河南省许昌市中级人民法院民 事 判 决 书河南省许昌市中级人民法院民事判决书（2020）豫10民终3067号上诉人（原审原告，反诉被告）：河南泽理装饰工程设计有限公司，住所地河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路东康宁街**楼****。法定代表人：贾钟理，该公司经理。委托诉讼代理人：陈超，河南名人律师事务所律师。被上诉人（原审被告，反诉原告）：张玉梅，女，汉族，1978年10月6日生，住河南省许昌市建安区。委托诉讼代理人：李金创，河南新莲律师事务所律师。委托诉讼代理人：张晓丽，河南新莲律师事务所实习律师。上诉人河南泽理装饰工程设计有限公司（以下简称泽理公司）因与被上诉人张玉梅装饰装修合同纠纷一案，不服河南省许昌市魏都区人民法院（2020）豫1002民初4796号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年11月17日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。泽理公司上诉请求：撤销一审判决，依法改判被上诉人支付违约金39900元；本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。事实和理由：一审认定事实不清，被上诉人不仅首笔装修款存在逾期，第二阶段的装修款也存在逾期，被上诉人共计逾期21天，一审计算被上诉人承担的违约金错误。张玉梅辩称，上诉人因施工混乱、质量不达标等自身原因造成工期延误，未向被上诉人提出阶段验收，也造成被上诉人营业不能。一审认定事实清楚，判决正确，应予维持。泽理公司向一审法院起诉请求：l、依法判令被告立即支付原告下欠装修款18000元及逾期违约金51300元；2、本案的诉讼费用由被告承担。张玉梅向一审法院反诉请求：1、依法判令被反诉人向反诉人支付逾期违约金104400元；2、依法判令被反诉人向反诉人返还管理费17000元；3、依法判令被反诉人承担本案全部诉讼费用。一审法院认定事实：2017年11月6日，张玉梅承租位于许昌市八龙路未来东岸花城商铺用于经营美发，租赁期限五年，自2017年12月1日至2022年11月30日，年租金260520元，每年缴纳商铺物业费7998.72元。2017年12月18日，张玉梅以上述商铺为经营场所注册成立许昌市东城区德尚理发店（个体工商户），经营范围为理发服务。2017年11月10日，发包人张玉梅（甲方）与承包人许昌市锦鲤装饰设计工程有限公司（乙方）签订了《装饰装修施工合同》。合同约定，承包人包工包料装饰装修上述商铺，工程期限33天。承包人施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议（或变更项目预算表），同时调整相关工程费用及工期。因发包人未按期支付工程款（验收单签字后三日内），工期顺延；因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，在三日内由甲方或甲方代表提出具体整改方案的，返工费用由承包人承担，工期协商顺延,同一质量问题第二次整改工期不顺延。工程验收和保修在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：（1）水电施工改造完工，开关插座定位验收；（2）木工吊顶，木制品完工；（3）油漆工程完工；（4）全部工程完工。承包人应提前两日通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单（装饰装修工程验收单）。本工程自验收合格双方签字之日起保修期为12个月，12个月后收费保修；保修内容为本公司施工过的项目，因外力引起的损坏和其它单位提供的设备，工程项目收费维修。合同总价款38万元（包含2万元设计费）。工程款支付方式：签定合同，发包人一次性支付设计费20000.00元；承包人进场施工前，发包人首付工程款的60%，即216000.00元；木工结束、油漆工程开始施工之日前支付工程款的35%，即126000.00元；工程全部完工七日内付工程款的5%，即18000.00元；工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人，发包人接到资料后三日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程验收单（装饰装修工程验收单）并签字，发包人应在签字后四日内向承包人结清工程进度款。发包人未按合同约定按期支付每次工程进度款的，每延误一日向承包人支付违约金发包价5‰，由于承包人原因致使工期延误，每延误一日向对方支付违约金发包价5‰。涉案工程2017年11月11日开工，2018年2月10日完工。