江西省高安市人民法院民 事 判 决 书（2019）赣0983民初5826号原告（反诉被告）：天津某某公司，住所：天津市河**。法定代表人：付某甲，该公司经理。委托诉讼代理人：谢伟红，江西雪辰律师事务所律师，代理权限：特别授权。委托诉讼代理人：李谱，江西雪辰律师事务所律师，代理权限：一般代理。被告（反诉原告）：深圳某某公司，地址：广东省深圳市。法定代表人：韩某某，该公司总经理。委托诉讼代理人：李寅午，北京市盈科（深圳）律师事务所律师，代理权限：一般代理。原告天津某某公司（反诉被告）（下称某特公司）与被告深圳某某公司（反诉原告）（下称某赢公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年9月23日立案受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告某特公司（反诉被告）的委托诉讼代理人谢伟红到庭参加诉讼，被告某赢公司（反诉原告）的委托诉讼代理人李寅午到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告某特公司向本院提出诉讼请求：1、要求判决退回被告向原告销售的18650模组pack自动生产线设备一套，并责令被告返还原告已支付货款合计人民币4,620,000元；2、要求判决被告支付违约金770,000元，并赔偿因产品质量不合格而造成原告方的损失526,900元；3、本案一切诉讼费用判决由被告承担。事实和理由：2017年10月20日，原告某特公司因生产需要，与被告某赢公司签订一份《销售合同》和一份《设备技术协议书》，向被告购买18650模组pack自动生产线设备一套，双方约定价格为7,700,000元，分四次支付。双方还在两份合同上约定了产品质量、技术要求以及各自的其他权利和义务、违约责任等相关内容。原告按合同约定先行支付了两笔货款合计人民币4,620,000元，被告将设备于2018年3月26日发货到江西某特新能源科技公司厂内后，乙方开始安装、调试设备，但到2018年8月4日开始试运行之后，该设备一直无法正式投入生产，更谈不上批量生产！且被告还经常时不时设置开机密码，导致原告方无法运行设备。到2019年4月份，原告多次与被告方技术人员发联络函，联系设备改造及完善事项。5月10日原、被告双方为此还召开了个会议，商谈设备质量和技术问题。被告方于6月4日电子回函确认设备改造问题，但提出改造和验收需同时进行，双方为此一直争执不下。现为该设备一直未正式投入生产，也从未批量生产过产品，更未最终验收。被告提供的设备不符合双方合同约定的质量和技术要求，原告花了几百万等于买了一堆废铜烂铁。为维护原告合法权益，强烈要求退货还款，被告承担违约责任和赔偿损失。现原告特依法提起诉讼，具体请求如前，希望人民法院支持原告诉讼请求。被告某赢公司辩称，1、原告以被告交付的涉案设备不符约定为由要求退货、退款，没有事实和法律依据。首先，原告未举证证明涉案设备不符合质量约定，相反该设备已经原告验收合格，且依据合同第8.1条约定，原告应在安装调试合格后45天内完成最终验收，超过45天的，应视为原告默认验收。同时，原告亦未在45天内向被告提出过质量异议，而是一直以未完成设备改造为借口拒绝支付货款。其次，原告要求完成设备改造后再验收没有合同依据。设备改造问题并非被告导致，是因为原告自身产品的更换导致生产线需进行改造，原告要求完成改造更改后一并进行验收超出了双方合同约定的范围，亦增加了被告的成本，被告有权不予接受，原告以此主张被告违约，没有事实依据。再次，原告所称的分选机问题属于验收后产品使用过程中的售后服务范畴，被告积极配合并已经解决该问题，原告于2019年6月5日回复分选机测试数据没有问题。综上，被告已按照合同全面履行交货及售后维修义务，并配合原告免费提供了设备改造更改的方案，原告已书面确认被告的生产线经安装调试合格，被告在合同履行中没有任何违约行为，原告要求退货及返还货款的没有事实依据。