陕西省勉县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）陕0725民初1820号 原告：郭海录，男，生于1953年11月18日，汉族，初中文化，勉县人造板企业总公司退休职工，原住勉县，现住勉县民安花园小区，公民身份号码：61232XXXX3********。 被告：汪彩慧，女，汉族，生于1980年8月16日，初中文化，农民，住勉县，公民身份号码：61232XXXX0********。 委托诉讼代理人：王建设，勉县城区法律服务所法律服务工作者。 原告郭海录与被告汪彩慧因装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年11月10日受理，依法由审判员傅勉忠适用简易程序独任审判，公开开庭进行了审理。原告郭海录，被告汪彩慧及其委托诉讼代理人王建设到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告诉称：2018年8月27日，原告以自己的勉县华豪装饰有限公司名义与被告签订了《装饰装修施工合同》，原告承揽了被告的勉县XX路“耗儿鱼府”装饰装修工程，合同约定包工包料，工程总价81000元。合同签订后，被告向原告交付定金2万元。在原告装修施工期间，被告陆续支付装修费4万元。原告按照合同约定，于2018年10月全面履行了合同，装修工程全面竣工后，被告验收合格，原、被告共同进行结算，被告尚欠工程款21000元。被告称自己经济困难，暂缓一段时间一定想办法付清，后因原告急需用钱，经多次向被告催要，被告一再拖延，至今未付。为维护原告合法权益，现诉至法院，请求：1、依法判决被告支付原告的装饰装修工程款21000元。2、本案诉讼费由被告负担。 被告汪彩慧辩称：原告没按照口头约定进行装修，没有按照质量要求装修，偷工减料，装修未完工，没有验收交付使用，致使被告返工重做，以及延期投入使用。给被告造成损失一万余元，原告因未按照合同装修完工，验收合格交付使用，无权起诉被告。请求驳回郭海录对被告的起诉，理由如下：1、被告经朋友介绍认识，将自己开办的火锅店的装修工程交付自称有装修资质的原告装修。双方议价以8.1万元包工包料的方式承包给原告，并签订了“施工合同”，合同约定工期为一个月，即2018年8月27日至2018年9月27日。但直到临交工时，被告去施工现场查看，发现原告根本不懂装修，随意在劳务市场找了几个小工干活，地板没有按原来约定的材料和工艺施工，隔段设计不合理，无法坐人就餐，材料质量不达标等问题，随即被告向原告提出并要求整改返工，但原告拒不整改，并将未装修竣工的工程弃之不理，更没有按期验收交工。被告为了减少损失，另请他人对地板重新装修，拆除隔段，因此拖延火锅店延期开业二个月之久，增加地板费用4028元，拆除隔段费用1500元。2、被告火锅店开业三天，发现火锅店下排污水口因原告不懂装修，将污水管接排在水井内，导致污水无法排出，原告随即通知原告重新对排污系统施工、改道，但原告置之不理，被告只好将下水道施工改造工程包给勉县金鑫宇钢结构经营部，增加材料和施工费用4500元。3、因拆除不合理隔段损失1500元，地板费用4028元，下水道改造施工费用4500元，延期开业损失等万余元。为此，被告多次找原告要求解决这些装修遗留问题，原告置之不理，无奈被告未支付原告质保金1.1万元，行为并无不当。另外，原告欠陈某某灯具款1万元，因被告向陈某某表明，要求陈某某向被告索要，被告代替原告支付陈某某灯具款1万元，抵作装修工程款，故被告现不欠原告任何款项。综上，请求驳回郭海录的诉讼请求。 经审理查明，2018年8月27日，原告郭海录以私刻的勉县华豪装饰有限公司的印章作为乙方与被告汪彩慧以甲方名义签订一份装饰装修施工合同（以下简称“合同”），约定被告将其开办的火锅店装修工程承包给原告施工。该合同只约定施工地点为翠园小区，合同价款为81000元。该合同虽有承包方式，施工期等条款，但并未明确具体承包施工内容。合同亦未约定违约责任。审理中，双方当事人对上述合同的真实性无异议。对未明确事项，双方进行了口头约定，即上述施工合同施工期限为1个月，即2018年8月27日至2019年9月27日，承包方式为包工包料。