河南省漯河市召陵区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫1104民初849号原告：河南颍淮建工有限公司，住所地：河南省林州市原康镇政府西院。统一社会信用代码：91410581080831997C。法定代表人：万辉，该公司总经理委托诉讼代理人：石素娜，该公司法务。被告：河南华源光电科技有限公司，住所地：漯河经济技术开发区湘江东路与中山路交叉口创业大厦**。统一社会信用代码：91411100MA3X7Q7G76。法定代表人：李朋，该公司董事长。委托诉讼代理人：于大伟，北京燕京律师事务所律师。原告河南颍淮建工有限公司（以下简称“颍淮建工公司”）与被告河南华源光电科技有限公司（以下简称“华源光电公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本案于2020年4月24日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告颍淮建工的委托诉讼代理人石素娜、被告华源光电的委托诉讼代理人于大伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告颍淮建工公司向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告支付原告延期支付进度款利息171845.11元。2、依法判令被告支付原告工程进度款7575651.57元及利息（利息以7575651.57元为本金，按照同期银行贷款利率自2018年8月3日起计算至被告支付全部进度款本息之日止）；3、依法判令解除原告与被告2017年7月20日签订的年产1000万蓝宝石项目（一期）《建设工程施工合同》（合同编号：2017-001号）；4、依法判令被告支付原告工程结算款1000万元及利息，（利息以1000万元为本金，按照同期银行贷款利率自2019年8月13日计算至被告支付全部工程结算款之日止）5、依法判令被告支付原告预期利益20万元；6、诉讼费用由被告承担。事实与理由：2017年7月20日，被告河南华源光电科技有限公司与原告河南颍淮建工有限公司就“年产1000万蓝宝石项目（一期）”签订《建设工程施工合同》，由河南颍淮建工有限公司承建年产1000万mm蓝宝石项目施工图（一期）和招标时的工程量清单所包含的工程内容，工程价款为人民币45252173.86元。同时，双方约定工程款（进度款）支付的方式和时间：施工方完成工程量的50%后（：101#、102#、103#、104#主体封顶）支付工程总价的10%；施工方完成工程量的70%后支付工程总价的20%；施工方完成工程量的90%后支付工程总价的30%；工程全部完成后支付工程总价的20%；工程全部完成，竣工验收合格支付至工程总价的90%，经建设方委托的审计完成后，支付至工程总价的97%；剩余工程总价的3%作为保修金，保修期为工程验收合格后二年，保修期满后无质量缺陷，一次性付清保修金。河南颍淮建工有限公司按照约定进行施工，完成工程量的50%后，被告一直未按照约定支付工程进度款，河南颍淮建工有限公司于2018年5月1向河南兴建建设管理有限公司递交了年产1000万蓝宝石项目104#综合楼、105#开闭所、106#消防水池《工程停工申请表》，“因建设单位未能按合同拨付工程款致使我单位无法造成正常施工等原因，我方申请自2018年5月1日起工程暂时停工，请予以批准。”河南兴建建设管理有限公司当日批准并签署了《停工报告》。2018年6月22日，河南颍淮建工有限公司向河南兴建建设管理有限公司递交了年产1000万蓝宝石项目101#厂房、102#厂房、103#机加车间《工程停工申请表》，“因建设单位为能按合同拨付工程款致使我单位无法造成正常施工等原因，我方申请自2018年6月22日起工程暂时停工，请予以批准。”河南兴建建设管理有限公司当日批准并签署了《停工报告》。2018年5月11日，河南华源光电科技有限公司签署了第一次工程款支付证书，应付工程进度款4525217.39元，其应当于2018年5月25日前支付该款项而未及时支付；2018年7月12日，河南颍淮建工有限公司递交了第二次工程款支付申请表，经监理审核属实并同意付款，但是河南华源光电科技有限公司一直拒不审批，也未支付工程款。根据《建设工程施工合同》约定，工程师收到施工方报告后7天内未进行计量，从第8天起，施工方报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。