湖南省长沙县人民法院民 事 判 决 书（2020）湘0121民初11559号原告（反诉被告）：湖南锦程混凝土有限公司，住所地：长沙市开福区湘江北路一段**。法定代表人：陈庆华。委托诉讼代理人：雷天仁，湖南琨霖律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘登高，湖南琨霖律师事务所律师。被告（反诉原告）：湖南华星园艺建筑有限公司，，住所地长沙县星沙街道开元中路**星隆国际广场**法定代表人：何正武。委托诉讼代理人：余铁强，长沙市天心区长大法律服务所法律工作者。原告（反诉被告）湖南锦程混凝土有限公司（以下简称锦程公司）诉被告（反诉原告）湖南华星园艺建筑有限公司（以下简称华星公司）买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理，湖南锦程混凝土有限公司的委托诉讼代理人刘登高，湖南华星园艺建筑有限公司的委托诉讼代理人余铁强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告锦程公司请求本院判令：一、被告华星公司向原告支付混凝土货款3020416.5元；二、被告华星公司向原告支付自2020年7月12日至2020年9月3日期间的逾期付款违约金83144.75元，此后的逾期付款违约金以2098374.85元为基数从2020年9月4日开始计算按照月利率2%的标准直至上述货款全部还清之日止；三、被告华星公司承担本案的诉讼费、保全费及保全担保费等全部诉讼费用。被告华星公司答辩要点：1、原告锦程公司请求的混凝土货款金额不确定；2、原告锦程公司请求支付货款的条件不成就；3、受××影响，请求迟延86天履行合同；4、被告华星公司没有违约，如果法院支持原告锦程公司诉请，请求调低违约金标准，按照人民银行同期同类贷款利率130%承担违约责任；5、原告锦程公司停止供货的行为违约；6、原告锦程公司以合同工程名称为“绿洲花园11＃栋及地下室工程”，其中没有14＃栋为理由，停止向被告华星公司供应混凝土，锦程公司没有按合同约定提前五日通知被告华星公司，锦程公司行为构成违约。请求法院驳回原告锦程公司的全部诉讼请求。被告华星公司于2020年11月6日向本院提出反诉，反诉请求：1、确定反诉被告锦程公司向反诉原告华星公司供应混凝土的数量为绿洲花园11#、14#号栋及地下室建安工程所需要的混凝土；2、锦程公司赔偿华星公司损失58647元。反诉被告锦程公司答辩要点：锦程公司已经按照合同约定履行供货义务，且双方完成结算，一致确认金额为9220416.5元，华星公司所称锦程公司没有供货完成没有事实和法律依据，依据结算单可证。华星公司称其向第三人采购混凝土，没有提交证据证明其向第三人采购的事实，系其自行制作，不应得到支持。锦程公司并未违约。综上，请求法院驳回华星公司的全部诉讼请求。查明的事实经审理查明，本院确认如下法律事实：1、锦程公司与华星公司于2018年9月2日签订《预拌混凝土购销合同》，合同约定由甲方（买方）湖南华星园艺建筑公司向乙方（卖方）湖南锦程混凝土有限公司采购混凝土，合同确认工程概况如下：建设单位：湖南友联职业有限公司；施工单位：湖南华星园艺建筑有限公司；工程名称：绿洲花园11＃栋及地下室工程；工程地点：万家丽路与佳亨路相交处。暂定混凝土合同供应总方量17000ｍ3，结算以实际供货量为准。暂定合同总金额：捌佰万元，结算以实际供货量为准。合同对混凝土强度、等级、单价等进行约定，确认按实际供货量结算。甲方每次要求供货时，必须提前一天用书面订单、传真或电话通知乙方，明确浇筑时间、混凝土强度等级、塌落度、数量和浇筑部位。采用电话通知时，应由甲方指定专人与乙方调度联系，以乙方调度的电话记录为准。合同还约定了双方权利和义务等内容。依据合同标的、供货数量、供货价格及工程技术质量要求，甲方指定以下工作人员：毛沛，电话139××******，许华，电话189××******等人与乙方进行对账结算，甲乙双方应每月至少进行一次对账（即办理价款结算手续，包括对供货方量及货款的核实），如甲方逾期或拖延不与乙方进行对账，乙方有权按照合同约定的单价和甲方现场验收签字确认的混凝土送货单载明的数量为依据追索其应付混凝土货款的权利。双方协商约定如下价款支付期限及方式：按开发商支付工程款节点付款。