更或解除合同，否则违约方将付给对方工程总造价的10%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。…二、合同细节说明：……6、结算：工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送给甲方，甲方自接到上述资料3天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意，并在3天内结清尾数；……甲方代表签字：苏现世（签字并捺印）乙方代表签字：付美旗（签字并盖河南美旗建设工程有限公司合同专用章）”该合同后附河南美旗建设工程有限公司项目汇总清单，针对工程地址为粗粮野味老酒馆装修的概算，合同价款200000元，由原告（反诉被告）苏现世签字并捺印和被告（反诉原告）法人付美旗签字并盖河南美旗建设工程有限公司合同专用章。该涉案工程于2019年11月25日竣工，2019年9月17日原告苏现世与案外人滑县天明房地产开发有限公司签订《商铺租赁合同》，约定年租金为8万元，租金按年一次性交付，签订本合同之日起10个工作日内一次性付清年租金，商铺租赁期限为2020年1月1日至2023年1月1日。另查明：原告苏现世自2019年10月7日至2019年11月18日陆续支付被告河南美旗建设工程有限公司装饰装修款共计150000元，下欠50000元装修款被告河南河南美旗建设工程有限公司于2020年9月11日向我院提起诉讼，我院于2020年10月23日作出（2020）豫0526民初7569号民事判决书，裁判如下：“一、被告苏现世于本判决生效之日起七日内支付原告河南美旗建设工程有限公司装饰装修款50000元及利息（利息以50000元为基数，自2020年9月11日起按同期全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率计算至实际履行完毕之日止）；二、驳回原告河南美旗建设工程有限公司的其他诉讼请求。”被告庭审中陈述在施工过程中，原告进行了设计变更要求将增加项目包括：一楼大厅吊顶，大厅及楼梯吊顶，房间门牌，大厅隔断，吧台石材，地面抬高，窗帘，厨房玻璃窗。原告对被告主张的上述设计变更项目不予认可。上述事实，有原被告当庭陈述以及提交的证据予以证实，原告苏现世提交：1、原被告签订的《装饰装修施工合同》一份，后附河南美旗建设工程有限公司项目汇总清单一份；2、（2020）豫0526民初7569号民事判决书；3、《商铺租赁合同》一份。被告河南美旗建设工程有限公司提交：1、项目变更单，2、原被告签订的《装饰装修施工合同》，3、（2020）豫0526民初7569号民事判决书。以上证据经庭审质证、认证，可以作为认定本案事实的依据。本院认为，本案系装饰装修合同纠纷。原告苏现世与被告河南美旗建设工程有限公司签订的《装饰装修施工合同》系原被告双方真实意思表示，亦无违反法律强制性或禁止性规定之情形，合法有效，双方均应按约履行。依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。合同约定的工期为40天，交工日期为2019年11月10日，被告河南美旗建设工程有限公司实际交工日期为2020年11月25日，延期交工15天，其履行合同义务不符合约定应承担相应的违约责任。按照《中华人民共和国合同法》第一百一十三条规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，赔偿损失应相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。故本院酌定为被告河南美旗建设工程有限公司赔偿原告苏现世损失3000元。原告诉请的其他损失，没有事实和法律依据，本院不予支持。对于原告苏现世诉请的20000元违约金，其主张是被告部分装修未按照合同约定履行，原告要求被告重做未得到落实，且逾期交工，应按照合同第一条第六项规定承担10%违约金。由于原告苏现世未提供充分的证据证明被告河南美旗建设工程有限公司装修未按照合同约定履行，而被告逾期交工并不属于《装饰装修合同》第一款第六项规定的“擅自变更或解除合同”，该合同被告已经施工完毕并交付原告使用，故不适用该条款关于10%违约金的规定。综上，原告苏现世诉请的20000元违约金，没有事实和法律依据，本院不予支持。对于反诉原告河南美旗建设工程有限公司主张的20500元违约金，其主张是反诉被告苏现世没有依约支付涉案工程款，并增加5000元工程量，应按照双方所签订的合同第一款第六项的约定，支付其总工程款205000元的10%即20500元违约金。由于反诉原告河南美旗建设工程有限公司未提供充分证据证明反诉被告苏现世擅自增加工程量，且反诉被告庭审中不予认可，故本院不予认定。且逾期支付工程款并不属于《装饰装修合同》第一项第六款规定的“擅自变更或解除合同”，涉案工程款反诉原告已在（2020）豫0526民初7569号民事案件中主张了相应权利，法院已经做出生效判决，故不适用该条款关于10%违约金的规定。综上，反诉原告河南美旗建设工程有限公司诉请的20500元违约金，没有事实和法律依据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）河南美旗建设工程有限公司于本判决生效之日起五日内赔偿原告（反诉被告）苏现世损失3000元；二、驳回原告（反诉被告）苏现世其他诉讼请求；三、驳回被告（反诉原告）河南美旗建设工程有限公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取191元，由原告（反诉被告）苏现世承担166元，被告（反诉原告）河南美旗建设工程有限公司负担25元。反诉费减半收取157元，由被告（反诉原告）河南美旗建设工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省安阳市中级人民法院。审判员  史军峰二〇二〇年十二月十日书记员  吴兰兰