在施工过程中,被告向原告支付装修及材料款6万元。 2018年10月，被告以原告给其装修的火锅店地面材料异味大为由，要求原告更换材料并重新施工，双方协商无果后，被告重新找人购买了复合地板进行了铺装施工，花费人工及材料费4028元。被告火锅店开业后，发现火锅店的污水排入了市政饮用水井，致使火锅店的污水无法排入污水井，排水系统无法使用,被告即要求原告对火锅店的排污管道进行整改施工，因双方协商无果，原告再次找人，对火锅店的排污管道进行施工，并支付人工及材料费4500元。后原告以被告尚欠其装修款21000元未支付向本院起诉，诉请如前。 庭审中，原、被告双方明确，双方约定火锅店的地面施工材料为防滑漆，并没有约定使用复合地板。火锅店装修因设计问题，被告对店内部分隔断装饰物进行拆除。同时，因原告在被告的火锅店装修过程中，拖欠案外人陈某某灯具等材料款1万元，后被告代替原告向陈某某支付清结。 上述事实，有原、被告陈述及身份证复印件，装修合同、欧雅壁纸勉县专卖店销售清单、勉县金鑫宇钢结构经营部收款收据，火锅店照片，收据、欠条等证据在卷为证，经当庭举证、质证、认证，证据确实，足以认定。 本院认为，当事人订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规。本案争议焦点有：一、原告以其私刻的勉县华豪装饰有限公司印章与被告签订的装饰装修施工合同是否合法有效。二、被告安装的复合地板费用及火锅店污水管道改造费用及拆除火锅店隔段费用应否在应付原告工程款中予以扣除。 关于争议焦点一：原告郭海录私刻一枚公司印章，以私刻的公司印章承揽装修工程，该公司并未进行工商登记注册，违反法律规定，其相应的行为不受法律保护，故本案郭海录私刻勉县华豪装饰有限公司印章与被告汪彩慧签订的装饰装修合同属无效合同，对因合同无效及双方对装修工程权利义务、细节没有书面约定，亦无相关证据来确定，由此造成的损失双方均有过错。该装饰装修施工合同虽然无效，勉县华豪装饰有限公司亦并不存在，但原告是实际承包人和装修工程的具体施工者，故原告是适格主体。庭审中，双方均认可本案被告火锅店的装修工程款为81000元，承包方式为包工包料，经结算被告已付原告工程款7万元，其中代付陈某某灯具款1万元，剩余1.1万元，被告以原告装修的火锅店不符合双方约定为由不予支付。 关于争议焦点二：庭审中，原、被告均明确，双方约定的承包工程中地面材料为防滑漆，因该漆不符合环保要求被告重新将地面装饰成复合地板，不符合双方约定。原、被告双方对火锅店的排污管道的施工工程没有明确约定，但根据生活常理，排水系统的施工应为房屋装修的重要组成部分，且根据原告施工的实际情况，原告已对被告的火锅店的排污管道进行了安装施工，但因其施工不规范，导致其施工的排污管道无法正常使用，原告理应在被告提出问题后，双方积极协商解决，并重新施工，原、被告无法协商解决，被告自行找人施工并无不妥。对原告拆除被告装修的不合理隔断，因双方均未提供有装修施工图纸及明细，约定不明，对此双方均有过错。综上，对以上装修中造成的损失原被告均应承担责任，故对1.1万元费用，双方各自承担一半责任，即由被告支付原告装修工程款5500元。 依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条，《中华人民共和国合同法》第六条、第七条、第八条、第十条、第五十二条、第五十八条、第六十条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告汪彩慧支付原告郭海录装修款5500元,限判决书生效后十日内履行清结。 二、驳回原告郭海录其他诉讼请求。 如未按判决书指定的期间履行给付金钱之义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费330元减半收取165元，由原告郭海录负担114元，被告汪彩慧负担51元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省汉中市中级人民法院。同时，向汉中市中级人民法院预交上诉案件受理费，并将缴费发票提交本院。 审 判 员 傅勉忠 二〇二〇年十二月二日 法官助理 文英强 书 记 员 马萌臻 本法律文书于年月日送达