在确认计量结果后14日内，建设方应向施工方支付工程款（进度款）。河南华源光电科技有限公司在收到河南颍淮建工有限公司报告后7日内未进行计量，从第8天起，颍淮公司报告中开列的工程量即视为被确认。同时，河南华源光电科技有限公司应当在计量结果确认后14天内向颍淮公司支付工程进度款，即在2018年8月3日之前向颍淮公司支付第二次工程进度款9050434.77元。但是，被告河南华源光电科技有限公司仅于2018年6月7日借支100万元后转为工程进度款，于2018年9月30日支付300万元，于2019年5月8日支付200万元。根据合同约定，建设方不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，施工方可停止施工，由建设方承担违约责任。施工方停止施工超过56天后建设方仍不支付工程款（进度款），施工方有权解除合同。因被告至今未足额支付工程款（进度款），且至今未与原告达成复工协议，为维护原告的合法权益，特具状起诉，请求法院依法判决。被告华源光电公司辩称：不同意原告所有诉讼请求，第一项不同意，因为被告没有延期支付。第二项不同意因为原告工程进度没有达到合同约定。第三项不同意解除，本案不适用约定解除，根据合同约定，我方没有收到原告解除合同的通知，第四项不同意，工程量经鉴定未达到50%，不符合合同约定支付条件。第五项不同意，没有依据。第六项不同意，停工时原告在申请工程款之前，系原告造成。原告为支持自己的诉称主张向本院提交以下证据：一、《建设工程施工合同》，证明：河南颍淮建工有限公司承包河南华源光电科技有限公司发包的河南华源光电1000万mm蓝宝石项目，工程总造价45252173.86元。工程款（进度款）支付的方式和时间：施工方完成工程量的50%后（：101#、102#、103#、103#主体封顶）支付工程总价的10%；施工方完成工程量的70%后支付工程总价的20%；施工方完成工程量的90%后支付工程总价的30%；工程全部完成后支付工程总造价的20%；工程全部完成，竣工验收合格支付至工程总价的90%，经建设方委托的审计完成后，支付至工程总价的97%；剩余工程总价的3%作为保修金，保修期为工程验收合格后二年，保修期满后无质量缺陷，一次性付清保修金。通用条款26.4约定，建设方不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，施工方可停止施工，由建设方承担违约责任。44.2约定，发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，建设方仍不支付工程款（进度款），施工方有权解除合同。二、工程款支付证书一份、工程款支付申请表一份、停工申请表两份、（2019）豫1104民初2184号民事判决书一份、（2019）豫11民终2579号民事判决书一份、生效证明一份、（2020）豫民申3284号民事裁定书，证明：工程施工后，因河南华源光电科技有限公司违约支付工程款，导致工程停工，至今河南颍淮建工有限公司仅收到该工程工程款600万元，其中于2018年6月7日借支100万元后转为工程进度款，于2018年9月30日支付300万元，于2019年5月8日支付200万元。工程停工系被告未按约定支付第一、二期进度工程款，对两次付款存在违约行为。三、豫正鉴字（2020）第30号补充意见书、豫正鉴字（2020）第31号补充意见书，证明：颍淮公司已完工工程造价23395301.4元，结合第二组证据，华源光电仅支付工程款600万元，剩余17395301.4元。四、鉴定费发票三张，证明：颍淮公司支付鉴定费124000元。被告质证称：对第一组证据真实性认可。第二组证据1、工程款支付证书，真实性认可，证明目的不认可。颍淮建工的施工工程量未达到工程总量的50%。2、工程款支付申请表，真实性不认可，证明目的不认可，华源光电从未收到过此申请。3、停工申请表，真实性不认可，证明目的不认可，华源光电从未收到过2份申请。4、（2019）豫1104民初2184号民事判决书，（2019）豫11民终2579号民事判决书真实性认可，证明目的不认可。华源光电已向颍淮建工支付工程款600万元，符合合同约定。颍淮建工所谓已完成工程总量的50%与鉴定结果不符，华源光电正按法定程序进行申诉。6、生效证明，真实性认可。7、（2020）豫民申3284号民事裁定书，真实性认可。第三组证据，真实性认可，证明目的不认可。