云南省安宁市人民法院民 事 判 决 书（2020）云0181民初2322号原告：云南省设计院集团有限公司。住所地：云南省昆明市西山区拥金路**。法定代表人：陈**丰，董事长。委托诉讼代理人：管庆元，云南大贵律师事务所律师，代理权限为特别授权代理。委托诉讼代理人：杨菊，云南大贵律师事务所实习律师，代理权限为特别授权代理。被告：四川省华蓥市南方送变电有限公司。住所地：四川省华蓥市迎宾路**。法定代表人：郭土，总经理。委托诉讼代理人：朱卫民，四川明致律师事务所律师，代理权限为一般授权代理。被告：四川省华蓥市南方送变电有限公司昆明分公司。住所地：云南省昆明市盘龙区新迎小区**团**负责人：赵建文。原告云南省设计院集团有限公司（以下简称：“云南设计院公司”）与被告四川省华蓥市南方送变电有限公司（以下简称：“华蓥送变电公司”）、四川省华蓥市南方送变电有限公司昆明分公司（以下简称：“华蓥送变电昆明分公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年10月19日立案后，依法适用简易程序，由审判员杨文雁独任审判，于2020年12月4日公开开庭进行审理。原告云南设计院公司的委托诉讼代理人管庆元、杨菊，被告华蓥送变电公司的委托诉讼代理人朱卫民到庭参加诉讼，被告华蓥送变电昆明分公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭应诉。本案现已审理终结。原告云南设计院公司向本院提出诉讼请求：一、由二被告共同赔偿原告经济损失1480513.00元。二、本案诉讼费、律师费、公告费、保全费等由被告承担。事实和理由：2011年11月8日，华蓥送变电昆明分公司与原告签订《昆钢和谐家园小区电力安装工程施工合同》，合同约定工程总价款为：3993833.73元，由华蓥送变电昆明分公司对昆钢和谐家园小区红线范围内的室外电力工程设备材料进行采购和安装。合同签订后，原告将项目交由华蓥送变电昆明分公司进行施工，但因为华蓥送变电昆明分公司本身不具备相应的施工资质及按照电力施工安全标准进行施工，导致其安装的昆钢和谐家园小区电力设备产生空转，造成原告损失共计1480513元。原告曾多次要求被告对电力设备进行检查、修复并承担由其造成的损失，但被告对此置之不理。因华蓥送变电昆明分公司安装的电力设备不符质量要求，仅在2012年3月至2013年8月期间给原告造成1480513元的损失。原告的损失完全是因华蓥送变电昆明分公司的行为造成的。因此，应当由华蓥送变电昆明分公司对原告的损失承担赔偿责任，并由华蓥送变电公司共同承担责任。被告华蓥送变电公司辩称：原告的诉讼请求不成立，请求法庭驳回原告的诉讼请求。理由是：第一，原告诉称的本案电力设备存在空转的问题，其在安宁市人民法院（2019）云0181民初1694号民事判决书以及昆明市中级人民法院（2020）云01民终4684号民事判决书中均提出过本案设备存在空转的问题，但两级法院均未予认定，原告该项理由不成立，原告不能以同一事实，同一理由再向人民法院提起诉讼，其诉讼请求应当予以驳回。第二，本案被告在2012年4月12日已将涉案的符合质量标准的电力设备交付给了原告使用，现原告主张被告存在逾期交付设备给其造成损失的理由是不成立的。被告除了交付设备外，双方确认的移交相关资料和实物移交清单，以及原被告双方的对账记录、原告的付款记录均显示原告从未向被告主张过逾期交付应当承担违约责任。第三、本案不存在逾期交付工程的问题，因为该协议签订之后，原被告双方进行了重新商议，本案的电力设备是由被告方采购，进行安装及调试，施工过程中原告延长了工期，对于原告主张的空转损失，被告将在原告举证时综合质证意见一并发表答辩意见。被告华蓥送变电昆明分公司未到庭应诉，未答辩。归纳原、被告的诉辩主张，原、被告双方争议的焦点为：1、原告主张的损失是否构成重复诉讼？2、被告安装的电力设备是否存在质量问题？3、被告是否存在逾期交付的行为？本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：原告提交的第二组证据《昆明钢铁集团有限责任公司动力能源分公司电费结算清单》，因该证据系复印件，本院对其真实性不予认可，另原告仅提交结算清单但未提交已向昆明钢铁集团有限责任公司动力能源分公司支付电费的相关证据，故仅凭电费结算清单并不能证明其损失，本院对原告提交的第二组证据不予采信。关于案外人赵海龙出具的《情况说明》，因案外人赵海龙身份无法核实，其亦未到庭接受质询，本院对《情况说明》所载内容真实性不予认可，将不予采信。被告提交的《工程交工验收证书》、《工程实物移交表》，原告对上述证据所载内容真实性不予认可，经本院查证，原告已在上述验收证书、移交表加盖公司，可以认定为原告对上述证据所载内容的认可，本院对《工程交工验收证书》、《工程实物移交表》予以采信。被告提交的《工程尾款结算清单》、《对账确认函》不能证明本案所需待证事实，本院不予采信。关于原被告争议的事实：涉诉电力安装工程实际交付的时间？本院将在说理部分一并阐述。