2、被告已依约履行交付义务，且涉案产品已经验收，原告未按约定付款构成违约。被告已依约交货并经验收。被告按照合同约定的标准生产“1860模组pack自动生产线”，被告生产完成经过原告预验收并支付30%货款的预验收货款后，已将生产线设备交付给原告，经过安装调试，原告分别于2018年5月28日、8月22日出具产品验收报告，载明：“该设备经调试后基本运行正常、达到验收标准、但需量产后试运行后完成最终验收”。依据合同第8.1条约定，原告应在安装调试合格后45天内完成最终验收，超过45天的，应视为原告默认验收。依据《中华人民共和国合同法》第一百五十七条的规定：“买受人收到标的物时应当在约定的检验期间内检验”、《中华人民共和国合同法》第一百五十八条的规定：“当事人约定检验期间的，买受人应当在检验期间内将标的物的数量或者质量不符合约定的情形通知出卖人。买受人怠于通知的，视为标的物的数量或者质量符合约定。”据此，该生产线设备依约应视为原告已于2018年10月7日完成全部最终验收，被告已按合同约定的标准履行交付生产线的义务。3、被告没有违约行为，要求被告承担违约金及赔偿损失没有事实和法律依据。首先、被告已按照合同全面履行交货及售后维修义务，在合同履行中没有任何违约行为，原告要求被告承担违约责任没有事实依据。其次、原告并未提供其遭受损失的证据，也未提供该损失与被告违约行为的因果关系，其要求被告承担损失赔偿没有事实依据。综上所述，请法院查明事实，依法驳回原告的全部诉讼请求。反诉原告某赢公司向本院提出诉讼请求：1、请依法判决反诉被告支付反诉原告货款人民币308万元；2、请依法判决被告支付反诉原告违约金人民币77万元；3、请依法判决反诉被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：2017年10月20日，反诉原告（以下简称被告）与反诉被告（以下简称原告）签订编号为RSST201710002的《销售合同》，约定由原告向被告采购“18650模组pack自动生产线”1套，合同总价款为770万元，付款时间为合同签订后支付总价款的30%作为订金，设备发货前且预验收合格后支付总价款的30%作为发货款，验收合格后支付总价款的30%，余款10%在验收合格之日起12个月内支付，该货物交付地点江西高安。合同签订后，被告按照合同约定交付设备后，2018年5月28日，原被告双方共同调试后出具产品验收报告，载明：“该设备经调试后运行正常，装机验收正常，可以验收，但具体验收待量产后（两个月左右）内部验收”。2018年8月22日，原被告双方再次调试并出具产品验收报告，载明：“该设备经调试后基本运行正常，达到验收标准，但需量产后试运行正常后完成最终验收”。依据双方合同约定，原告应在安装调试合格之日起45日内验收本设备，超过45天即视为原告默认验收。因此涉案合同应视为原告已于2018年10月7日完成全部验收手续，原告应按照合同支付后期款项。但原告仅支付了被告30%的订金以及30%的发货款，后续30%的验收款及10%的余款共计人民币308万元经多次催告至今未支付。被告认为，被告已按照双方合同的约定，向原告供货并经原告验收合格。原告拒绝支付约定货款的行为已构成违约，依法应承担继续履行、赔偿损失的违约责任。综上，依照《中华人民共和国合同法》的规定，被告依法提起反诉，请依法判如所请！反诉被告某特公司辩称，1、被告反诉要求支付货款不应得到支持，理由是被告交付货物设备后，设备的质量没有符合双方合同和双方技术协议约定的质量条件和技术条件，达不到最终验收的要求，导致该设备自始至终无法双方最终验收。并且该设备多次调试后并不符合原告方购买设备的生产要求，达不到购买设备的使用价值。致使原告方自始至终无法使用该设备，并且无法投入量产生产。因此，被告无权要求支付货款。被告出售的设备达不到设备的使用价值，理应退货。2、被告认为原告违约，并主张违约金，严重与事实不符。原告虽然接受了被告的设备，但双方在接受设备后就设备的调试、安装、投产问题多次进行协商、改造，该协商的过程视为对原合同的变更，也就是说经双方对合同的变更后及设备的技术要求一直未达成一致，导致双方的交货条件不符合约定条件。