鉴定机构之前作出过鉴定意见，因违反程序撤销，按规定应当由其他机构进行鉴定，现在还是该鉴定机构鉴定，所以我方不认可。第四组鉴定费发票，真实性与证明目的均不认可，该工程未完成，原因系原告造成，且本案鉴定违反法律规定。被告为支持自己的辩称主张向本院提交以下证据：一、《建设工程施工合同》，证明：颍淮建工承建华源光电“年产1000万mm蓝宝石建设项目”（一期）和招标时的工程量清单所包含的工程内容，建筑面积22722.56平米，2017年7月29日开工，2018年元月25日竣工，合同工期180天，合同固定总价金额45252173.86元。第三部分专用条款17.约定：施工方完成工程量的50%后（：101#、102#、103#、104#主体封顶）支付工程总价的10%；施工方完成工程量的70%后支付工程总价的20%；施工方完成工程量的90%后支付工程总价的30%；工程全部完成后支付工程总价的20%；工程全部完成，竣工验收合格支付至工程总价的90%，经建设方委托的审计完成后，支付至工程总价的97%；剩余工程总价的3%作为保修金，保修期为工程验收合格后二年，保修期满后无质量缺陷，一次性付清保修金。第二部分通用条款38.1、38.2约定施工方非经建设方同意，不得将承包工程的任何部分分包，也不得肢解以分包的名义转包给他人。二、《建设工程监理合同》，证明：2017年7月21日，原告与被告签订《建设工程监理合同》，约定由河南兴建建设管理有限公司向河南华源光电科技有限公司与河南颍淮建工有限公司“年产1000万mm蓝宝石建设项目”（一期）工程提供监理和相关服务，监理期限自2017年7月29日始，至2018年元月25日止，监理酬金人民币260000元。第二部分通用条件2.监理人的义务中2.1.2（13）约定，“审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准”，2.1.2（16）约定，“经委托人同意，签发工程暂停令和复工令”。三、工程停工申请表、停工报告，证明，2018年5月1日，河南颍淮建工有限公司以建设单位未能按合同拨付工程款致使我单位无法正常施工为由，向河南兴建建设管理有限公司申请自2018年5月1日起104#、105#、106#工程暂时停工。工程停工申请表及停工报告在建设单位审批意见处均为空白。2018年6月22日，河南颍淮建工有限公司以建设单位未能按合同拨付工程款致使我单位无法正常施工为由，向河南兴建建设管理有限公司申请自2018年6月22日起101#、102#、103#工程暂时停工。工程停工申请表及停工报告在建设单位审批意见处均为空白。四、工程款支付申请表，证明：2018年7月12日，河南颍淮建工有限公司以完成合同量约定的70%为由，向河南兴建建设管理有限公司申请支付工程款9050434.77元，工程款支付申请表在建设单位审批意见处为空白。五、（2019）豫1104民初2184号民事判决书、（2019）豫11民终2579号民事判决书，证明：河南华源光电科技有限公司已向河南颍淮建工有限公司支付工程款600万元。河南颍淮建工有限公司于2018年5月1日已停工。河南颍淮建工有限公司于2018年5月11日向河南兴建建设管理有限公司及河南华源光电科技有限公司申请支付工程款4525217.39元。六、承诺函，证明：河南颍淮建工有限公司于2018年6月9日向河南华源光电科技有限公司承诺工程款按合同节点支付，101#、105#、106#在2018年8月15日前具备安装设备，其余项目在2018年8月31日前竣工。河南颍淮建工有限公司于2018年6月9日向河南华源光电科技有限公司承诺在收到300万元工程款后，争取在2018年年底之前，完成工程主体建设。原告质证称：对证据的真实性没有异议，对证明内容有异议，停工系被告原因，不需要被告同意，因被告证据大部分与原告举证证据相同，原告对其证据质证意见同原告举证意见。关于《建设工程监理合同》，系被告与监理公司的约定，监理是建设单位在现场受理的受托人，故其实施的管理行为应当由委托人承受。监理公司在现场签署的文件，包括停工等。原告按照合同约定向被告申请第二次付款的工程量，但是被告放弃自己的权利，同时生效判决裁定已经认定被告未按合同约定向原告支付工程款，也确认了相关工程量。根据双方当事人陈述、举证、质证、认证情况，本院认定以下事实：2017年7月20日，原被告签订《建设工程施工合同》将华源光电公司“年产1000万mm蓝宝石建设项目”（一期）工程发包给颍淮建工公司，建筑面积22722.56平米，工程总造价45252173.86元。