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院对本案事实认定如下：2011年11月8日，云南设计院公司（甲方）与华蓥送变电昆明分公司（乙方）签订《电力安装工程施工合同》，约定由甲方将昆钢和谐家园小区电力安装工程发包给乙方，开工时间为2011年11月8日（以甲方通知开工日期为准），竣工时间为2012年1月7日，工期为60天。合同价款为包干固定总价叁佰玖拾玖万叁仟捌佰叁拾叁元柒角叁分。合同价款的支付方式为：第一次付款，被告按原告规定采购的16台主要设备及零配件运到现场查验并现场签认后，原告支付设备总款的85%。第二次付款，在所有电缆、13台室外T接线箱与80台分线箱及配件运到现场查验后，按上述条件的85%给予付款，工程所有电缆总长约6000米、造价壹佰捌拾陆万元；13个T接线箱和其他分线箱及零配件造价贰拾肆万元，两项合计贰佰壹拾万元。第三次付款，工程完成，通过初验，按所剩款数的70%给予付款。第四次付款，工程竣工，通过验收，资料归档，在办理结算手续时，扣除总价的5%的保修金，余款在三个月内付清。同日，双方还签订工程质量保证书，约定质保期为2年。合同签订后，华蓥送变电昆明分公司随即进场施工，工程竣工验收后华蓥送变电昆明分公司将昆钢和谐家园小区电力安装工程交付给原告。另查明，华蓥送变电昆明分公司具有电力工程施工总承包二级资质。本院认为，云南设计院公司与华蓥送变电昆明分公司签订的《电力安装工程施工合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律及行政法规的强制性规定，应为合法有效。关于本案的第一个争议焦点：原告主张的损失是否构成重复诉讼？本院认为，在本院受理的（2019）云0181民初1694号案件中，原告以本案诉讼请求所陈述的事实和理由进行抗辩，并未提起反诉。现原告起诉被告请求支付逾期交付涉诉工程给其造成的损失系首次起诉，并不构成重复起诉。关于本案第二个争议焦点：被告安装的电力设备是否存在质量问题？根据“谁主张、谁举证”的原则，因原告未能举证证明被告施工工程存在质量问题，其应当对此承担举证不能的法律后果，故本院对原告提出的被告交付的电力设备存在质量的主张不予支持。关于本案的三个争议焦点：被告是否存在逾期交付的行为？原告主张工程实际交付时间为2013年6月20日，并提交《工程竣工实物移交清单》、《科技文件材料归档移交清单》予以证明。被告华蓥送变电公司亦提交原、被告双方签章确认的《工程交工验收证书》、《工程实物移交表》《实物移交清单》，以证明涉案工程的交工日期为2012年4月12日。根据庭审查明的事实，本院（2019）云0181民初1694号民事判决书以及昆明市中级人民法院（2020）云01民终4684号民事判决书均确认涉诉电力安装工程原、被告在施工合同中约定的开工时间为2011年11月8日，竣工时间为2012年1月7日，工期为60天，并认定被告施工的涉案工程交工日期为2012年4月12日。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十条：“下列事实，当事人无须举证证明：（一）自然规律以及定理、定律；（二）众所周知的事实；（三）根据法律规定推定的事实；（四）根据已知的事实和日常生活经验法则推定出的另一事实；（五）已为仲裁机构的生效裁决所确认的事实；（六）已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的基本事实；（七）已为有效公证文书所证明的事实。前款第二项至第五项事实，当事人有相反证据足以反驳的除外；第六项、第七项事实，当事人有相反证据足以推翻的除外。”的规定，现原告提交的证据不足以反驳人民法院发生法律效力的裁判所确认的基本事实。本院认定涉诉电力安装工程交工日期为2012年4月12日，原告主张的涉案工程实际交付时间为2013年6月20日的主张不能成立。虽然原、被告双方在合同中约定的开工时间为2011年11月8日，但同时约定开工日期以原告通知为准。现原告未能提交证据证实涉案工程的开工日期，被告自认开工日期为2012年1月5日，原告未作否认，且原告在与被告办理工程交付手续、移交工程资料以及对账结算工程款时均未主张过被告存有逾期交付工程的违约行为，故被告不存在逾期交付涉案工程的行为。另庭审中原告提交的证据不能证明因被告存在逾期交付涉案工程从而给其造成1480513元的经济损失，被告应对此承担举证不能的法律后果。综上，原告请求由二被告共同赔偿原告经济损失1480513元，无事实依据，本院不予支持。据此，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，缺席判决如下：驳回原告云南省设计院集团有限公司的诉讼请求。案件受理费18124元，减半收取9062元，由原告云南省设计院集团有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于云南省昆明市中级人民法院。双方当事人均服判的，本判决即发生法律效力。若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在本判决规定履行期限届满后法律规定的期限内向本院申请强制执行，申请强制执行的期限为二年。审判员  杨文雁二〇二〇年十二月二十三日书记员  唐丽慧