所以，该货物一直未验收。原告有权拒付货款，拒付货款行为是行使合同抗辩权的权利，不属于违约。因此，被告反诉没有证据，依法无据，因此应当驳回其反诉请求。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年10月20日，某特公司（甲方）与某赢公司（乙方）签订了《销售合同》，合同编号：RSST201710002。合同约定：1、设备名称某赢定制18650模组pack自动生产线一套，单价7,700,000元，具体配置见技术协议。2、主要的技术指标：见编号为Z2XY-JXST-20171020-48的技术协议，该技术协议是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。4、付款方式及期限。4.1签订合同后甲方支付合同总金额的30%（2,310,000元）作为订金，用支票方式或电汇到乙方指定的银行账户上。4.2设备发货前乙方应通知甲方按照技术协议对设备预验收，预验收合格后甲方支付合同总金额的30%（2,310,000元）作为发货款，用支票方式或电汇到乙方指定的银行账户上。4.3设备验收合格后甲方支付合同总金额的30%（2,310,000元）；用支票方式或电汇到乙方指定的银行账户上。4.4余款为合同总金额的10%（770,000元），在甲方对设备验收合格之日起12个月内付清给乙方，用支票方式或电汇到乙方指定的银行账户上。5、违约责任：5.1双方应遵守协议约定事项，违约方应承担相应的违约责任。5.2若被告未按时交付货物或未按时安装调试的，每逾期一天，应按本合同总金额的1‰支付违约金，但违约金累计不超过本合同总金额的10%，超过合同总金额的10%造成较大损失的，甲方有权终止合同并有权追究乙方因此给甲方造成的损失，且甲方有权直接在应付款中扣除相应违约金。5.3若甲方无正当理由不按时支付货款，每延迟支付一天，应按本合同总金额的1‰支付违约金，但违约金累计不超过本合同总金额的10%。5.4因乙方原因（包括但不限于产品质量问题或乙方违反本协议约定的其他义务等情况）导致甲方损失的，乙方应承担相应的经济损失。8、设备验收标准方法。8.1设备在甲方工厂安装调试（安装调试期限为60天，如乙方未在规定期限内安装调试完成，因此造成的损失由乙方承担。如在安装调试中有严重质量问题甲方有权退货处理。）合格后，甲方须安装调试合格之日起45日内验收本设备，甲乙双方在验收文件上签字，即为通过验收；验收的最长时限为45天，超过45天即为甲方默认验收。8.2满足该合同签订Z2XY-JXST-20171020-48的技术协议中所列的主要的技术指标。8.3若产品验收不合格，则视为不符合要求，如甲方若判定退货，则乙方需无条件接受并退还甲方所支付全款。9、售后服务及质保要求。9.1在设备验收通过之日起一年内为质保期，对于甲方在设备使用过程出现的技术及产品品质问题，乙方提供免费服务（光纤除外），但不包括设备的易损件及甲方操作不当引起的人为损坏。9.3乙方不得以任何原因给机器设置开机密码或其他解除密码，若有设置的应告知甲方，否则如因密码问题造成设备不能正常开启，或给甲方带来生产影响一切损失由乙方承担。10、设备所有权。根据《中华人民共和国合同法》第九章买卖合同相关条款的规定，双方约定：甲方未履行合同付款期限规定，逾期20天未支付合同货款的余额，乙方有权单方面停止售后服务直至停机。同日，原、被告签订《设备技术协议书》，协议书就项目总述、设备配置表、技术附表、安全标准、项目进度、原告提供公共设施及安全、项目运营、安装调试及验收、技术培训、售后服务进行了约定。另查明，销售合同签订后，某特公司2017年10月31日向某赢公司支付2,310,000元采购自动化生产线30%预付款，2018年3月21日向某赢公司支付2,310,000元发货款。2018年3月26日，某赢公司将某赢定制18650模组pack自动生产线一套交付给某特公司，2018年5月28日该设备安装完毕。