双方约定工程款（进度款）支付的方式和时间：施工方完成工程量的50%后（：101#、102#、103#、104#主体封顶）支付工程总价的10%；施工方完成工程量的70%后支付工程总价的20%；施工方完成工程量的90%后支付工程总价的30%；工程全部完成后支付工程总价的20%；工程全部完成，竣工验收合格支付至工程总价的90%，经建设方委托的审计完成后，支付至工程总价的97%；剩余工程总价的3%作为保修金，保修期为工程验收合格后二年，保修期满后无质量缺陷，一次性付清保修金。通用条款26.4约定，建设方不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，施工方可停止施工，由建设方承担违约责任。44.2约定，发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，建设方仍不支付工程款（进度款），施工方有权解除合同。工程施工后，2018年5月1日，颍淮建工公司以华源光电公司未能按合同拨付工程款致使无法正常施工等原因向监理单位提出《工程停工申请表》，监理公司签署了“年产1000万mm蓝宝石项目104#综合楼、105#开闭所、106#消防水池”的《工程停工申请表》、《停工报告》，华源光电公司未签署；2018年5月11日，监理公司、华源光电公司签署了颍淮建工递交的第一个付款节点的《工程款支付申请表》，三方共同确认首期共计应当支付工程款4525217.39元；2018年6月22日，监理公司签署了颍淮建工公司递交的“年产1000万mm蓝宝石项目101#厂房、102#厂房、103#机加车间”《工程停工申请表》、《停工报告》，华源光电公司未签署；2018年7月12日，颍淮建工公司向监理公司递交了“完成合同约定的工程量70%”《工程款支付申请表》，监理公司于2018年7月16日签署了该《工程款支付申请表》，该付款节点华源光电公司应当支付工程进度款9050434.77元，华源光电公司未签署；（2019）豫1104民初2184号民事判决书及（2019）豫11民终2579号民事判决书认定，华源光电公司应当在2018年5月25日前按照合同约定支付首次工程进度款，并于2018年8月3日前向颍淮公司支付第二次工程进度款。华源光电公司于2018年6月7日向颍淮建工公司提供借支款100万元，2018年9月30日向颍淮建工公司支付工程款300万元，2019年5月8日向颍淮建工公司支付工程款200万元。经102#厂房和103#机加车间的实际施工人杨红亮申请对涉案102#厂房、103#机加车间已施工工程造价进行鉴定，我院依法委托河南正源工程管理有限公司进行工程造价，河南正源工程管理有限公司作出豫正鉴字（2020）第30号司法鉴定补正意见书，102#厂房和103#机加车间的实际施工人杨红亮的应结算工程价款为8823427.56元，其中扣除安全文明施工费中临时设施的费用44844.99元原因是该部分系原告施工而不是杨红亮施工，故该安全文明施工费中临时设施的费用44844.99元应当在计算原告工程价款时加上，故102#厂房、103#机加车间原告的应结算工程价款为8868272.55元（8823427.56元+44844.99元）。经颍淮建工公司申请对涉案101#厂房、104#综合楼、105变电站、106水井坊及消防水池、室外工程等已施工工程造价进行鉴定，我院依法委托河南正源工程管理有限公司进行工程造价鉴定，河南正源工程管理有限公司作出豫正鉴字（2020）第31号司法鉴定补正意见书，原告就上述项目的已施工工程费用为12071167.75元。故颍淮建工公司承包华源光电公司“年产1000万mm蓝宝石项目”（一期）工程（101#厂房、102#厂房、103#机加车间、104#综合楼、105变电站、106水井坊及消防水池、室外工程等）已完工工程总造价共计20939440.3元。本院认为：原、被告双方签订《建设工程施工合同》是双方真实意思表示，不违反法律规定，该合同为有效合同，双方均应按照合同的约定履行。原告按照合同约定施工达到合同约定付款节点，被告应当按照合同约定向原告支付工程进度款。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定：当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条规定：利息从应付工程价款之日计付。