浙江省宁波市江北区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙0205民初4763号 原告：王千金，女，1992年9月30日出生，汉族，住浙江省宁波市鄞州区。 委托诉讼代理人：肖语，北京盈科（宁波）律师事务所律师。 被告：宁波沐易创意空间设计有限公司。住所地：浙江省宁波市鄞州区福明路**（13-3），统一社会信用代码：91330212MA2AJKQF63。 法定代表人：杨娟。 被告：杨娟，女，1986年4月20日出生，住江苏省泰州市姜堰区。 原告王千金与被告宁波沐易创意空间设计有限公司（以下简称沐易公司）、杨娟装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年12月11日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告王千金及委托诉讼代理人肖语到庭参加诉讼，被告沐易公司、杨娟经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案当庭宣告判决。 王千金向本院提出诉讼请求：1.判令解除原告与两被告签订的《宁波市住宅装饰装修施工合同》以及《合同附件》；2.判令被告沐易公司支付原告违约金87992元；3.判令被告杨娟对上述第2项诉讼请求所涉款项承担连带还款责任。 事实和理由：原告与被告沐易公司于2020年3月15日签订《宁波市住宅装饰装修施工合同》，约定由被告沐易公司完成原告位于宁波市江北区路××号××室的房屋装修，装修费用总计53559元，约定工期90天。合同签订后，原告交付定金5000元，被告沐易公司进场装修。合同约定分期付款，但是每期都没有装修完，被告沐易公司就要求支付下一期装修款项，因此，虽然工程没有完工，原告也按照合同约定支付装修款55219.4元。后被告沐易公司未能按期完成装修工程，经调解协商，原告与两被告签署《合同附件》，约定：1.被告沐易公司完成原合同所有内容；2.在2020年10月20日全部结束装修并验收合格；3.承诺给原告安装隐形把手衣柜、柜门；4.未在约定期限内装修合格完成，赔偿原告10万元；5.承诺按照原设计装修房产；6.被告杨娟对本合同附件的履行承担担保责任。合同签订后，被告沐易公司并未依约完成装修工程。2020年11月20日，就被告沐易公司未完成工程部分，原告重新与第三人签订了合同，经核算，未完成的部分合计37992元。为维护原告合法权益，特向人民法院提起诉讼，请求依法支持原告的诉讼请求。 沐易公司、杨娟未作答辩，亦未向本院提供证据。 本院经审理认定事实如下： 2020年3月15日，原告王千金（甲方）与被告沐易公司（乙方）签订《住宅装饰装修施工合同》一份，约定原告就其坐落于宁波市江北区路××号××室，建筑面积61.23平方米房屋的装饰装修工程交由被告沐易公司施工，承包方式为包工包料，工期为90日，工程总价款54100元，付款方式：合同签订后，甲方支付5000元定金；第一期砌墙完工后甲方支付总价款的20%，计10820元；第二期水电验收完三天内，甲方支付总价款的20%，计10820元；第三期泥工验收完三天内，甲方支付总价款的25%，计13525元；第四期木工验收完三天内，减去定金5000元，应付5820元；第五期油漆验收完三天内，减去尾款2000元，应付6115元；第六期安装保洁后，甲方支付2000元。总价款是甲、乙双方对设计方案、工程报价确认后的金额。因乙方原因造成逾期交付的，每逾期一天，乙方应赔偿甲方30元。施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，并由责任方按合同总价款20%赔偿，解除本合同。合同另行约定了双方其他权利义务。合同所附装饰预算书记载，预算价格包含了卧室、厨房、卫生间、水电工程的材料及人工。合同签订后，原告付款金额如下：1.2020年3月15日支付5000元（定金）；2.2020年3月15日以微信转账方式支付900元；3.2020年5月7日支付10711.80元（20%）；4.2020年5月19日支付10711.80元（20%）；5.2020年5月29日以微信转账方式支付800元；6.2020年6月7日以微信转账方式支付900元；7.2020年7月18日支付12760.80元；8.2020年8月11日支付5820元（木工验收款）；9.2020年9月20日支付1500元（橱柜增项改项）；10.2020年9月21日支付6115元（油漆验收款），以上合计55219.4元。 被告沐易公司未能按期完成装修工程，原告与两被告经协商于2020年9月签署《合同附件》一份，约定：1.此附件认可原合同所有内容；2.被告沐易公司承诺于2020年10月20日全面结束装修并验收合格；3.被告沐易公司承诺给原告安装隐形把手衣柜、柜门；4.被告沐易公司未按此附件承诺完工验收，期限到时未合格完成，需赔偿原告10万元作为赔偿；5.被告沐易公司承诺按照原设计装修房产。原告王千金在该份《合同附件》上甲方处签名，王平在该份《合同附件》上乙方处签名并加盖被告沐易公司公章，被告杨娟在该份《合同附件》上担保人处签名。 原告王千金于2020年11月10日与案外人宁波市江北振星建筑装潢工程队签订《路劲新天地三号楼809报价单》，约定原告将宁波市江北区路××号××室的房屋装修未完工工程交由宁波市江北振星建筑装潢工程队施工，承包方式为包工包料，工期90天，工程造价37992元。合同签订后，原告支付宁波市江北振星建筑装潢工程队11397.60元，目前该工程尚未完工。 另查明：被告沐易公司系被告杨娟作为自然人股东投资设立的一人有限责任公司，该公司于2020年10月15日因登记的住所或经营场所无法联系而被宁波市鄞州区市场监督管理局列入企业经营异常名录。 上述事实有原告提供的《宁波市住宅装饰装修施工合同》、《装饰预算书》、收款收据、付款凭证、微信聊天记录截图、《合同附件》、房屋现场照片、《路劲新天地三号楼809报价单》、付款凭证《商品房买卖合同》以及原告的庭审陈述可以证明。原告提供的上述证据符合证据真实性、关联性、合法性原则，能够证明原告主张的相应事实，本院予以认定。 本院认为，本案原告王千金与被告沐易公司于2020年3月15日签订的《宁波市住宅装饰装修施工合同》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应认定合法有效。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。