本诉被告于2017年10月28日支付给本诉原告5000元，2017年11月11日支付给本诉原告191000元、2017年11月15日支付给本诉原告40000元、2017年12月28日支付给本诉原告40000元、2018年1月7日支付给本诉原告50000元、2018年1月12日支付给本诉原告45300元。涉案工程本诉被告于2018年2月11日开始使用。本诉被告认可尚欠本诉原告工程款17000元。2019年11月12日，许昌市锦鲤装饰设计工程有限公司变更为河南泽理装饰工程有限公司。一审法院认为，原被告签订的《装饰装修施工合同》合法有效，当事人应当按照合同约定全面履行合同义务。涉案工程本诉被告已经使用，在本诉原告承担违约责任后，本诉被告应当支付工程款。本诉被告没有按照合同约定支付首笔工程款，工期应顺延4天，应支付本诉原告违约金800元(40000×5‰×4)。原被告双方对工程款的支付有明确约定，本诉原告没有证据证明工程验收单（装饰装修工程验收单）签字后四日内本诉被告未结清工程进度款。本案证据能够证明本诉原告没有按照合同约定的质量、工期施工，本诉原告实际施工期间92天，逾期55天，根据反诉原告的损失程度，本诉被告应支付本诉原告违约金99000元（360000×5‰×55）。反诉原告要求反诉被告返还17000元管理费没有法律依据，不予支持。依法判决：一、本诉被告张玉梅应给付本诉原告河南泽理装饰工程有限公司工程款17000元及800元违约金；二、反诉被告河南泽理装饰工程有限公司应给付反诉原告张玉梅违约金99000元；上述一、二项相抵，反诉被告河南泽理装饰工程有限公司于本判决生效后十日内给付本诉原告张玉梅违约金81200元；三、驳回本诉原告河南泽理装饰工程有限公司、反诉原告张玉梅的其他诉讼请求。本诉案件受理费1333元，减半收取667元，反诉案件受理费减半收取1346元，共计2013元，由河南泽理装饰工程有限公司负担。二审中，当事人没有提交新证据。本院二审查明事实与一审相一致。本院认为，本案争议的焦点问题是：一审对张玉梅承担违约金数额的认定是否适当。泽理公司承揽的装饰装修工程存在严重的逾期交付问题，在张玉梅支付首付款完毕后，直至合同约定的工期届满，泽理公司已显然不能按期完成装修工程。结合张玉梅对施工质量提出的合理异议，无故阻止施工推进亦不利于其合同利益实现，张玉梅采取分批次支付后续工程款的办法，应属合理行使履行抗辩权的范畴，一审对泽理公司主张的第二阶段付款违约问题不予支持，同时确定的张玉梅应承担违约金数额合理有据，并无不当。故泽理公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费798元，由河南泽理装饰工程有限公司负担。本判决为终审判决。审判长  胡琰峰审判员  吕军尚审判员  肖永强二〇二〇年十二月二十二日法官助理刘贺举书记员韩笑执行催告通知书履行义务人：根据2016年9月25日中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的意见》，你方应在生效判决指定的期限内主动履行判决确定的义务。如果有财产拒不履行，你将承担如下法律责任：1、增加执行成本。未在指定期间履行的，支付迟延履行金或加倍支付迟延履行期间的债务利息，承担执行费用。如实报告财产，否则罚款，拘留。2、消费行为限制。限制乘坐一等以上动车、高铁、飞机、入住星级宾馆、酒店、旅游度假、上夜总会、高尔夫球场、新建、扩建、装修房屋、出境。3、经商立项限制。限制设立金融类公司、社会组织、发行债券、股票、终止股权行权、从事不动产、国有资产交易、使用国有自然资源、获得政府补贴、政策支持、海关认证、从事药品、食品等行业及房地产、建筑企业资质、授信。4、就业就学限制。限制招录（聘）为公务员或事业单位工作人员、担任国企高管、金融机构高管、事业单位法定代表人、社会组织负责人、党代表、人大代表、政协委员、子女就读高收费私立学校。5、评先受奖限制。不得评为道德模范、获得慈善类奖项，已获得的予以撤销。单位或其领导成员成为失信被执行人的，不得参评文明单位，已取得文明单位的撤销。6、控制资金财产。查封、扣押、冻结、划拨、变价、扣留、提取、拍卖、变卖可供执行的存款、债券、股票、基金、收入及财产。7、追回债权抵债。对你享有到期债权的第三人发履行到期债务通知，追讨你担保、与他人共有、第三人占有的财产。8、拘传拘留罚款。对无正当理由拒不到场的拘传，拒不履行的处十五日以下拘留，个人罚款十万以下，单位罚款五万以上一百万以下。9、刑事自诉追究。申请执行人对拒不执行判决、裁定的被执行人，在公安、检察机关不予追究刑事责任的情况下，可以提起刑事自诉。10、刑事责任承担。有能力而拒不执行法院判决、裁定，情节特别严重的，处三年以上，七年以下有期徒刑，并处罚金。邮编：461000地址：许昌市魏都区前进路与魏文路交叉口