某特公司、某赢公司双方安装调试后状况调试正常。验收结论：该设备经调试后运行正常，装机验收正常，可以验收但具体验收等量后（两个月左右）内部验收。目前状态①模组正反两次焊接基准不统一，需要更改。②焊接工装存在短路风险，需要更改（换型后）。③因暂无量产，MES系统还未导入，后续再进行。2018年8月22日，该设备调试完毕。某特公司、某赢公司双方安装调试后的状况基本调试正常。验收结论：该设备经调试后基本运行正常，达到验收标准，但需量产后试运行正常后完成最终验收。之后，某特公司未向某赢公司支付货款。再查明，刘某甲、蒋某某、黄某某、廖某某、刘某乙系某赢公司工作人员。邹某、付某乙、彭某某系某特公司工作人员。2019年3月7日、3月14日、3月15日、3月26日，某特公司彭某某分别就自动线生产更改事项发邮件至某赢公司进行协商。2019年4月4日，某赢公司向某特公司发出催告函，催告某特公司在收到该函后10日内，严格按合同和技术协议的约定提供进行验收工作所需具备的一切现场条件并配合完成验收工作及支付相应货款等内容。2019年4月17日、2019年4月25日，某赢公司分别向某特公司发出催告函，内容与4月4日发出的函告一致。2019年4月8日、4月22日、5月2日，某特公司向某赢公司发出联络函，联络函内容显示为关于18650自动化生产线使用违约责任的联络函。2019年5月10日，某特公司与某赢公司双方召开天津某某特验收交流会议，会议内容关于交流某某特模组18650线，现场的设备问题，针对问题点解决验收，并要求会议提出问题必须在2019年5月20日前给出方案答复。2019年5月17日，某赢公司廖某某发邮件至某特公司彭某某，要求其确认会议提到更改内容。2019年5月18日，某特公司彭某某发邮件至某赢公司廖某某、黄某某对会议涉及更改内容进行相关确认与说明。2019年5月24日，某特公司向某赢公司发出关于18650自动化生产线调试验收＆改造联络函，函告内容为18650设备验收与改造事宜需同时进行并给出改造承诺函，18650整线问题处理完成后开始验收，45天内完成验收。2019年5月28日，某赢公司向某特公司发出关于18650自动化生产线调试验收联络函，函告请某特公司开启终验收流程，关于某特公司要生产新款产品，要求对现有生产线进行改造，某赢公司承诺为某特公司进行改造，但根据某赢公司规章制度需将原生产线进行终验收才能进行，并附生产线具体改造项目内容附件。2019年6月4日，某赢公司向某特公司发送联络函，函告某特公司关于18650模组pack自动化生产线改造确认。2019年6月5日，某特公司彭某某发邮件至某赢公司廖某某，回复某特新能源分选机测试数据这一块目前达到要求。双方互相多次发出联络函及邮件进行协商，未能达成一致意见，故某特公司诉至法院，在诉讼过程中，某赢公司提起反诉。根据原告（反诉被告）、被告（反诉原告）双方的诉、辩意见，本案争议焦点是：1、18650模组pack自动化生产线是否完成验收。2、18650模组pack自动化生产线是否存在产品质量问题。关于18650模组pack自动化生产线是否完成验收的问题。本院认为，该生产线是否完成验收关键是某特公司与某赢公司后期协商过程是否可以视为对原合同验收所做出的变更，销售合同是否对验收期间做明确约定。《中华人民共和国合同法》第七十七条规定，当事人协商一致，可以变更合同。某特公司与某赢公司签订的销售合同未对生产线升级改造进行约定。从某特公司员工与某赢公司员工往来邮件可以证实，设备安装调试完毕后，虽然某特公司在2019年3月7日至2019年3月26日期间向某赢公司发送邮件要求更改自动生产线，但某赢公司自2019年4月4日至2019年4月25日三次向某特公司发送催告函，要求某特公司严格按合同和技术协议的约定提供进行验收工作所需具备的一切现场条件并配合完成验收工作及支付相应货款。之后虽然某特公司在邮件中多次要求设备验收与改造同时进行，但最终双方未达成一致意见。