合同签订后，原告依约履行付款义务，但被告沐易公司未依照合同约定进度组织工程施工，后双方又签署《合同附件》，被告沐易公司仍未在承诺期限内完工，且被告沐易公司于2020年10月15日被宁波市鄞州区市场监督管理局列入企业经营异常名录，原告于2020年11月10日将工程交由案外人施工，上述事实表明被告沐易公司迟延履行债务致使原告不能实现合同目的，原告据此诉请解除双方签订的《宁波市住宅装饰装修施工合同》以及《合同附件》，具有事实依据与法律依据，本院予以支持。原告于2020年12月11日提起诉讼主张解除合同，本院通过专递邮件以及向被告杨娟发送短信方式向两被告送达起诉状副本等诉讼材料，被告杨娟手机号码接收信息时间显示为2020年12月22日，两被告签收邮件时间为2020年12月24日，因此，本院确认涉案的《宁波市住宅装饰装修施工合同》以及《合同附件》自被告杨娟手机号码接收信息之日（2020年12月22日）起解除。 合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。违约金系当事人通过约定预先设定并独立于履约行为之外的给付行为，其效力不因合同权利义务终止而受到影响，故合同因一方违约而解除，违约金条款可以继续适用。本案原告与两被告于2020年9月签署的《合同附件》约定，被告沐易公司未按此附件承诺期限（2020年10月20日）完工验收需赔偿原告10万元，原告据此主张被告沐易公司支付违约金87992元。本院认为，衡量违约金是否合理，一般应当以《中华人民共和国合同法》第一百一十三条规定的损失为基础进行判断。结合原告提供的证据，原告主张被告沐易公司未按期完工给原告造成的实际损失包含了原告为完成装饰装修工程而另外支出的合理费用以及工期延误造成的房屋租金损失，因此，兼顾合同的履行情况、被告沐易公司的过错程度、原告的预期利益、涉案装饰装修工程逾期完工时间以及同地段同类房屋租金等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，本院酌定被告沐易公司应支付原告违约金65000元。 被告杨娟系被告沐易公司唯一股东，其作为担保人在《合同附件》上签名，自愿为被告沐易公司应承担的违约责任向原告提供担保，因此，原告诉请被告杨娟为被告沐易公司的违约责任承担连带责任保证，具有合同依据与法律依据，本院予以支持。 综上所述，被告沐易公司未依约按照工程进度组织装修施工，属于严重违约行为，原告据此主张解除合同并诉请被告沐易公司支付违约金，具有事实依据与法律依据，本院予以支持，但违约金的数额以本院认定为准。被告杨娟自愿为被告沐易公司应承担的违约责任向原告提供担保，因此，原告诉请被告杨娟为被告沐易公司的违约责任承担连带责任保证，具有合同依据与法律依据，本院亦予以支持。被告沐易公司，杨娟经本院传票传唤，无正当理由均未到庭参加诉讼，本院依法可缺席判决。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第九十四条第四项、第九十六条第一款、第九十七条、第九十八条、第一百零七条、第一百一十四条,《中华人民共和国担保法》第十九条、第二十一条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下： 一、确认原告王千金与被告宁波沐易创意空间设计有限公司、杨娟签订的《宁波市住宅装饰装修施工合同》以及《合同附件》自2020年12月22日起解除； 二、被告宁波沐易创意空间设计有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告王千金违约金65000元； 三、被告杨娟就本判决第二项确定的被告宁波沐易创意空间设计有限公司应当支付的款项对原告王千金承担连带责任保证； 四、驳回原告王千金的其他诉讼请求。 如果未按本判决确定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2000元，减半收取计1000元，由原告王千金负担287.5元，被告宁波沐易创意空间设计有限公司、杨娟负担712.5元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省宁波市中级人民法院。 审判员  邹永明 二〇二〇年十二月二十九日 书记员  卢佳敏 附： 裁判履行告知书 一、发生法律效力的民事判决、裁定和调解书，当事人必须履行。如涉款项支付的,付款义务人可将款项交付至宁波市江北区人民法院执行款专户，账号详见缴款通知书。一方当事人拒绝履行的，另一方当事人可在法律文书规定履行期间届满之日起二年内向人民法院申请执行。 二、一方当事人未按生效判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息；逾期未履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 三、对逾期不履行裁判义务的一方当事人，法院可依法将其纳入失信人名单、限制出入境、限制高消费，一方当事人属于人大代表、政协委员、党员或公务员的，将向人大、政协、纪委、组织部门通报。对有能力履行而拒不履行、逃避或规避执行的一方当事人，法院将根据情节轻重予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 附法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。 法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 第九十八条合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国担保法》 第十九条当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。 第二十一条保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。 当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。 《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》 第二十九条当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。 当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。