每次付款不低于货款的50%，主题结构封顶六个月内付至总货款的90%，余款在办理结算的一年内付清。合同还约定，甲方未按合同约定期限给付货款，可从违约之日起按欠付商砼货款以每月2%计违约金。2、合同签订后，锦程公司向华星公司承建的绿洲花园11#、14#栋及地下室工程进行了供货，华星公司指定工作人员对混凝土货物进行了签收确认，并于2020年3月19日进行了结算：累计票面方量合计17402m3，累计票面金额合计9220416.5元，截至2020年1月20日累计支付货款5700000元。3、2020年8月7日，华星公司向锦程公司支付货款300000元，2020年9月3日，华星公司向锦程公司支付货款200000元。截止起诉前，锦程公司向本诉被告已经支付混凝土货款6200000元。双方有争议的事实：1、双方是否对货款进行结算。锦程公司认为，涉案合同对结算进行了明确约定，许华作为华星公司指定的结算工作人员，熊鹰作为涉案合同华星公司的签字代表，在结算单上的签字结算当然有效。华星公司认为，涉案货款金额系不确定状态，许华与熊鹰签字的结算不能作为最终结算。本院认为，双方在2018年9月2日签订的《预拌混凝土购销合同》中，明确约定华星公司指定许华作为办理价款结算手续的工作人员，熊鹰系涉案合同的签字代表，二人在混凝土结算表中的签字均合法有效。故本院认定双方已于2020年3月19日进行结算，结算金额为9220416.5元。2、华星公司是否应当向锦程公司支付混凝土货款及支付货款的具体数额；华星公司是否应当承担违约金。锦程公司认为，涉案工程已于2019年8月28日封顶，合同约定的支付条件已成就。双方经结算确认锦程公司共计向华星公司供货方量合计17402m3，应付货款为9220416.5元，扣除华星公司已经支付的货款6200000元，华星公司还应向锦程公司支付货款3020416.5元。依据合同约定，华星公司逾期付款，应支付自2020年7月12日至2020年9月3日期间的逾期付款违约金83144.75元，此后逾期付款违约金以2098374.85为基数从2020年9月4日开始按照月利率2%的标准计算至货款全部还清之日止。华星公司认为，其已经按照合同约定支付货款达50%以上，且涉案工程于2020年10月23日才封顶，锦程公司请求支付货款的条件不成就，因此华星公司目前无需向锦程公司支付混凝土货款，也不应支付违约金。本院认为，锦程公司向本院提供了《混凝土发货单》及《混凝土结算表》，发货单载明屋面浇筑时间为2019年8月28日，结算表显示锦程公司最后一次向华星公司供货的时间为2020年1月12日；华星公司向本院提供了湖南恒飞贸易有限公司的发货单，证明涉案工程在2020年10月还在供应混凝土。本院认为华星公司虽然提供了湖南恒飞贸易有限公司的发货单，但未提交相应的《混凝土买卖合同》及《结算单》予以佐证，故根据证据优势原则，本院确认涉案工程即绿洲花园11#栋及地下室工程房屋的封顶时间为2020年1月12日。双方签订的《预拌混凝土购销合同》约定主体结构封顶六个月内付货款至总货款的90%，余款在办理结算一年内付清。故华星公司应在2020年7月11日前支付锦程公司混凝土货款8298374.85元，华星公司于2020年7月11日前支付了5700000元，2020年8月7日支付了300000元，2020年9月3日支付了200000元，还需支付混凝土货款2098374.85元。因双方合同约定10%的货款在办理结算一年内付清，故该部分货款的付款条件尚未成就，锦程公司可待付款条件成就时另谋合法途径处理。华星公司未在合同约定的期限内支付货款，应当承担逾期付款的违约责任。锦程公司要求按照月利率2%计算违约金，考虑到2020年新冠疫情的影响，本院酌情调整为按照月利率1.25%的标准计算，计算期限自2020年7月12日至货款全部付清之日止。其中2020年7月12日至2020年8月7日的违约金以2598374.85元（8298374.85元-5700000元）为基数按照月利率1.25%的标准计算，为28149元；2020年8月8日至2020年9月3日的违约金以2298374.85元（8298374.85元-5700000元-300000元）为基数按照月利率1.25%的标准计算，为24899元；自2020年9月4日起以2098374.85元（8298374.85元-5700000元-300000元-200000元）为基数按照月利率1.25%的标准计算至货款全部付清之日止；3、锦程公司与华星公司是否对绿洲花园14#栋的混凝土供应进行约定。