被告应当于2018年5月25日前向原告支付首次工程进度款4525217.39元，于2018年8月3日前向原告工支付第二次工程进度款9050434.77元。被告于2018年6月7日向原告提供借支款（首次进度款）100万元，延期支付13天，逾期利息按同期银行贷款年利率4.75%计算为1691.78元；2018年9月30日向原告支付工程款（首次进度款）300万元，延期支付128天，逾期利息按同期银行贷款年利率4.75%计算为49972.60元；2019年5月8日向原告支付工程款200万元，其中用于支付首次进度款525217.39元（4525217.39元-1000000元-3000000元），逾期支付348天，逾期利息按同期银行贷款年利率4.75%计算为23785.87元。其中用于支付二次进度款为1474782.61元（2000000元-525217.39元），延期支付278天，逾期利息按同期银行贷款年利率4.75%计算为53354.80元，故逾期利息合计为128805.05元（1691.78元+49972.60元+23785.87元+53354.80元），被告华源光电公司应当支付。二次进度款剩余未支付数额7575652.16元（9050434.77元-1474782.61元）及利息，被告华源光电公司应当支付。原告要求延期支付进度款利息128805.05元及第二次付款节点（2018年8月3日）剩余工程进度款7575652.16元及利息的请求，本院予以支持。因被告违约支付工程进度款，华源光电“年产1000万mm蓝宝石建设项目”（一期）工程于2018年6月22日全部停工至今，原、被告至今未对工程复工达成一致意见，原告要求解除合同符合合同约定，本院予以支持。原告承包华源光电“年产1000万mm蓝宝石建设项目”（一期）工程范围内102#厂房、103#机加车间、101#厂房、104#综合楼、105变电站、106水井坊及消防水池、室外工程等经鉴定已施工工程总造价共计20939440.3元，被告除按照合同约定支付工程进度款外，还应当向原告支付剩余工程款共计7363787.69元（20939440.3元-4525217.39元-9050434.77元）。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条第二款第三项规定，被告应当自原告起诉之日即2020年4月24日向原告支付工程款利息。原告诉请被告支付预期利益20万元，原告未提供证据证明，本院不予认可。依据《中华人民共和国合同法》第九十四条、第一百零九条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定判决如下：一、解除原告河南颍淮建工有限公司与被告河南华源光电科技有限公司签订的《建设工程施工合同》；二、被告河南华源光电科技有限公司于本判决生效后十日内支付原告河南颍淮建工有限公司延期支付工程进度款利息128805.05元；三、被告河南华源光电科技有限公司于本判决生效后十日内支付原告河南颍淮建工有限公司工程进度款7575652.16元及利息（利息以7575652.16元为基数，自2018年8月3日起至2019年8月19日按照中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算，自2019年8月20日起至实际履行之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至清偿完毕之日止）；四、被告河南华源光电科技有限公司于本判决生效后十日内支付原告河南颍淮建工有限公司工程款7363787.69元及利息（利息以7363787.69元为基数，自2020年4月24日起至实际履行之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至清偿完毕之日止）；五、驳回原告河南颍淮建工有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费129490元，鉴定费鉴定费124000元，合计253490元，由河南华源光电科技有限公司负担236000元，由河南颍淮建工有限公司负担17490元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于漯河市中级人民法院。审 判 长  李占锋人民陪审员  胡国选人民陪审员  吴忠信二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  焦 阳