故某特公司主张双方协商过程实质对原合同关于最终验收做出合同变更的意见，本院不予支持。《中华人民共和国合同法》第一百五十七条规定，买受人收到标的物时应当在约定的检验期间内检验。没有约定检验期间的，应当及时检验。某特公司与某赢公司签订销售合同8.1条就验收期间明确约定安装调试合格后，某特公司须在安装调试合格之日起45日内验收本设备。2018年5月28日，生产线初步安装调试，2018年8月22日，双方调试完毕。某特公司工作人员在产品验收报告上签字确认。但某特公司自2018年8月22日始至2019年3月7日首次向某赢公司发送邮件之日止，近六个多月的时间，未进行验收，亦未提出产品质量问题。因此某赢公司提出18650模组pack自动化生产线已完成默认验收的意见，符合销售合同第8.1条约定，本院予以支持。关于18650模组pack自动化生产线是否存在产品质量问题。依据《中华人民共和国合同法》第一百五十八条规定，当事人约定检验期间的，买受人应当在检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形通知出卖人，买受人怠于通知的，视为标的物的数量或者质量符合约定。本案中，双方签订销售合同8.1中关于安装调试期限约定为60天，提出安装调试中有严重质量问题某特公司有权退货处理。首先，无论是双方约定的检验期间内，还是约定的调试期间内，某特公司均未提出产品质量问题并退货处理，某特公司未在合理期间内异议通知，产品应视为合格，无质量问题。其次，在本案的审理中，本院向某特公司进行法律释明，通知其在收到通知书七日内向本院补充提供证据或向本院提出鉴定申请，某特公司在期限内，未向本院提出产品质量鉴定申请，亦未提供能证明18650模组pack自动化生产线有质量问题的证据，应由其承担举证不能的责任。因此，某特公司提出18650模组pack自动化生产线有质量问题的意见，本院不予支持。某特公司与某赢公司双方基于平等、自愿的基础签订销售合同，系双方真实意思表示。合同未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，本院予以确认。某赢公司依约交付产品，某特公司未履行销售合同约定的付款义务，其行为构成违约，应承担继续履行、赔偿损失的违约责任。双方签订的销售合同约定第一项设备金额为7,700,000元，某特公司已支付货款4,620,000元，尚欠3,080,000元。根据销售合同第五项违约责任第5.2项约定，某特公司应向某赢公司支付本合同总金额770万元的10%的违约金即770,000元。某赢公司关于货款、违约金的主张，系双方合同约定，符合法律规定，故本院对某赢公司的反诉请求予以支持。某特公司提出某赢公司出售的18650模组pack自动化生产线有质量问题，请求退款退货，某赢公司应承担违约金并赔偿损失的诉请，没有提供充足的证据予以证明，故本院不予支持。综上所述，为了维护当事人的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》第七十七条、第一百零七条、第一百零九条、第一百五十七条、第一百五十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决如下：一、驳回原告天津某某公司的诉讼请求；二、限反诉被告天津某某公司在本判决生效后十日内向反诉原告深圳某某公司支付货款3080000元、违约金770000元，共计3850000元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费53218元，反诉费18800元，共计72018元，由原告天津某某公司承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于江西省宜春市中级人民法院。审 判 长  徐红兵人民陪审员  黄绿英人民陪审员  吴素华二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  杨 丹