华星公司向第三人购买混凝土的高出价款是否应当由锦程公司承担。锦程公司认为，《预拌混凝土购销合同》明确载明工程名称为绿洲花园11#栋及地下室工程，双方并未对14#栋混凝土供货进行约定。因此华星公司向第三方采购混凝土的高出价款不应由锦程公司承担。华星公司认为，因合同系锦程公司出具的格式合同，且双方的合作信赖基础，致使华星公司未对合同进行严格的审核，因笔误错漏了关于14#栋混凝土供应的约定。双方实际在合同的商榷过程中对14#栋进行了明确约定。且双方在合同履行过程中，锦程公司也实际对14#栋供应了混凝土。因锦程公司未按照合同约定向绿洲花园14#栋供应混凝土，导致华星公司以高价向第三方公司采购混凝土，因此造成的损失应由锦程公司承担。本院认为，虽然锦程公司对14#栋供应了混凝土，但双方于2018年9月2日签订的《预拌混凝土购销合同》并未对14#栋的混凝土供应进行明确约定，仅仅以锦程公司向14#栋供应混凝土来推断双方就14#栋的混凝土供应进行了约定，无事实和法律依据，故本院认定，锦程公司与华星公司并未对绿洲花园14#栋混凝土供应进行约定，华星公司向第三方采购混凝土的高出价款不应由锦程公司承担。判决的理由与结果本院认为，一、依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当依照合同约定履行自己的义务。本案中，锦程公司与华星公司签订《预拌混凝土购销合同》系双方真实意思表示，且内容不违反法律禁止性规定，系有效合同，双方均应全面严格履行。现锦程公司已依合同约定供应了混凝土，并经双方结算，华星公司应当依据合同约定向原告支付货款，现华星公司尚欠原告货款3020416.5元，其中2098374.85元已满足付款条件，应予支付，余款922041.65元可待满足付款条件后另谋合法途径处理。故锦程公司请求华星公司支付货款3020416.5元，本案在2098374.85元范围内予以支持。二、华星公司未按约付款，存在违约，应当承担违约责任。锦程公司请求依据合同约定按月利率2%计算违约金，考虑到2020年新冠疫情的影响，本院酌情调整为按照月利率1.25%的标准自2020年7月12日计算违约金至货款全部付清之日止。三、《预拌混凝土购销合同》并未对14#号栋混凝土供应作出明确约定，且华星公司亦未提交证据证明锦程公司拒绝向其供货，故华星公司反诉要求确认锦程公司向华星公司供应混凝土的数量为绿洲花园11#、14#号栋及地下室建安工程所需混凝土，没有事实和法律依据，本院依法不予支持。四、因锦程公司与华星公司并未对绿洲花园14#栋混凝土供应进行约定，故华星公司要求锦程公司赔偿损失58647元没有事实和法律依据，本院依法不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百六十一条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：一、限被告（反诉原告）湖南华星园艺建筑有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告（反诉被告）湖南锦程混凝土有限公司混凝土货款2098374.85元及违约金53048元（违约金计算至2020年9月3日，自2020年9月4日起以2098374.85元为基数按照月利率1.25%的标准计算至货款全部付清之日止）；二、驳回原告湖南锦程混凝土有限公司的其他诉讼请求；三、驳回反诉原告湖南华星园艺建筑有限公司的全部诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉受理费31628元，减半收取15814元，反诉受理费633元，财产保全费5000元，共计21447元，由原告（反诉被告）湖南锦程混凝土有限公司负担6244元，被告（反诉原告）湖南华星园艺建筑有限公司负担15203元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审判员  胡玲玲二〇二〇年十二月十九日书记员  李超奇附本判决引用的法律条文：《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。